ECLI: ECLI:NL:CBB:2013:264

Titel: ECLI:NL:CBB:2013:264 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 28-11-2013 / AWB 11/629 AWB 11/668

Gerecht: College van Beroep voor het bedrijfsleven

Datum uitspraak: 2013-11-28

Zaaknummer: AWB 11/629 AWB 11/668

Proceduretype: Eerste aanleg - meervoudig

Onderwerp: Bestuursrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:CBB:2013:264

---

Geschilbesluit. Reikwijdte bevoegdheid tot geschilbeslechting. Aansluiting waarvoor een uitbreiding van het net nodig is. Overschrijding wettelijke aansluittermijn. Verhouding tussen aansluitings- en transportplicht.

uitspraak  
     
     COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 
     
     
       zaaknummers: 11/629 en 11/668  
       18050 
     
     
     
     Uitspraak van de meervoudige kamer van 28 november 2013 in de zaken tussen 
     
       1. 
       
         
           Delta Netwerkbedrijf B.V.  (Delta), te Middelburg, appellante in zaak 11/629 en partij in zaak 11/668, 
         (gemachtigde: mr. B.F.C. van de Weijgert), 
       
     
     
       2. 
       
         
            Windpark Roompotsluis B.V.  (Roompotsluis), te Bunnik, appellante in zaak 11/668 en partij in zaak 11/629, 
         (gemachtigden: mr. M.R. het Lam en mr. N.J.M. van Brakel), 
       
       
       
         en 
       
       
     
     Autoriteit Consument en Markt (ACM), verweerster  
     (gemachtigde: mr. J.A.H. Koomen). 
     
     
   
   
     Procesverloop  
     
     
       Bij besluit van 18 mei 2010 (het primaire besluit) heeft ACM beslist op een klacht van Roompotsluis op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 (Wet). 
     
     
     
       Bij besluit van 7 juli 2011 (het bestreden besluit), zoals gewijzigd bij besluit van 18 oktober 2011, heeft ACM het bezwaar van Delta deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond en het bezwaar van Roompotsluis deels ongegrond en deels gegrond verklaard. ACM heeft daarbij het besluit van 18 mei 2010 gedeeltelijk herroepen. 
     
     
     
       Delta en Roompotsluis hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.  
     
     
     
       ACM heeft een verweerschrift ingediend. 
     
     
     
       Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 september 2013. Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden. Voor Roompotsluis is verder verschenen [A]. 
     
     
   
   
     Overwegingen  
     
     
       1. 
       Het College neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan. Roompotsluis exploiteert een windmolenpark aan de Buitenhaven van Noordland op het voormalig werkeiland Neeltje Jans. Op 10 oktober 2008 heeft Roompotsluis Delta gevraagd om haar een aanbieding te doen voor een aansluiting van twee nieuw te realiseren windturbines op de zuidelijke havendam van de Buitenhaven van Noordland met een vermogen van elk 3 MW, alsmede voor het transport van de met die windturbines te produceren elektriciteit. Delta heeft gereageerd met de mededeling geen offerte te zullen uitbrengen. Bij besluit van 17 juni 2009 heeft ACM de klacht die Roompotsluis op grond van artikel 51 van de Wet hiertegen heeft ingediend, gegrond verklaard.  Op 28 juli 2009 heeft Delta aan Roompotsluis een offerte uitgebracht voor de door haar gevraagde aansluiting. Delta heeft daarbij geen aanbieding voor het transport van elektriciteit gedaan, met als redengeving dat de transportcapaciteit van het net ter plaatse onvoldoende is om het door Roompotsluis aangevraagde vermogen te kunnen afvoeren. Roompotsluis heeft deze offerte niet geaccepteerd en op 20 oktober 2009 een klacht bij ACM ingediend. 
       
       
         Bij besluit van 18 mei 2010 heeft ACM op deze klacht beslist. In dat besluit heeft ACM de klacht van Roompotsluis over de wijze waarop Delta voldoet aan haar aansluitplicht ongegrond verklaard, vastgesteld dat Delta zich op dat moment niet kon beroepen op de in de Wet neergelegde uitzondering op de transportplicht en zich onbevoegd verklaard om zodanige maatregelen te treffen dat Delta de door Roompotsluis gevraagde aansluiting uiterlijk 15 april 2010 zal realiseren. Delta en Roompotsluis hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit. 
       
