ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2014:3804

Titel: ECLI:NL:RBZWB:2014:3804 Rechtbank Zeeland-West-Brabant , 02-06-2014 / C/02/279635 / KG ZA 14-196

Gerecht: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Datum uitspraak: 2014-06-02

Zaaknummer: C/02/279635 / KG ZA 14-196

Proceduretype: Kort geding

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBZWB:2014:3804

---

Samenwerking Stichting Groenhuysen met Stichting Allee Wonen over de ontwikkeling van woon-zorg-servicecomplex ‘de Bloemschevaert’ ten behoeve van senioren in de gemeente Roosendaal. Oplevering eerste fase nieuwbouw niet geaccepteerd. Stichting Groenhuysen vordert in kort geding primair: nakoming van contractuele verplichtingen; herstel van de nieuwbouw in de staat waarin het zou moeten verkeren wanneer de contractuele verplichtingen waren nagekomen; dat aan Stichting Groenhuysen ongeclausuleerde toegang tot de nieuwbouw wordt verschaft ten behoeve van inspectie; dat het Stichting Allee Wonen wordt verboden om jegens Stichting Groenhuysen aanspraak te maken op huurpenningen dan wel dat het haar wordt verboden om jegens Stichting Groenhuysen rechtsmaatregelen te nemen ter incassering van huurpenningen alsmede dat Stichting Allee Wonen wordt geboden om te gehengen en te gedogen dat Stichting Groenhuysen onder gelijk blijvende voorwaarden blijft gehuisvest in het oude hoofdgebouw tot aan het moment dat zij de eerste fase van de nieuwbouw heeft geaccepteerd.

vonnis 
     RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT 
     
     
       Handelsrecht 
     
     
     
       Breda 
     
     
     
     
       zaaknummer / rolnummer: C/02/279635 / KG ZA 14-196 
     
     
     
       
         Vonnis in kort geding van 2 juni 2014 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       de stichting 
       
         STICHTING GROENHUYSEN , 
       gevestigd te Roosendaal, 
       eiseres, 
       advocaat mr. T.T.A. Oudenhoven te Nijmegen, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       de stichting 
       
         STICHTING ALLEE WONEN , 
       gevestigd te Roosendaal, 
       gedaagde, 
       advocaat mr. P.C.H. Jansen te Roosendaal. 
     
     
     
     
       Partijen zullen hierna ‘Stichting Groenhuysen’ en ‘Stichting Allee Wonen’ genoemd worden. 
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
       1.1. 
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
       
         
           de dagvaarding van 1 april 2014 met producties 1 tot en met 15, 
         
         
           de brief van Stichting Allee Wonen van 9 mei 2014 met producties 1 tot en met 23, 
         
         
           de brief van Stichting Groenhuysen van 13 mei 2014 met producties 16 tot en met 37, 
         
         
           het faxbericht van Stichting Groenhuysen van 13 mei 2014 met productie 38, 
         
         
           het faxbericht van Stichting Allee Wonen van 14 mei 2014 met bijlage, 
         
         
           de mondelinge behandeling op 15 mei 2014. 
         
       
       
     
     
       1.2. 
       
         Ter zitting heeft Stichting Groenhuysen bezwaar gemaakt tegen indiening van de  
         bijlage behorend bij het faxbericht van Stichting Allee Wonen van 14 mei 2014. De bijlage betreft productie 32 van de zijde van Stichting Groenhuysen, die door Stichting Allee Wonen van commentaar is voorzien. Stichting Groenhuysen stelt dat het stuk te laat is ingediend en dat zij van de inhoud van dit stuk geen dan wel onvoldoende kennis heeft kunnen nemen. 
       
       
     
     
       1.3. 
       
         De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat slechts mag worden beslist aan de  
         hand van stukken ter kennisneming waarvan en uitlating waarover aan partijen voldoende gelegenheid is gegeven. Stichting Allee Wonen had haar stuk dan ook zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval conform het toepasselijke procesreglement uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de zitting aan Stichting Groenhuysen moeten doen toekomen. Nu zij dat heeft nagelaten, terwijl het een uitvoerig stuk (15 pagina’s) betreft, waarvan de voorbereiding de nodige tijd vergt, heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat deze gang van zaken in strijd is met de goede procesorde en beslist dat dit stuk niet in de beoordeling zal worden betrokken. 
       
