Source: Basiswettenbestand
URL: BWBR0040074/2017-11-01_0/xml/BWBR0040074_2017-11-01_0.xml

Document:
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 oktober 2017, nr. WJZ/17122295, houdende nadere regels tot vergunningverlening windenergie op zee voor de kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels I en II Hollandse Kust (zuid))20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
  Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels I en II Hollandse Kust (zuid)20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
  
    
  De Minister van Economische Zaken,
  
    Gelet op de artikelen 14, tweede lid, 23, eerste, derde en vierde lid, en 24, derde lid, van de Wet windenergie op zee;
  
  
    Besluit:
  
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
    
      
  
    Artikel
    1
  
  In deze regeling wordt verstaan onder:
  
    
      
        kavel I: kavel I van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (Stcrt. 2016, 67082);
    
    
      
        kavel II: kavel II van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (Stcrt. 2016, 67120);
    
    
      
        minister: Minister van Economische Zaken;
    
    
      
        P50-waarde voor de netto elektriciteitsproductie: de verwachte jaarlijkse energieproductie voor een gegeven combinatie van locatie en productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie dient te zijn bepaald met een waarschijnlijkheid van 50%;
    
    
      
        wet:
        Wet windenergie op zee.
    
  
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
      
  
    Artikel
    2
  
  
    1
    De aanvraag voor een vergunning voor kavel I of kavel II wordt ingediend in de periode tussen 15 december 2017 en 21 december 2017, 17:00 uur.
  
  
    2
    De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een middel dat door de minister beschikbaar wordt gesteld.
  
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
      
  
    Artikel
    3
  
  
    1
    Het ontwerp voor het windpark, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel a, van de wet, omvat ten minste:
    
      
        a.
        een windenergie-opbrengstberekening die is opgesteld door een onafhankelijke organisatie met expertise op het gebied van windenergie-opbrengstberekeningen, met gebruikmaking van gerenommeerde rekenmodellen, omgevingsmodellen, windmodellen en windkaarten en die ten minste de locatiegegevens, het merk, type, de technische specificaties, waaronder ashoogte, rotordiameter en vermogenscurve van de windturbines, de lokale windgegevens voor het windpark en een berekening van de P50-waarde voor de netto elektriciteitsproductie van het windpark omvat;
      
      
        b.
        de bescheiden waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat aan het van toepassing zijnde kavelbesluit wordt voldaan;
      
      
        c.
        informatie die aannemelijk maakt dat tijdig de verklaring, bedoeld in artikel 6.16d, eerste lid, onderdeel c, van het Waterbesluit kan worden overgelegd.
      
    
  
  
    2
    Bij de berekening van de P50-waarde voor de netto elektriciteitsproductie zijn de beschikbaarheid, zogeffecten, elektriciteitsverliezen en terugregelverliezen opgenomen, waarbij voor het zogeffect, uitsluitend rekening wordt gehouden met het windpark waarvoor de aanvraag wordt gedaan en het windpark Luchterduinen.
  
  
    3
    In het tijdschema, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel b, van de wet worden de realisatiedata vermeld van de volgende activiteiten:
    
      
        a.
        de instemming door de exploitant van het windpark met de voorwaarden van de netbeheerder van het net op zee voor de aansluiting en het transport van elektriciteit overeenkomstig de Elektriciteitswet 1998;
      
      
        b.
        de verstrekking van opdrachten aan leveranciers en installateurs;
      
      
        c.
        de plaatsing van de eerste fundering;
      
      
        d.
        de plaatsing van de eerste windturbine;
      
      
        e.
        de start van de levering van elektriciteit;
      
      
        f.
        het buiten bedrijf stellen van het windpark.
      
    
  
  
    4
    De raming van de kosten en opbrengsten, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel c, van de wet, omvat in ieder geval een exploitatieberekening met:
    
      
        a.
        een specificatie van de investeringskosten per component van de productie-installatie;
      
      
        b.
        een overzicht van alle kosten en baten van de productie-installatie;
      
      
        c.
        een berekening van het projectrendement over de looptijd van het project.
      
    
  
  
    5
    In de raming van de maatschappelijke kosten bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel d, van de wet, wordt ten minste aandacht besteed aan de bezetting van het net van de netbeheerder van het net op zee uitgedrukt in het aantal MWh per jaar.
  