       
       
         Op 3 juni 2010 heeft Delta aan Roompotsluis een nieuwe offerte uitgebracht voor de gevraagde aansluiting, wederom met de mededeling dat de transportcapaciteit op het net ter plaatse op dat moment onvoldoende is. Delta heeft daarbij toegelicht dat in de transportcapaciteit kan worden voorzien door de aanleg van een nieuwe 20 kV-verbinding tussen Middelburg en het (voormalig) werkeiland Roggenplaat, in verband waarmee Roompotsluis rekening dient te houden met een termijn van 18 maanden na ontvangst van de schriftelijke opdracht, voordat de gewenste transportcapaciteit beschikbaar is. Op 30 augustus 2010 heeft Roompotsluis deze offerte aanvaard. 
       
       
       
         Bij brief van 20 oktober 2010 heeft Roompotsluis met het oog op de financiering van de te realiseren windturbines Delta gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de tijdige aanleg van het 20 kV-net en de daarop te realiseren aansluiting door uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te bevestigen dat deze op een zodanig tijdstip gereed zullen zijn dat de windturbines op 1 april 2012 in bedrijf kunnen worden gesteld. Delta heeft op 9 november 2010 hierop gereageerd met de mededeling haar best daarvoor te zullen doen, maar geen garanties te kunnen afgeven. Daarnaast heeft Delta te kennen gegeven dat zij, alvorens haar investeringen in het nieuwe 20 kV-net voort te zetten, zekerheid van Roompotsluis wenst te verkrijgen dat de financiering rond is en dat de windturbines daadwerkelijk geplaatst worden. Zij heeft Roompotsluis hierover om uitsluitsel gevraagd. In reactie daarop heeft Roompotsluis op 17 november 2010 een nieuwe klacht bij ACM ingediend. ACM heeft deze klacht betrokken in de lopende bezwaarprocedure tegen het besluit op de klacht van 20 oktober 2009. 
       
       
       
         De twee windturbines zijn op 1 april 2012 in werking gesteld. 
       
       
     
     
       2. 
       
         De strekking van het bestreden besluit is, kort samengevat, dat Delta de in artikel 23, eerste en derde lid, van de Wet neergelegde aansluitplicht heeft geschonden en dat zij zich niet kan beroepen op de in artikel 24, tweede lid, van de Wet neergelegde uitzondering op de transportplicht. De geconstateerde schending van de aansluitplicht is hierbij niet gelegen in de aanbiedingen die Delta in haar offertes van 28 juli 2009 en 3 juni 2010 heeft gedaan, maar in de voorwaarde die Delta aan het voldoen aan haar aansluitplicht heeft verbonden dat de financiering van de windturbines rond diende te zijn (artikel 23, eerste lid), alsmede in het – na 3 juni 2010 – niet realiseren van de gevraagde aansluiting binnen de wettelijke termijn van 18 weken (artikel 23, derde lid). Een grond voor  beroep op de uitzondering van artikel 24, tweede lid,van de Wet ontbreekt volgens het bestreden besluit vanaf 16 december 2009. De reden hiervoor is dat Delta in een brief van diezelfde datum aan Roompotsluis heeft medegedeeld de gevraagde transportcapaciteit op een termijn van 12 maanden te kunnen realiseren, zonder daarbij Roompotsluis een concreet aanbod tot het transport van elektriciteit te doen. Dit is het geval tot 3 juni 2010, de datum waarop Delta de transportcapaciteit uiteindelijk aan Roompotsluis heeft geoffreerd. ACM acht zich in het bestreden besluit voorts bevoegd om de nieuwe feiten en omstandigheden die zich na het primaire besluit hebben voorgedaan en waarover Roompotsluis op 17 november 2010 een nieuwe klacht heeft ingediend, in haar besluit te betrekken en niet bevoegd om in het kader van een geschilbesluit als hier aan de orde maatregelen te treffen opdat Delta de aansluiting voor 1 april 2012 oplevert. 
         