       
     
     
       1.4. 
       Het verdere verloop van de procedure blijkt uit: 
       - de pleitnota van Stichting Groenhuysen 
       - de pleitnota van Stichting Allee Wonen. 
       
     
     
       1.5. 
       Ten slotte is vonnis bepaald. 
       
     
   
   
     
       2 Het geschil 
     
       2.1. 
       
         Voor de volledige inhoud van de vordering van Stichting Groenhuysen wordt  
         verwezen naar het petitum van de inleidende dagvaarding. Kort weergegeven strekt 
         de vordering primair tot nakoming van de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de voorhuurovereenkomst met bijlagen; tot herstel van de Bloemschevaert in de staat waarin het zou moeten verkeren wanneer de contractuele verplichtingen waren nagekomen; tot het verschaffen van ongeclausuleerde toegang tot de Bloemschevaert ten behoeve van inspectie; tot een verbod tot het aanspraak maken op huurpenningen en het nemen van rechtsmaatregelen ter incassering van vermeend verschuldigde huurpenningen alsmede tot een gebod te gehengen en te gedogen dat Stichting Groenhuysen onder gelijk blijvende voorwaarden blijft gehuisvest in het oude hoofdgebouw tot aan het moment dat zij de eerste fase van de Bloemschevaert heeft geaccepteerd. Subsidiair wordt gevorderd dat de voorzieningenrechter andere passende voorzieningen treft. Voorts wordt gevorderd dat aan het primair en subsidiair gevorderde een dwangsom wordt verbonden en dat Stichting Allee Wonen wordt veroordeeld in de proceskosten en de nakosten, vermeerderd met rente.   
       
       
     
     
       2.2. 
       Stichting Allee Wonen voert verweer. 
       
     
     
       2.3. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.   
       
     
   
   
     
       3 De beoordeling 
     
       3.1. 
       Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten: 
       a.	Stichting Groenhuysen biedt in Roosendaal diverse voorzieningen op het gebied van ouderenzorg. 
       b.	Stichting Allee Wonen is een wooncorporatie. 
       c.	Op 13 maart 2007 heeft Stichting Groenhuysen met Woningstichting Aramis (lees: Stichting Allee Wonen) een overeenkomst gesloten met als doel een goed en samenhangend aanbod van zorgdiensten en woningen ten behoeve van senioren in de gemeente Roosendaal te kunnen bieden.  
       d.	In de overeenkomst zijn partijen, voor zover van belang, overeengekomen – kort en zakelijk weergegeven – dat Stichting Groenhuysen de eigendom van het gebouwencomplex genaamd “de Bloemschevaert” en de daar nabij gelegen 96 geschakelde bungalows staande en gelegen aan en nabij de Covellijndijk te Roosendaal zal overgedragen aan Stichting Allee Wonen, dat met ingang van de datum van overdracht Stichting Groenhuysen het gebouwencomplex en de bungalows van Stichting Allee Wonen zal huren, dat Stichting Allee Wonen na een gefaseerde sloop ter plaatse ten behoeve van Stichting Groenhuysen een woon-zorg-service complex zal realiseren, te weten 176 extramurale huurwoningen en 40 intramurale huurwoningen alsmede de daarbij behorende zorginfrastructuur (hierna: de nieuwbouw) en dat Stichting Allee Wonen de nieuwbouw zal verhuren aan Stichting Groenhuysen. 
       e.	Bij notariële akte van 13 maart 2007 heeft Stichting Groenhuysen de eigendom van het gebouwencomplex en de bungalows aan Stichting Allee Wonen overgedragen. 
       f.	Op 29 mei 2012 hebben partijen ter zake van de nieuwbouw een voorhuurovereen-komst gesloten (hierna: de voorhuurovereenkomst). In deze overeenkomst heeft Stichting Groenhuysen zich jegens Stichting Allee Wonen verplicht om direct bij de oplevering van de eerste fase van de nieuwbouw over te gaan tot daadwerkelijke huur van deze fase. Artikel 1.2 van deze overeenkomst luidt als volgt: 
       