  
    6
    De inventarisatie en analyse van de risico’s, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel e, van de wet, omvat ten minste:
    
      
        a.
        de risico’s bij de bouw van het windpark;
      
      
        b.
        het risico van fluctuerende elektriciteitsprijzen en de waarde van garanties van oorsprong;
      
      
        c.
        de risico’s bij de exploitatie van het windpark.
      
    
  
  
    7
    De omschrijving van de maatregelen ter borging van de kostenefficiëntie, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel f, van de wet omvat ten minste de methodes van risicobeheersing, de wijze waarop risico’s in het verleden zijn geborgd en bij thans lopende projecten voor windenergie op zee worden geborgd, alsmede de voorgenomen mitigerende maatregelen ten aanzien van de in het zesde lid bedoelde risico’s.
  
  
    8
    Tot de bij de bouw en exploitatie van het windpark betrokken partijen, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel g, van de wet, worden gerekend:
    
      
        a.
        de aanvrager en indien de aanvrager een samenwerkingsverband betreft, elke deelnemer aan het samenwerkingsverband;
      
      
        b.
        de verantwoordelijke partij voor het projectmanagement;
      
      
        c.
        de leverancier van de windturbines;
      
      
        d.
        de installateur van de windturbines;
      
      
        e.
        de leverancier van de funderingen;
      
      
        f.
        de installateur van de funderingen;
      
      
        g.
        de leverancier van de parkbekabeling;
      
      
        h.
        de installateur van de parkbekabeling;
      
      
        i.
        de verantwoordelijke voor het onderhoud en de bediening van het windpark.
      
    
  
  
    9
    De beschrijving van de kennis en ervaring van de betrokken partijen, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel h, van de wet, betreft de kennis en ervaring bij windparken op zee en omvat:
    
      
        a.
        het geïnstalleerd vermogen van de windparken waarvoor door de verantwoordelijke partij voor het projectmanagement tijdens de bouw het projectmanagement is gedaan;
      
      
        b.
        het aantal door de leverancier geleverde windturbines;
      
      
        c.
        het aantal door de installateur geïnstalleerde windturbines;
      
      
        d.
        het aantal door de leverancier geproduceerde funderingen;
      
      
        e.
        het aantal door de installateur geïnstalleerde funderingen;
      
      
        f.
        het aantal windturbines waarvoor door de leverancier parkbekabeling is geleverd;
      
      
        g.
        het aantal windturbines dat door de installateur van de parkbekabeling is aangesloten;
      
      
        h.
        het geïnstalleerd vermogen van de windparken dat de verantwoordelijke voor het onderhoud en de bediening in onderhoud heeft en bedient.
      
    
  
  
    10
    Bij de aanvraag worden tevens de volgende gegevens gevoegd:
    
      
        a.
        een samenvattende beschrijving van de realisatie, exploitatie en ontmanteling van het windpark;
      
      
        b.
        een financieringsplan, inclusief de beoogde financiers en het beoogde aandeel dat zij zouden dragen;
      
      
        c.
        indien de aanvrager een samenwerkingsverband betreft een door elke deelnemer ondertekende verklaring van deelname aan het samenwerkingsverband, en
      
      
        d.
        de meest recent vastgestelde jaarrekening van de aanvrager, de moederonderneming ervan, elk van de deelnemers aan het samenwerkingsverband of hun moederondernemingen, waarbij de jaarrekening betrekking heeft op een jaar dat ten hoogste drie kalenderjaren voor het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.
      
    
  
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
      
  
    Artikel
    4
  
  
    1
    Bij de beoordeling van de technische haalbaarheid van de bouw en exploitatie van een windpark wordt in ieder geval rekening gehouden met het door de aanvrager overgelegde ontwerp voor het windpark, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel a, van de wet.
  
  
    2
    Bij de beoordeling van de financiële haalbaarheid van de bouw en exploitatie van een windpark wordt in ieder geval rekening gehouden met de door de aanvrager overgelegde raming van de kosten en opbrengsten, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel c, van de wet en de gegevens, bedoeld in artikel 3, tiende lid, onderdelen b en d. De omvang van het eigen vermogen van de aanvrager bedraagt ten minste 20% van de totale investeringskosten voor het windpark waarop de aanvraag betrekking heeft.
  