           Het beroep van Delta 
         
       
       
       
         3.1. 
         Delta voert in de eerste plaats aan dat ACM de behandeling van de tweede geschilaanvraag niet had mogen meenemen in de bezwaarprocedure over de eerste geschilaanvraag. Volgens Delta zien de geschilaanvragen op verschillende rechtsvragen, die afzonderlijk van elkaar hadden moeten worden beoordeeld. Een afzonderlijke behandeling en beoordeling van de beide geschilaanvragen zou ook tot een andere uitkomst van de eerste geschilprocedure hebben geleid, omdat de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de tweede geschilaanvraag daarin dan niet zouden zijn meegenomen. Dit laatste is nu ten onrechte wel gebeurd. Dit klemt temeer, nu deze feiten zich hebben voorgedaan na afloop van de termijn waarin ACM op het bezwaar over de eerste geschilaanvraag had moeten beslissen. Het bestreden besluit is in zoverre mede veroorzaakt door de trage besluitvorming van ACM, aldus Delta. 
       
       
         3.2. 
         ACM stelt zich op het standpunt dat de beide geschilaanvragen zien op hetzelfde verzoek om aansluiting, zodat sprake is van een bestaand geschil waarin zich nieuwe feiten en omstandigheden hebben voorgedaan en niet van een nieuw geschil. ACM heeft deze feiten en omstandigheden daarom meegenomen in de lopende bezwaarprocedure over de eerste geschilaanvraag en in dat kader een tweede hoorzitting georganiseerd.  
       
       
         3.3. 
         In artikel 51, eerste lid, van de Wet is bepaald dat een partij die een geschil heeft met de netbeheerder over de wijze waarop deze zijn taken en bevoegdheden op grond van die wet uitoefent, dan wel aan zijn verplichtingen op grond van die wet voldoet, een klacht kan indienen bij ACM. De klacht die Roompotsluis bij de eerste geschilaanvraag heeft ingediend ziet op de wijze waarop Delta ten aanzien van de twee op de zuidelijke havendam van de Buitenhaven van Noordland te realiseren windturbines voldoet aan haar verplichtingen op grond van artikelen 23 en 24 van de Wet (aansluit- en transportverplichting). De klacht die Roompotsluis bij de tweede geschilaanvraag heeft ingediend ziet op de wijze waarop Delta voldoet aan dezelfde verplichtingen ten aanzien van dezelfde aansluiting, voor dezelfde nog te realiseren windturbines op dezelfde locatie. Het College ziet in zoverre geen aanleiding voor het oordeel dat ACM de tweede geschilaanvraag niet heeft mogen behandelen als onderdeel van het geschil waarop de eerste geschilaanvraag betrekking had. Het argument van Delta dat de feiten die tot de tweede geschilaanvraag hebben geleid geen rol zouden hebben gespeeld bij de beoordeling van de eerste geschilaanvraag, indien ACM tijdig op het bezwaar zou hebben beslist, kan hieraan niet afdoen. Voor Delta bestond op grond van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om rechtsmiddelen aan te wenden tegen het uitblijven van een tijdige beslissing op het bezwaar. Van deze mogelijkheid heeft zij geen gebruik gemaakt. Deze grond faalt. 
         
       
       
         4.1. 
         Wat betreft de aansluitplicht betoogt Delta dat zij de wettelijke aansluittermijn van 18 weken niet heeft geschonden. Delta stelt dat zij binnen die termijn technisch gezien wel een aansluiting had kunnen realiseren, maar dat niet heeft gedaan omdat het dan een aansluiting zonder transportcapaciteit zou zijn geweest, terwijl Roompotsluis een aansluiting met voldoende transportcapaciteit wenste. Daarnaast heeft Roompotsluis volgens Delta zelf ingestemd met de realisering van een aansluiting met voldoende transportcapaciteit binnen een termijn van 18 maanden na de aanvraag. 
       