         “De eerste fase en de tweede fase van het project “De Bloemschevaert” als omschreven in artikel 1.1 en in de overwegingen van deze overeenkomst worden door Allee Wonen aan Groenhuysen opgeleverd overeenkomstig het tussen partijen op 8 december 2009 vastgestelde Programma van Eisen alsmede de daarbij behorende Nota van Wijzigingen PvE van 16 februari 2012 en de Staat van Oplevering Eerste Fase van 23 maart 2012 (concept versie); deze stukken zijn als  
         Bijlage 2, 3, en 4 
          aan deze overeenkomst gehecht en maken daarvan onlosmakelijk onderdeel uit. Voorstellen tot verandering van kwaliteit van het gehuurde tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfasen zullen tussen beide partijen worden besproken en na overeenstemming worden vastgelegd middels eenzelfde Nota van Wijzigingen PvE”. 
       
       g.	Begin 2013 is gestart met de realisatie van de nieuwbouw. 
       h.	In mei 2013 heeft RDH Architecten Stedenbouwkundigen en Waarmakers (hierna: RDH) in opdracht van Stichting Groenhuysen het uitvoeringsgereed ontwerp voor de nieuwbouw getoetst aan bijlage 2 tot en met 4 van de voorhuurovereenkomst (hierna: het PvE, de Nota van Wijzigingen PvE en de Staat van Oplevering Eerste Fase). Zij heeft de resultaten daarvan neergelegd in het rapport van 13 mei 2013. 
       i.	Stichting Groenhuysen heeft naar aanleiding van het rapport van RDH van 13 mei 2013 geconcludeerd dat bij de realisatie van de nieuwbouw – naar haar mening – substantieel is afgeweken van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Zij heeft daarop het rapport van RDH aan Stichting Allee Wonen doen toekomen met aanvankelijk een verzoek, maar later een sommatie om de vermeende afwijkingen ongedaan te maken, waarop Stichting Allee Wonen afwijzend heeft gereageerd.       
       j.	Op 18 december 2013 hebben partijen uitvoerig overleg met elkaar gevoerd over  de ontstane situatie en de oplossingsrichtingen. In het verslag van dit overleg is, voor zover van belang, het navolgende opgenomen: 
       
         
           “7. Niet uitgevoerde onderdelen PvE: 
         
         
           
            [Naam X]  (lees: Stichting Allee Wonen)  geeft aan met dit geschilpunt grote  
         
                  problemen te hebben. Het is niet acceptabel voor AW  (lees: Stichting Allee Wonen). 
         
              	AW ziet het PvE in de voorhuurovereenkomst als een wensenlijstje. Het goedgekeurde     
         
         
                	VO/DO is het vertrekpunt en niet het PvE. [Naam Y]  (lees: Stichting Groenhuysen)  geeft   
         
                  aan dat we dan in herhaling van zetten terecht komen. Er is geen ander contractstuk dan de voorhuurovereenkomst met bijlagen en daar wordt AW aan gehouden. Wel wil  
         
         
              	[Naam Y] nogmaals uiterst kritisch en selectief door de lijst van 4 december 2013 lopen om aan te geven wat in uiterste situatie echt niet kan, wat voorlopig kan en wat moet worden geaccepteerd. (…) Hij zal zijn selectieve lijst van punten donderdag 19 december 2013 aanleveren aan [Naam X]. 
         
       
       
       
         
           Alles overziende wordt geconcludeerd dat er nog geen overeenstemming is. Wel is in goede  
         
         
                           sfeer belangrijk dicht bij een oplossing gekomen. Het moet lukken dit in januari 2014 af te         
         
         
                           ronden om te bereiken dat schade en kosten geminimaliseerd worden voor beide partijen”. 
         
       
       k.	Eind december 2013 heeft Stichting Allee Wonen Stichting Groenhuysen te kennen gegeven dat de eerste fase van de nieuwbouw opgeleverd zal worden en dat Stichting Groenhuysen vanaf dat moment verplicht is over te gaan tot huur van deze fase en dientengevolge huurpenningen aan Stichting Allee Wonen verschuldigd zal zijn. Als reactie daarop heeft Stichting Groenhuysen bij brief van 31 december 2013 Stichting Allee Wonen bericht dat van oplevering geen sprake kan zijn, omdat de Bloemschevaert – naar haar mening – niet geschikt is om in gebruik te worden genomen. 
       l.	Bij brief van 28 februari 2014 heeft Stichting Allee Wonen Stichting Groenhuysen, voor zover van belang, bericht dat zij vasthoudt aan 1 januari 2014 als ingangsdatum van de huur. Voorts is in deze brief de navolgende passage opgenomen: 
       
         “Aan de andere kant, als u de huur(overeenkomst) op dit moment nog steeds ter discussie wilt stellen, dan kan die toegang  (lees: de toegang tot de nieuwbouw)  slechts onder strikte voorwaarde worden toegestaan. Daaromtrent kunnen dan nadere (werk-)afspraken worden gemaakt”. 	 
       m.	Bij brief van 27 maart 2014 heeft Stichting Allee Wonen Stichting Groenhuysen een termijn van twee weken gegeven om een afspraak met haar te maken over een datum waarop Stichting Groenhuysen het hoofdgebouw heeft ontruimd, zodat tot sloop van het hoofdgebouw kan worden overgegaan ter voorbereiding van de tweede fase van de nieuwbouw.  
       