  
    3
    Op verzoek van de aanvrager wordt voor het bepalen van de omvang van het eigen vermogen, bedoeld in het tweede lid, meegerekend:
    
      
        a.
        indien de aanvrager een samenwerkingsverband is, het eigen vermogen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband;
      
      
        b.
        indien de aanvrager of een deelnemer aan een samenwerkingsverband een dochteronderneming is en mits de moederonderneming daarmee schriftelijk instemt, het overige eigen vermogen van de moederonderneming.
      
    
  
  
    4
    In het geval blijkt dat de aanvrager zowel een aanvraag voor een vergunning voor kavel I als voor kavel II heeft ingediend, wordt bij de beoordeling van de financiële haalbaarheid, bedoeld in het tweede lid, het geheel van de investeringskosten voor beide windparken betrokken.
  
  
    5
    Bij de beoordeling van de aannemelijkheid dat de bouw en exploitatie van een windpark gestart kan worden binnen vier jaar na de datum waarop de vergunning onherroepelijk is geworden, wordt in ieder geval rekening gehouden met het door de aanvrager verstrekte tijdschema, bedoel in artikel 23, tweede lid, onderdeel b, van de wet.
  
  
    6
    Bij de beoordeling van de economische haalbaarheid van de bouw en exploitatie van een windpark wordt in ieder geval rekening gehouden met de door de aanvrager overgelegde raming van de kosten en opbrengsten, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel c, van de wet.
  
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
      
  
    Artikel
    5
  
  
    1
    De onderlinge weging van de rangschikkingscriteria, bedoeld in artikel 24, derde lid, van de wet vindt plaats overeenkomstig de waardering in punten zoals opgenomen in de bijlage waarbij een hoger aantal punten leidt tot een hogere rangschikking.
  
  
    2
    Als bij de rangschikking van de aanvragen volgens de onderlinge weging van de rangschikkingscriteria, bedoeld in het eerste lid, twee of meer aanvragen gelijk als hoogste worden gerangschikt, weegt het criterium, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdeel f, van de wet, zwaarder dan de criteria, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdelen a tot en met e, gezamenlijk.
  
  
    3
    Als bij toepassing van het tweede lid twee of meer aanvragen gelijk als hoogste worden gerangschikt, weegt het criterium, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdeel e, van de wet, zwaarder dan de criteria, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdelen a tot en met d, gezamenlijk.
  
  
    4
    Als bij toepassing van het derde lid twee of meer aanvragen gelijk als hoogste worden gerangschikt, weegt het criterium, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdeel d, van de wet, zwaarder dan de criteria, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdelen a tot en met c, gezamenlijk.
  
  
    5
    Als bij toepassing van het vierde lid twee of meer aanvragen gelijk als hoogste worden gerangschikt, weegt het criterium, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdeel c, van de wet, zwaarder dan de criteria, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdelen a en b, gezamenlijk.
  
  
    6
    Als bij toepassing van het vijfde lid twee of meer aanvragen gelijk als hoogste worden gerangschikt, weegt het criterium, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdeel a, van de wet, zwaarder dan het criteria, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdeel b, van de wet.
  
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
      
  
    Artikel
    6
  
  De kosten voor de behandeling van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedragen € 0.
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
      
  
    Artikel
    7
  
  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2017.
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
      
  
    Artikel
    8
  
  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels I en II Hollandse Kust (zuid).
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
    
    
  
    Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
  
  
    
      's-Gravenhage
      13 oktober 2017
    
  
  
    De Minister van Economische Zaken,
    
      H.G.J.
      Kamp
    
  
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
    
  
    Bijlage
    behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Regeling vergunningverlening windenergie op zee zonder subsidie
  
  Onderlinge weging van de rangschikkingscriteria, bedoeld in artikel 24, tweede lid, onderdeel a, van de wet
  
    
      1.
      Weging in punten:
      
        
          
          
          
          
          
          
            
              
                Criterium: de kennis en ervaring van de betrokken partijen
                (artikel 24, tweede lid, onderdeel a, van de wet)
                Maximum aantal punten: 10
              
            
            
              
              
                Kwalitatieve maatstaven
              
              
                Beoordelingsmaatstaf
              
              
                Ptn.
              