       
         4.2. 
         ACM stelt zich op het standpunt dat de Wet ongeclausuleerd voorschrijft dat de netbeheerder een aansluiting realiseert binnen een termijn van 18 weken nadat het verzoek om aansluiting bij hem is ingediend en dat het hem daarbij niet vrijstaat om met de verzoeker contractueel een andere termijn af te spreken. 
       
       
         4.3. 
         Artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet bepaalt dat in de Wet en de daarop rustende bepalingen onder 'aansluiting' moet worden verstaan: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, dan wel tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau.  In artikel 23, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet is bepaald dat een door een verzoeker gevraagde aansluiting tot 10 MVA door de netbeheerder wordt gerealiseerd binnen een redelijke termijn, die in ieder geval is verstreken wanneer de aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 weken nadat het verzoek daartoe bij de netbeheerder is ingediend. Artikel 23, derde lid, aanhef en onder b, van de Wet bepaalt hetzelfde voor een aansluiting voor een productie-installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit of een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, tenzij de netbeheerder niet in redelijkheid kan worden verweten dat hij de aansluiting niet binnen de genoemde termijn heeft gerealiseerd. Tussen partijen is niet in geschil en ook het College gaat ervan uit dat de aansluiting waar Roompotsluis in dit geval om heeft verzocht als een aansluiting tot 10 MVA moet worden aangemerkt en dat deze aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 weken nadat Roompotsluis haar verzoek om die aansluiting bij Delta heeft ingediend. ACM heeft daarom terecht vastgesteld dat Delta in dit geval de wettelijke aansluittermijn van 18 weken als bedoeld in artikel 23, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet heeft geschonden. Het betoog van Delta ter zitting dat een redelijke wetsuitleg meebrengt dat de termijn van 18 weken pas gaat lopen vanaf de dag, gelegen 18 weken voor 1 april 2012, omdat de aansluiting feitelijk pas kan worden gerealiseerd nadat de windturbines zijn geplaatst, faalt. Zoals Roompotsluis ter zitting terecht heeft opgemerkt, gaat het in het geval van een aansluiting als hier aan de orde om een verbinding tussen een net en een onroerende zaak. De onroerende zaak is hier een perceel grond, zodat de aansluiting kan worden gerealiseerd zonder dat de betreffende windturbines op dit perceel zijn geplaatst. Evenmin is hier, zoals Delta ter zitting verder nog heeft betoogd, de uitzondering als genoemd in artikel 23, derde lid, aanhef en onder b, van de Wet van toepassing. Zoals blijkt uit de parlementaire geschiedenis waarnaar Roompotsluis ter zitting heeft verwezen (Kamerstukken I 2009-2010, 31 904, nr. C, p. 12 en nr. D, p. 29), geldt in dit geval onverkort de termijn genoemd in artikel 23, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet. Ook deze grond faalt.  
         
       
       
         5.1. 
         Delta betoogt verder dat de zekerheid van financiering waarom zij in haar brief van 20 oktober 2010 heeft gevraagd, niet als een voorwaarde voor de aansluiting kan worden aangemerkt. De gevraagde zekerheid ziet op de netinvestering die noodzakelijk is om de benodigde transportcapaciteit te realiseren en niet op de aansluiting zelf. De duidelijkheid over de daadwerkelijke plaatsing van de twee windturbines, waar Delta in dezelfde brief om heeft gevraagd, heeft betrekking op de wijze waarop van de zijde van Roompotsluis aan de verplichtingen op grond van artikel 23 van de Wet wordt voldaan. Volgens Delta richten de artikelen 23 en 24 van de Wet zich naast de netbeheerders ook tot degenen die om een aansluiting of transport van elektriciteit hebben verzocht, zodat tegenover de verplichting van een netbeheerder om een aansluiting te realiseren, de verplichting staat van degene die om de aansluiting heeft verzocht om die aansluiting af te nemen. Voor Roompotsluis brengt deze verplichting met zich dat zij de twee windturbines daadwerkelijk dient te plaatsen. 
       
       
         5.2. 
         ACM stelt zich op het standpunt dat Delta wel degelijk zekerheid van financiering als een voorwaarde voor de realisering van de aansluiting heeft gesteld. In voornoemde brief meldt Delta dat de netinvestering wordt gepleegd ten behoeve van de gevraagde aansluiting. De artikelen 23 en 24 van de Wet zijn uitdrukkelijk alleen tot de netbeheerders gericht.  
       