     
     
       3.2. 
       
         Stichting Groenhuysen legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Stichting Allee  
         Wonen haar verplichtingen voortvloeiend uit de voorhuurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlagen 2 tot en met 4 (het PvE, de Nota van Wijzigingen PvE en de Staat van Oplevering Eerste Fase) niet (deugdelijk) is nagekomen, dat als gevolg daarvan het thans door Stichting Allee Wonen gerealiseerde deel van de nieuwbouw (eerste fase) niet geschikt is voor bewoning door haar bewoners/patiënten, dat zij daarom niet akkoord kan gaan met de oplevering van de eerste fase van de nieuwbouw, zodat zij vooralsnog geen huurpenningen aan Stichting Allee Wonen verschuldigd is. Stichting Groenhuysen stelt dat Stichting Allee Wonen jegens haar gehouden is om haar ongeclausuleerde toegang tot de nieuwbouw te verschaffen, zodat zij in staat wordt gesteld deze deugdelijk te inspecteren en dat van Stichting Allee Wonen in redelijkheid verlangd kan worden dat zij duldt dat (bewoners/patiënten van) Stichting Groenhuysen onder gelijk blijvende voorwaarden blijft gehuisvest in het oude hoofdgebouw totdat Stichting Groenhuysen de eerste fase van de nieuwbouw heeft geaccepteerd. Stichting Groenhuysen stelt recht en spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen te hebben.    
       
       
     
     
       3.3. 
       Vooropgesteld wordt dat een kort gedingprocedure uitsluitend strekt tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening in een spoedeisende zaak. Uit de stellingen van Stichting Groenhuysen begrijpt de voorzieningenrechter dat het spoedeisend belang bij toewijzing van de gevorderde nakoming gelegen is in de omstandigheid dat Stichting Groenhuysen zo spoedig mogelijk tot ingebruikname van (thans de eerste fase van) de nieuwbouw wil overgaan, zodat zij – naar zij stelt – haar verplichtingen met betrekking tot huisvesting jegens haar bewoners/patiënten kan nakomen en de steeds oplopende schade beperkt wordt. Gelet daarop zijn voor de beslissing van de onderhavige vordering tot nakoming enkel van belang de in de inleidende dagvaarding onder alinea 20. gestelde punten, aangezien die punten volgens Stichting Groenhuysen niet in overeenstemming zijn met het PvE en ingebruikname van de nieuwbouw beletten. Stichting Groenhuysen heeft twee dagen voor de mondelinge behandeling als productie 32 een – naar haar zeggen – meest recente lijst met afwijkingen overgelegd die (ook) ingebruikname van de nieuwbouw zouden beletten, maar de punten op deze lijst kunnen toewijzing van de vordering tot nakoming niet rechtvaardigen. Immers, gelijk Stichting Allee Wonen heeft aangevoerd, door ook de punten van deze lijst aan de vordering tot nakoming ten grondslag te leggen, vermeerdert Stichting Groenhuysen in feite (de grondslag) van haar eis. Niet valt in te zien waarom Stichting Groenhuysen die eisvermeerdering niet eerder dan twee dagen voor de mondelinge behandeling bekend kon maken. Gelet hierop wordt de eisvermeerdering wegens strijd met de eisen van een goede procesorde buiten beschouwing gelaten. 
       