            
          
          
            
              
                
                  1
                
              
              
                De kennis en ervaring van de partijen die verantwoordelijk zijn voor het projectmanagement
              
              
                Deze partijen hebben projectmanagement uitgevoerd voor windparken op zee
              
              
                Deze windparken hebben een gezamenlijke capaciteit van minder dan 25 MW
              
              
                0
              
            
            
              
                Deze windparken hebben een gezamenlijke capaciteit van 25 MW of meer
              
              
                3
              
            
            
              
                
                  2
                
              
              
                De kennis en ervaring van leveranciers van de funderingen
              
              
                Deze partijen hebben funderingen geleverd voor windparken op zee
              
              
                Er zijn minder dan 10 funderingen geleverd
              
              
                0
              
            
            
              
                Er zijn 10 of meer funderingen geleverd
              
              
                1
              
            
            
              
                
                  3
                
              
              
                De kennis en ervaring van installateurs van de funderingen
              
              
                Deze partijen hebben funderingen geïnstalleerd voor windparken op zee
              
              
                Er zijn minder dan 10 funderingen geïnstalleerd
              
              
                0
              
            
            
              
                Er zijn 10 of meer funderingen geïnstalleerd
              
              
                1
              
            
            
              
                
                  4
                
              
              
                De kennis en ervaring van leveranciers van de windturbines
              
              
                Deze partijen hebben windturbines geleverd voor windparken op zee
              
              
                Er zijn minder dan 10 windturbines geleverd
              
              
                0
              
            
            
              
                Er zijn 10 of meer windturbines geleverd
              
              
                1
              
            
            
              
                
                  5
                
              
              
                De kennis en ervaring van installateurs windturbine
              
              
                Deze partijen hebben windturbines geïnstalleerd voor windparken op zee
              
              
                Er zijn minder dan 10 windturbines geïnstalleerd
              
              
                0
              
            
            
              
                Er zijn 10 of meer windturbines geïnstalleerd
              
              
                1
              
            
            
              
                
                  6
                
              
              
                De kennis en ervaring van leveranciers van de bekabeling die de individuele windturbines verbindt en aansluit op het platform
              
              
                Deze partijen hebben bekabeling geleverd die individuele windturbines verbindt en aansluit op een platform op zee
              
              
                Bekabeling geleverd voor de verbinding van minder dan 10 windturbines met een platform
              
              
                0
              
            
            
              
                Bekabeling geleverd voor de verbinding van 10 of meer windturbines met een platform
              
              
                1
              
            
            
              
                
                  7
                
              
              
                De kennis en ervaring van installateurs van de bekabeling die de individuele windturbines verbindt en aansluit op het platform
              
              
                Deze partijen hebben bekabeling geïnstalleerd die individuele windturbines verbindt en aansluit op een platform op zee
              
              
                Bekabeling geïnstalleerd voor de verbinding van minder dan 10 windturbines met een platform
              
              
                0
              
            
            
              
                Bekabeling geïnstalleerd voor de verbinding van 10 of meer windturbines met een platform
              
              
                1
              
            
            
              
                
                  8
                
              
              
                De kennis en ervaring van partijen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de bediening van het windpark
              
              
                Deze partijen hebben onderhoud en bediening van windparken op zee uitgevoerd
              
              
                Ervaring met onderhoud en bediening van windparken op zee met een gezamenlijke capaciteit van minder dan 25 MW
              
              
                0
              
            
            
              
                Ervaring met onderhoud en bediening van windparken op zee met een gezamenlijke capaciteit van 25 MW of meer
              
              
                1
              
            
          
        
      
      
        
          
          
          
          
          
          
            
              
                Criterium: De kwaliteit van het ontwerp voor het windpark (artikel 24, tweede lid, onderdeel b, van de wet)
                Maximum aantal punten: 10
              
            
            
              
              
                Kwalitatieve maatstaven
              
              
                Beoordelingsmaatstaf
              
              
                Ptn.
              
            
          
          
            
              
                
                  1
                
              
              
                De realisatie- overeenkomst en de aansluit- en transportovereenkomst gesloten met de netbeheerder van het net op zee
              
              
                De termijn na het onherroepelijk zijn van de vergunning waarbinnen de aanvrager (vergunninghouder) kan instemmen met de voorwaarden van de netbeheerder van het net op zee voor de realisatieovereenkomst en de aansluit- en transportovereenkomst
                overeenkomstig de Elektriciteitswet 1998.
              
              
                De termijn is meer dan 12 maanden
              
              
                1
              
            
            
              
                De termijn is 6 – 12 maanden
              
              
                5
              
            
            
              
                De termijn is minder dan 6 maanden
              
              
                10
              
            
          
        
      
      
        
          
          
          
          
          
          
            
              
                Criterium: de capaciteit van het windpark (artikel 24, tweede lid, onderdeel c, van de wet)
                Maximum aantal punten: 10
              
            
            
              
              
                Kwalitatieve maatstaven
              
              
                Beoordelingsmaatstaf
              
              
                Ptn.
              