       
         5.3. 
         Artikel 23, eerste lid, van de Wet bepaalt dat de netbeheerder verplicht is degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming zijn met de paragrafen 5 en 6 van hoofdstuk 3 van de Wet. Artikel 24, eerste lid, van de Wet bepaalt dat de netbeheerder verplicht is om aan degene die daarom verzoekt een aanbod te doen om met gebruikmaking van het door hem beheerde net ten behoeve van de verzoeker transport van elektriciteit uit te voeren tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming zijn met diezelfde paragrafen 5 en 6 van de Wet. Het College is van oordeel dat ACM terecht en op goede gronden heeft vastgesteld dat Delta haar aansluitplicht heeft geschonden door zekerheid over de daadwerkelijke plaatsing van de windturbines te verlangen, voordat zij ten behoeve van de aansluiting met de investeringen in het net doorgaat. Het betoog van Delta dat de door haar gevraagde zekerheid van de financiering ziet op de netinvestering die noodzakelijk is om transportcapaciteit te realiseren en niet op de aansluiting zelf, kan haar niet baten. De gevraagde aansluiting zal volgens de offerte van 3 juni 2010 fysiek op het nieuw aan te leggen 20 kV‑net worden gerealiseerd, zodat het pas na de aanleg van de nieuwe 20 kV-kabel fysiek mogelijk is om de geoffreerde aansluiting te realiseren. De omstandigheid dat Delta de mededeling in haar brief van 20 oktober 2010 later tijdens de hoorzitting heeft genuanceerd en dat niet is gebleken dat zij ook daadwerkelijk haar werkzaamheden in afwachting van de gevraagde zekerheid heeft gestaakt, maakt dit niet anders. Delta heeft in haar brief tenminste de indruk gewekt dat deze voorwaarde gold en daarmee een misverstand in het leven geroepen over de wijze waarop zij aan haar aansluitplicht zou voldoen. Dit misverstand is mede van invloed geweest op de verkrijging door Roompotsluis van de benodigde financiering voor de windturbines. Het College onderschrijft voorts het standpunt van ACM dat de artikelen 23 en 24 van de Wet alleen tot de netbeheerders zijn gericht. De tekst van deze bepalingen, waarvan de eerste zinsnede luidt 'de netbeheerder is verplicht', alsmede de systematiek van de Wet, die is gericht op regulering van het gedrag van netbeheerders die zich feitelijk in een monopoliepositie bevinden teneinde misbruik van die monopoliepositie te voorkomen, bieden geen  aanknopingspunt voor de door Delta gebezigde uitleg. Deze grond faalt. 
         
       
       
         6.1. 
         Wat betreft de transportplicht voert Delta aan dat zij in de periode van 16 december 2009 tot en met 3 juni 2010 artikel 24, tweede lid, van de Wet niet heeft geschonden, omdat de oplossing voor het ontbreken van de door Roompotsluis gevraagde transportcapaciteit zoals zij die in haar brief van 16 december 2009 heeft geschetst slechts één van de mogelijke scenario’s was en andere scenario's nog moesten worden verkend. Gedurende die verkenning heeft ook een ander windpark op de Oosterscheldekering om transportcapaciteit verzocht. Hierdoor diende Delta op zoek te gaan naar een totaaloplossing voor de situatie op de Oosterscheldekering en kon zij zich niet beperken tot het treffen van een voorziening voor Roompotsluis alleen.  
       
       
         6.2. 
         ACM stelt zich op het standpunt dat van Delta als netbeheerder vergaande inspanningen en de nodige voortvarendheid mogen worden verwacht om aan de transportverplichting te kunnen voldoen. Dit brengt met zich dat Delta, zodra zij volgens haar brieven van 16 december 2009 en 3 juni 2010 zicht had op een mogelijkheid om de door Roompotsluis gevraagde transportcapaciteit binnen 12 maanden te realiseren, een daartoe strekkende offerte aan Roompotsluis had moeten uitbrengen. Nu zij dit niet heeft gedaan, kan zij zich vanaf die eerste datum (16 december 2009) tot de datum waarop zij de transportcapaciteit heeft geoffreerd (3 juni 2010) niet beroepen op de in artikel 24, tweede lid, van de Wet neergelegde uitzondering op de transportplicht. 
       