     
     
       3.4. 
       Volgens Stichting Groenhuysen: 
       1. functioneert de brandmeldcentrale niet; 
       2 zijn de deurbreedtes te smal; 
       3 zijn vluchtwegen geblokkeerd; 
       4 zijn drempels te hoog; 
       5 ontbreekt verlichting; 
       6 is het terrein ontoegankelijk (bestrating ontbreekt); 
       7 functioneert de zorgoproepinstallatie niet; 
       8 ontbreekt de dwaaldetectie; 
       9 ontbreken po-spoelruimtes; 
       10 is de inrichting van de badkamers niet geschikt voor minder validen; 
       11 voldoen de groepsruimtes niet aan minimale eisen (adequate keukeninrichting 
             ontbreekt); 
       12 ontbreken automatische deurstoppers; 
       13 ontbreken delen van balustrades; 
       14 ontbreekt het dienstencentrum; 
       15 functioneert de telefonie niet. 
       
     
     
       3.5. 
       Stichting Allee Wonen heeft gemotiveerd betwist dat voornoemde punten ingebruikname van de Bloemschevaert in de weg staan en gesteld dat de thans gerealiseerde nieuwbouw volledig voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen.   
       
     
     
       3.6. 
       Voor wat betreft de punten 1, 3, 6, 7 en 13 heeft Stichting Groenhuysen gesteld dat zij sinds februari 2014 niet in kennis is gesteld over de voortgang van de realisatie van de nieuwbouw en dat zij tot op heden niet is uitgenodigd om de nieuwbouw te komen inspecteren, zodat zij de juistheid van de stellingen van Stichting Allee Wonen inhoudende dat de brandmeldcentrale wel degelijk functioneert, dat inmiddels alle toegangen en vluchtwegen toegankelijk zijn en alle noodzakelijke verharding rondom de gebouwen is aangebracht, dat de zorgoproepinstallatie functioneert en dat de ontbrekende (delen van) balustrades kort na de oplevering alsnog zijn geplaatst, niet heeft kunnen nagaan.  
       
     
     
       3.7. 
       
         Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan dit betoog zonder nadere 
         toelichting, die ontbreekt, niet slagen. Uit de door Stichting Groenhuysen als productie 12 overgelegde brief van 28 februari 2014 kan worden afgeleid dat zolang Stichting Groenhuysen de huur(overeenkomst) ter discussie stelt, nadere (werk-)afspraken gemaakt moeten worden ten aanzien van de toegang tot de nieuwbouw. Niet gesteld en niet gebleken is dat Stichting Groenhuysen getracht heeft met Stichting Allee Wonen nadere afspraken te maken ten behoeve van inspectie van de nieuwbouw dan wel dat Stichting Allee Wonen op onredelijke gronden geweigerd heeft om dergelijke afspraken met Stichting Groenhuysen te maken. Dat Stichting Groenhuysen de juistheid van de stellingen van Stichting Allee Wonen ten aanzien van genoemde punten niet is nagegaan, komt dan ook voor haar rekening en risico. Dit brengt met zich dat, gelet op de gemotiveerde betwisting door Stichting Allee Wonen, niet kan worden aangenomen dat deze punten niet in overeenstemming zijn met hetgeen tussen partijen is overeengekomen en aan ingebruikname van de nieuwbouw in de weg staan. De vordering tot nakoming ten aanzien van deze punten wordt daarom afgewezen. 
       
       
     
     
       3.8. 
       
         Voor wat betreft de overige punten met uitzondering van punt 14 (het 
         dienstencentrum) overweegt de voorzieningenrechter dat in dit kort geding niet is komen vast te staan wat partijen ten aanzien van deze punten concreet hebben afgesproken. Stichting Groenhuysen stelt dat de voorhuurovereenkomst en het PvE, de Nota van Wijzigingen PvE en de Staat van Oplevering Eerste Fase de afspraken tussen partijen weergeven. Stichting Allee Wonen stelt dat uitgegaan dient te worden van het door beide partijen goedgekeurde definitieve ontwerp van de architect. Volgens Stichting Allee Wonen hebben partijen na de voorhuurovereenkomst nadere afspraken gemaakt, die door de architect zijn uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp en dat beide partijen die ontwerpen hebben goedgekeurd. Daargelaten dat Stichting Allee Wonen het betreffende definitieve ontwerp niet in het geding heeft gebracht, is nadere waarheidsvinding, wellicht door middel van getuigenverhoor, noodzakelijk om te kunnen vaststellen wat de daadwerkelijke contractstukken c.q. afspraken tussen partijen zijn. Het kort geding biedt daarvoor echter geen ruimte. 
       
       
     
     
       3.9. 
       