            
          
          
            
              
                
                  1
                
              
              
                De productiecapaciteit van het windpark
              
              
                Het gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van het windpark in MW
              
              
                Niet minder dan 342 MW en minder dan 360 MW
              
              
                1
              
            
            
              
                Gelijk of meer dan 360 MW en minder dan 370 MW
              
              
                5
              
            
            
              
                Gelijk of meer dan 370 MW en niet meer dan 380 MW
              
              
                10
              
            
          
        
      
      
        
          
          
          
          
          
          
            
              
                Criterium: de maatschappelijke kosten (artikel 24, tweede lid, onderdeel d, van de wet)
                Maximum aantal punten: 10
              
            
            
              
              
                Kwalitatieve maatstaven
              
              
                Beoordelingsmaatstaf
              
              
                Ptn.
              
            
          
          
            
              
                
                  1
                
              
              
                De efficiency van het gebruik van het net op zee.
              
              
                De berekende P50-waarde voor de netto elektriciteitsproductie
              
              
                Minder dan 1.300.000 MWh per jaar
              
              
                1
              
            
            
              
                Gelijk of meer dan 1.300.000 MWh en minder dan 1.350.000 MWh per jaar
              
              
                3
              
            
            
              
                Gelijk of meer dan 1.350.000 MWh en minder dan 1.400.000 MWh per jaar
              
              
                5
              
            
            
              
                Gelijk of meer dan 1.400.000 MWh per jaar
              
              
                10
              
            
          
        
      
      
        
          
          
          
          
          
          
            
              
                Criterium: de kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico’s
                (artikel 24, tweede lid, onderdeel e, van de wet)
                Maximum aantal punten 20
              
            
            
              
              
                Kwalitatieve maatstaven
              
              
                Beoordelingsmaatstaf
              
              
                Ptn.
              
            
          
          
            
              
                
                  1
                
              
              
                Risico's met betrekking tot de ontwikkeling van de financiële opbrengst van de te produceren elektriciteit
              
              
                Prijsrisico’s voor elektriciteit en garanties van oorsprong
              
              
                Korte termijn marktfluctuaties
              
              
                0-20
              
            
            
              
                Lange termijn prijsontwikkeling
              
            
            
              
                De positie van windenergie op zee in de toekomstige energiemix
              
            
            
              
                Volumerisico's
              
              
                Toegang tot voldoende liquide handelsstromen
              
            
            
              
                Onbalanskosten
              
              
                Korte termijn onbalanskosten
              
            
            
              
                Ontwikkeling van de energiemix op lange termijn
              
            
            
              
                
                  2
                
              
              
                Risico's met betrekking tot de bouw van het windpark
              
              
                Leveringsrisico's van cruciale onderdelen
              
              
                Beschikbaarheid geschikte productiefaciliteiten
              
            
            
              
                Beschikbaarheid productiecapaciteit in bepaalde periode
              
            
            
              
                Beschikbaarheid van onderdelen met een lange leverings- of productietijd
              
            
            
              
                Transport- en installatierisico's
              
              
                Beschikbaarheid van geschikte installatieschepen
              
            
            
              
                Beschikbaarheid van specifieke transport- en installatieapparatuur
              
            
            
              
                Weerrisico's in relatie tot de in te zetten transport- en installatieapparatuur en het ontwerp van het windpark
              
            
            
              
                
                  3
                
              
              
                Risico's met betrekking tot de exploitatie van het windpark
              
              
                Werkzaamheden op zee
              
              
                Toegankelijkheid van installaties
              
            
            
              
                Beschikbaarheid van geschikte apparatuur
              
            
            
              
                Energieopbrengst
              
              
                Risico van langjarig gemiddelde windsnelheid
              
            
            
              
                Jaarlijkse variaties en invloed daarvan op de liquiditeit
              
            
            
              
                Functioneren van de technologie
              
              
                Beschikbaarheid van de windturbine en parkbekabeling
              
            
            
              
                Preventieve onderhoudskosten
              
            
            
              
                Technische faalfactoren
              
            
            
              
                Grootschalige correctieve interventies
              
            
          
        
      
      
        
          
          
          
          
          
          
            
              
                Criterium: de kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie (artikel 24, tweede lid, onderdeel f, van de wet)
                Maximum aantal punten: 40
              
            
            
              
              
                Kwalitatieve maatstaven
              
              
                Beoordelingsmaatstaf
              
              
                Ptn.
              