       
         6.3. 
         Artikel 24, tweede lid, van de Wet bepaalt dat de transportverplichting van het eerste lid van die bepaling niet geldt voor zover de netbeheerder voor het gevraagde transport redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft en een weigering om dit transport uit te voeren met redenen is omkleed. Het College overweegt dat uit de brieven van Delta van 16 december 2009 en 8 maart 2010 blijkt dat naar het oordeel van Delta op dat moment het probleem van het ontbreken van de door Roompotsluis gevraagde transportcapaciteit kon worden opgelost door de aanleg van een nieuwe 10 kV‑kabel van Roompotsluis naar het schakelstation van Serooskerke, welke op een termijn van ongeveer 12 maanden zou kunnen worden gerealiseerd. Gelet hierop heeft ACM er op goede gronden vanuit mogen gaan dat Delta zich in ieder geval vanaf 12 maanden na 16 december 2009 niet meer kon beroepen op het redelijkerwijs niet beschikbaar hebben van de door Roompotsluis gevraagde transportcapaciteit, zodat Delta deze transportcapaciteit aan Roompotsluis had moeten aanbieden. De wens van Delta om een oplossing te vinden die ook ruimte zou bieden voor de honorering van toekomstige verzoeken, maakt dit niet anders. Deze grond faalt. 
         
         
           
             Het beroep van Roompotsluis 
           
         
         
       
       
         7.1. 
         Roompotsluis voert aan dat Delta haar wettelijke taak tot de aanleg en uitbreiding van netten (artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet) en de aansluitplicht (artikel 23 van de Wet) heeft geschonden, omdat zij Roompotsluis niet binnen de wettelijke termijn van 18 weken heeft voorzien van een aansluiting op het net met voldoende transportcapaciteit. Roompotsluis betoogt dat aansluiting en transport in de systematiek van de Wet onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat uit de Wet (artikel 23, eerste lid, in samenhang met artikel 27, tweede lid), de Netcode (artikel 3.1.1) en de TarievenCode Elektriciteit (artikel 3.1.1), volgt dat een netbeheerder een aansluiting moet aanbieden op een punt in het net waar voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Anders dan ACM in het bestreden besluit heeft geconcludeerd, is het aanbieden van een aansluiting zonder beschikbare transportcapaciteit daarom onvoldoende om aan de aansluitplicht te voldoen. Uit de Wet (artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c) volgt verder dat een netbeheerder op eigen initiatief tijdig tot aanleg of uitbreiding van zijn netten moet overgaan, op het moment dat hij redelijkerwijs weet of kan weten dat hij over onvoldoende netcapaciteit beschikt voor het realiseren van toekomstige aansluitingen. Delta heeft dit niet gedaan, waardoor op haar net onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar was om Roompotsluis binnen de wettelijke termijn van 18 weken van een aansluiting met voldoende transportcapaciteit te voorzien. Ook dit heeft ACM in het bestreden besluit miskend.  
       