         Nu niet duidelijk is geworden wat partijen concreet hebben afgesproken, kan,  
         bezien in het licht van de gemotiveerde betwisting door Stichting Allee Wonen, in dit kort geding niet vastgesteld worden of: 
       
       
         
           de deurbreedtes te smal zijn; 
         
         
           de drempels te hoog zijn; 
         
         
           de overeengekomen verlichting ontbreekt; 
         
         
           Stichting Allee Wonen in de dwaaldetectie had moeten voorzien; 
         
         
           po-spoelruimtes ontbreken; 
         
         
           de inrichting van de badkamers niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, daargelaten  
         
       
       dat Stichting Allee Wonen ter zitting niet heeft weersproken dat de inrichting van de badkamers op dit moment niet geschikt is voor minder validen, omdat nog maatwerk verricht moet worden, waarna Stichting Groenhuysen haar stelling niet nader heeft onderbouwd;  
       - adequate keukeninrichting in de groepsruimten ontbreekt; 
       - Stichting Allee Wonen in automatische deurstoppers had moeten voorzien. Ter zitting  
       
           heeft Stichting Allee Wonen zich overigens bereid verklaard daarin coulancehalve alsnog  
           te voorzien, zodat de voorzieningenrechter ervan uitgaat dat dit punt tussen partijen niet  
           langer in geschil is; 
       
       - Stichting Allee Wonen de overeengekomen voorzieningen voor wat betreft de telefonie 
       
           heeft aangebracht. 
         De vordering tot nakoming ten aanzien van deze punten wordt daarom afgewezen. 
       
       
     
     
       3.10. 
       
         Tussen partijen is niet in geschil dat het dienstencentrum ontbreekt. Stichting Allee  
         Wonen stelt echter dat Stichting Groenhuysen zich niet kan beklagen over het ontbreken van het dienstencentrum, omdat volgens haar de oplevering niet gekoppeld is aan de oplevering van het dienstencentrum vanwege de omstandigheid dat – zo begrijpt de voorzieningenrechter – Stichting Allee Wonen afhankelijk was van de tijdige aanlevering door Stichting Groenhuysen van een definitief programma van eisen ten aanzien van het dienstencentrum. Volgens Stichting Allee Wonen had Stichting Groenhuysen uiterlijk 25 juni 2012 het definitief programma van eisen moeten aanleveren om de zorginfrastructuur bij oplevering gereed te kunnen hebben, maar zouden er op die datum nog geen definitieve afspraken gemaakt zijn.  
       
       
     
     
       3.11. 
       
         De voorzieningenrechter kan Stichting Allee Wonen niet volgen in haar betoog dat  
         Stichting Groenhuysen zich ten onrechte beklaagt over het ontbreken van het dienstencentrum. Niet weersproken is immers dat tijdens het Opmaatoverleg van 28 augustus 2012 Stichting Groenhuysen tot 31 december 2012 de gelegenheid heeft gekregen om invulling te geven aan de zorginfrastructuur (het dienstencentrum). Stichting Groenhuysen heeft onder verwijzing naar de door haar als productie 35 overgelegde  
         e-mailberichten van 21 december 2012 en 21 oktober 2013, waarvan de inhoud door Stichting Allee Wonen niet is weersproken, voldoende aannemelijk gemaakt dat het ontwerp van het dienstencentrum ruimschoots voor 31 december 2012 was goedgekeurd en dat slechts op detailniveau nog een en ander uitgewerkt moest worden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter mocht Stichting Groenhuysen bij de oplevering van de eerste fase van de nieuwbouw dan ook verwachten dat het dienstencentrum dienovereenkomstig dat goedgekeurde ontwerp gerealiseerd zou zijn.  
       
       
     
     
       3.12. 
       
         Aan de orde is thans de vraag of het ontbreken van het dienstencentrum  
         ingebruikname van de nieuwbouw in de weg staat. Die vraag dient bevestigend te worden beantwoord. Op grond van het niet weersproken e-mailbericht van Stichting Allee Wonen aan Stichting Groenhuysen van 7 februari 2013 (productie 36 van Stichting Groenhuysen) waarin Stichting Allee Wonen schrijft:  “Het Dienstencentrum moet er ook simpelweg komen om de functionaliteit (en bewoning) van de cliënten van Stichting Groenhuysen mogelijk te maken: daar zijn we ons van bewust” , kan immers worden aangenomen dat Stichting Allee Wonen net als Stichting Groenhuysen van mening is dat de aanwezigheid van het dienstencentrum essentieel is voor ingebruikname van de nieuwbouw. De voorzieningenrechter gaat dan ook daarvan uit.  
       