            
          
          
            
              
                
                  1
                
              
              
                Het mitigeren van risico's met betrekking tot de ontwikkeling van de financiële opbrengst van de te produceren elektriciteit.
              
              
                De verkoopstrategie van de opgewekte elektriciteit en garanties van oorsprong
              
              
                Interne of externe verkoop
              
              
                0-40
              
            
            
              
                Termijn van prijsvastlegging
              
            
            
              
                Allocatie van onbalansrisico
              
            
            
              
                De contractvormen
              
              
                Vorm van afname- en betalingsverplichtingen
              
            
            
              
                Relatie met marktreferentieprijzen
              
            
            
              
                De financiële sterkte van de afnemende partij
              
              
                Interne garantieregelingen
              
            
            
              
                Financiële kwaliteit van afnemende partij
              
            
            
              
                Aanvullende financiële garanties
              
            
            
              
                2
              
              
                Het mitigeren van risico's met betrekking tot kosten voor de bouw van het windpark
              
              
                De ontwerp- en inkoopstrategie
              
              
                Locatie specifieke ontwerpoplossingen
              
            
            
              
                Transport strategie en installatie strategie
              
            
            
              
                Contractstrategie, onderverdeling in verschillende werkpakketten
              
            
            
              
                Risico’s op de overgangspunten tussen de diverse projectonderdelen
              
            
            
              
                Ervaring op het gebied van engineering management
              
            
            
              
                Bescherming tegen stijgende grondstofprijzen en stijgende rente
              
            
            
              
                De zekerheid van toelevering van producten in de keten
              
              
                Het kunnen beschikken over geschikte productiecapaciteit voor het beoogde ontwerp
              
            
            
              
                Het kunnen beschikken over productiecapaciteit in een bepaalde periode voor het project
              
            
            
              
                Ervaring op het gebied van het managen van de toeleveringsketen
              
            
            
              
                Zekerheid van beschikbaarheid van belangrijkste benodigdheden en onderdelen met een lange leverings- of productietijd
              
              
                Mogelijkheid tot inzet van eigen installatiecapaciteit
              
            
            
              
                Bestaande raamwerkovereenkomsten
              
            
            
              
                Project specifieke contracten
              
            
            
              
                
                  3
                
              
              
                Het mitigeren van risico's met betrekking tot kosten van de exploitatie van het windpark
              
              
                De operationele- en onderhoudsstrategie
              
              
                Eigen capaciteit en gecontracteerde capaciteit
              
            
            
              
                Logistiek concept
              
            
            
              
                Personele invulling voor beschikbaarheid gekwalificeerd personeel
              
            
            
              
                De optimalisatie van bereikbaarheid en beschikbaarheid van het windpark
              
              
                Ontwerpkeuzes die de beschikbaarheid van het windpark optimaliseren
              
            
            
              
                Ontwerpmaatregelen die de toegankelijkheid van het windpark verhogen
              
            
            
              
                Apparatuur en schepen die de toegankelijkheid van het windpark verhogen
              
            
            
              
                Het financieel management
              
              
                Analyse van operationele marges en financiële buffers om variaties in wind en niet-beschikbaarheid van het windpark op te vangen
              
            
            
              
                Beschikbaarheidsgaranties van leveranciers
              
            
            
              
                Wijze waarop verzekeringen zijn ingezet om operationele risico’s te mitigeren
              
            
          
        
      
    
    
      2.
      Indicatieve waardes op een continuschaal van 0 tot 100 in procenten voor de criteria, bedoeld in artikel 24, tweede lid, onderdelen e en f, van de wet:
      
        
          
          
          
            
              
                indicatieve tussenwaardes op een continuschaal
              
            
          
          
            
              
                Uitstekend, met toegevoegde waarde
              
              
                100%
              
            
            
              
                Zeer goed, met enige toegevoegde waarde
              
              
                80%
              
            
            
              
                Goed
              
              
                60%
              
            
            
              
                Ruim voldoende
              
              
                40%
              
            
            
              
                Voldoende
              
              
                20%
              
            
            
              
                Matig
              
              
                0%
              
            
          
        
      
    
  
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017
  
20175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229520175983517-10-201713-10-2017WJZ/1712229501-11-2017