       
         7.2. 
         ACM stelt zich op het standpunt dat de aansluitplicht in dit geval niet zo ver gaat dat moet worden aangesloten op een punt in het net waar voldoende transportcapaciteit aanwezig is. ACM verwijst naar een tweetal uitspraken van het College van 1 juni 2012 (ECLI:NL:CBB:2012:BW8456 en ECLI:NL:CBB:2012:BW8457), waarin is geoordeeld dat aansluiting en transport in de wettelijke systematiek van elkaar moeten worden onderscheiden. Delta heeft in haar offertes van 28 juli 2009 en 3 juni 2010 Roompotsluis aangeboden om haar van een aansluiting op het net te voorzien tegen een tarief dat overeenkomt met een aansluiting op het dichtstbijzijnde punt in het net. In zoverre heeft zij aan haar aansluitplicht als bedoeld in artikel 23 van de Wet voldaan. Of Delta met die offertes ook heeft voldaan aan de op haar rustende transportplicht, dient aan de hand van artikel 24 van de Wet te worden beoordeeld. Evenmin is sprake van een schending van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet, omdat Delta niet tijdig tot de aanleg of uitbreiding van haar netten is overgegaan teneinde de door Roompotsluis gevraagde aansluiting met voldoende transportcapaciteit binnen de wettelijke termijn van 18 weken te realiseren. Deze bepaling omvat een omschrijving van de wettelijke taak van de netbeheerder om netten aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen, of uit te breiden; een nadere normering van de wettelijke taak is daarbij niet beoogd. Deze wettelijke taak is in zodanig algemene bewoordingen geformuleerd dat deze niet als grondslag kan dienen voor het opleggen van een concrete verplichting als die waar Roompotsluis op doelt, te meer niet nu de hier geschonden norm niet is neergelegd in de bepaling over de wettelijke taken van de netbeheerder, maar in de bepaling over de wettelijke aansluittermijn. 
       
       
         7.3. 
         
           Het College volgt Roompotsluis niet in haar betoog dat ACM een onjuiste uitleg heeft gegeven aan de in artikel 23 van de Wet neergelegde aansluitplicht, omdat ACM niet heeft onderkend dat de aansluitplicht en de transportplicht onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en daarmee op de netbeheerder de verplichting rust om een aansluiting aan te bieden op een punt in het net waar voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Zoals het College heeft geoordeeld in zijn uitspraken van 1 juni 2012 (ECLI:NL:CBB:2012:BW8457 en ECLI:NL:CBB:2012:BW8456), is veeleer sprake van een wettelijke systematiek waarin aansluiting en transport van elkaar moeten worden onderscheiden, nu de verplichtingen van de netbeheerder ten aanzien van aansluiting en transport in verschillende, andersluidende, bepalingen in de Wet zijn neergelegd. Het College is niet gebleken dat het feitencomplex in deze zaak zich zodanig onderscheidt van die in de zaken waarin de uitspraken van 1 juni 2012 zijn gedaan, dat tot een andersluidend oordeel dient te worden gekomen. Voor een nadere motivering van deze overweging verwijst het College daarom naar deze uitspraken (r.o. 6.2). Deze grond faalt.   
           Evenmin slaagt het betoog dat Delta haar wettelijke taak tot het aanleggen, herstellen, vernieuwen of uitbreiden van het door haar beheerde net niet goed heeft uitgevoerd, omdat zij het door haar beheerde net ter plaatse van het werkeiland Neeltje Jans niet tijdig zodanig heeft uitgebreid dat Roompotsluis binnen de wettelijke termijn van 18 weken van een aansluiting daarop kon worden voorzien inclusief de gevraagde transportcapaciteit. In artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet is bepaald dat de netbeheerder in het kader van het beheer van de netten in zijn gebied tot taak heeft om de netten aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wettelijke aansluittermijn voor kleine aansluitingen is gesteld op 18 weken vanuit de gedachte dat deze termijn gemakkelijk te halen moet zijn. Tevens is opgemerkt dat als dit niet zo is en de termijn wordt overschreden, bij het bepalen van een schadevergoeding door de rechter moet worden bezien wat hiervan de gevolgen zijn. Indien een netbeheerder de aanleg van een aansluiting uitstelt, omdat dit om de aanleg van een extra stuk net vraagt en dat uitstel hem voordeel oplevert, wordt het onredelijk  geacht dat de belanghebbende daarvoor opdraait. In dat geval heeft de belanghebbende recht op vergoeding van de schade die hij als gevolg van de overschrijding van de termijn heeft geleden (Kamerstukken II 2003-2004, 29372, nr. 52, p. 4 en p. 28). Hieruit valt af te leiden dat de nadelige gevolgen van een niet tijdige uitbreiding door de netbeheerder van het door hem beheerde net die noodzakelijk is om een aanvrager binnen de wettelijke termijn van 18 weken van een aansluiting te voorzien, door de rechter kunnen worden meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de schade die de aanvrager als gevolg van het in gebreke blijven van de netbeheerder heeft geleden. Van een afzonderlijke schending van de wettelijke taak van de netbeheerder is geen sprake. 
         