       
     
     
       3.13. 
       
         Buiten debat van partijen is wat de contractuele verplichtingen van Stichting Allee 
         Wonen ten aanzien van de realisatie van het dienstencentrum zijn. De voorzieningenrechter houdt het er derhalve voor dat het Stichting Allee Wonen helder is wat van haar op dit punt verwacht mag worden. Gelet op hetgeen hiervoor sub 3.11. en 3.12. is overwogen, zal de  vordering tot nakoming voor wat betreft het dienstencentrum dan ook worden toegewezen zoals hierna in het dictum verwoord. 
       
       
     
     
       3.14. 
       Het gevorderde gebod tot herstel van de nieuwbouw in de staat waarin het zou moeten verkeren wanneer de contractuele verplichtingen waren nagekomen kan niet worden toegewezen, omdat niet is komen vast te staan wat partijen concreet hebben afgesproken, terwijl bovendien niet gesteld en niet gebleken is wat hersteld zou moeten worden. 
       
     
     
       3.15. 
       Nu de nieuwbouw ten behoeve van Stichting Groenhuysen is gerealiseerd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Stichting Allee Wonen zich in redelijkheid niet kan verzetten tegen toegang van Stichting Groenhuysen tot de nieuwbouw ten behoeve van inspectie. Die toegang dient ongeclausuleerd te worden verleend. De hierop betrekking hebbende vordering wordt daarom toegewezen. 
       
     
     
       3.16. 
       Tussen partijen is niet in geschil dat de rechter in de door Stichting Allee Wonen  reeds aanhangig gemaakte bodemprocedure tussen partijen zal moeten oordelen over de vraag of Stichting Allee Wonen jegens Stichting Groenhuysen terecht aanspraak maakt op huurpenningen ten aanzien van de nieuwbouw. Gelet daarop acht de voorzieningenrechter het gevorderde verbod tot het aanspraak maken op huurpenningen en het nemen van rechtsmaatregelen ter incassering van vermeend verschuldigde huurpenningen, prematuur en daarom niet voor toewijzing vatbaar. 
       
     
     
       3.17. 
       Stichting Groenhuysen vordert Stichting Allee Wonen te gebieden en te gedogen dat zij (althans haar bewoners/patiënten) onder gelijk blijvende voorwaarden blijft gehuisvest in het oude hoofdgebouw tot aan het moment dat zij fase 1 van de nieuwbouw heeft geaccepteerd. Deze vordering zal worden toegewezen, nu Stichting Allee Wonen daartegen geen steekhoudend verweer heeft gevoerd.  
       
     
     
       3.18. 
       Van feiten en omstandigheden die aanleiding geven tot het opleggen van de gevorderde dwangsom is niet gebleken. De voorzieningenrechter gaat er vanuit dat Stichting Allee Wonen dit vonnis zal naleven. 
       
     
     
       3.19. 
       Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, worden de proceskosten tussen partijen gecompenseerd zoals hierna in het dictum verwoord. 
       
     
   
   
     
       4 De beslissing 
     
     
       De voorzieningenrechter 
     
     
     
       4.1. 
       gebiedt Stichting Allee Wonen onmiddellijk, onverkort en ongeclausuleerd haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de realisatie van het dienstencentrum jegens Stichting Groenhuysen na te komen; 
       
     
     
       4.2. 
       
         gebiedt Stichting Allee Wonen Stichting Groenhuysen ongeclausuleerde toegang  
         tot de Bloemschevaert te verschaffen ten behoeve van inspectie tot aan het moment dat Stichting Groenhuysen de Bloemschevaert heeft geaccepteerd; 
       
       
     
     
       4.3. 
       gebiedt Stichting Allee Wonen te gehengen en te gedogen dat Stichting Groenhuysen (althans haar bewoners/patiënten) onder gelijk blijvende voorwaarden blijft gehuisvest in het oude hoofdgebouw tot aan het moment dat Stichting Groenhuysen de eerste fase van de Bloemschevaert heeft geaccepteerd; 
       
     
     
       4.4. 
       verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
       
     
     
       4.5. 
       compenseert de proceskosten aldus, dat ieder van partijen de eigen kosten draagt; 
       
     
     
       4.6. 
       wijst af het anders of meer gevorderde. 
       
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mr. Poerink en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. Evers op 2 juni 2014.