         
       
       
         8.1. 
         Volgens Roompotsluis heeft ACM in het bestreden besluit niet kunnen volstaan met de enkele vaststelling dat Delta haar aansluitplicht heeft geschonden, maar had zij de door Roompotsluis verzochte maatregelen moeten treffen om te waarborgen dat Roompotsluis tijdig van een aansluiting op het net van Delta zou worden voorzien, waarmee de door haar te bouwen windturbines op uiterlijk 1 april 2012 in bedrijf konden worden genomen. 
       
       
         8.2. 
         ACM is van opvatting dat zij in het kader van artikel 51 van de Wet niet bevoegd is om de door Roompotsluis gevraagde maatregelen te treffen. Deze bepaling strekt niet verder dan het beoordelen van een geschil over de wijze waarop een netbeheerder zijn taken en bevoegdheden op grond van die wet uitoefent, dan wel aan zijn verplichtingen op grond van die wet voldoet. Een bevoegdheid tot het inzetten van handhavingsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een last onder dwangsom, kan daaruit niet worden afgeleid. 
       
       
         8.3. 
         Delta heeft ter zitting betoogd dat Roompotsluis geen procesbelang heeft bij een inhoudelijke beslissing op deze grond, omdat de aansluiting met benodigde transportcapaciteit uiteindelijk tijdig gereed is gekomen voor de inbedrijfstelling van de twee windturbines op 1 april 2012. 
         
           8.4.1. 
           Het College volgt niet de stelling dat geen procesbelang aanwezig is. De datum waarvoor Roompotsluis in haar geschilaanvraag verzocht heeft maatregelen te treffen was 15 april 2010. Het College acht aannemelijk dat Roompotsluis, zoals zij ter zitting heeft gesteld, de twee windturbines eerder dan 1 april 2012 had willen plaatsen en dit ook zou hebben gedaan, als de door haar gevraagde aansluiting eerder zou zijn opgeleverd. Niet valt uit te sluiten dat Roompotsluis hierdoor, zoals zij eveneens ter zitting heeft gesteld, vertragingsschade heeft geleden. 
         
         
           8.4.2. 
           Ter beantwoording staat vervolgens de vraag of de bevoegdheid tot geschilbeslechting die is neergelegd in artikel 51 van de Wet mede de bevoegdheid omvat om bijkomende maatregelen te treffen, zoals in dit geval door Roompotsluis gevraagd. Het College volgt het standpunt van ACM dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Artikel 51 van de Wet voorziet in een bevoegdheid van ACM om te beslissen op een klacht over de wijze waarop een netbeheerder zijn taken en bevoegdheden op grond van die wet uitoefent, dan wel aan zijn verplichtingen op grond van die wet voldoet. Daarbij is niet voorzien in een bevoegdheid om bijkomende maatregelen te treffen. Evenmin biedt de parlementaire geschiedenis aanknopingspunten omtrent het bestaan van een dergelijke bevoegdheid. Voor zover Roompotsluis met haar, via het klachtformulier voor geschilaanvragen gedane verzoek om maatregelen, heeft willen bewerkstelligen dat ACM niet alleen haar klacht gegrond zou verklaren, maar daarna ook uit hoofde van één van haar andere bevoegdheden actie zou ondernemen, zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bindende aanwijzing, had zij tegen het uitblijven van een beslissing op dit punt bezwaar dienen te maken. Dit heeft zij niet gedaan. Deze grond faalt. 
           
         
       
     
     
       9. 
       De beroepen van Delta en Roompotsluis zijn ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
       
       
     
   
   
     Beslissing 
     
     
       Het College verklaart de beroepen van Delta en Roompotsluis ongegrond. 
     
     
     
     
       Deze uitspraak is gedaan door mr. C.M. Wolters, mr. M. van Duuren en mr. J.A.M. van den Berk, in aanwezigheid van mr. O.C. Bos, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op  28 november 2013. 
     
     
     
       w.g. C.M. Wolters	w.g. O.C. Bos