Norma nº 11/2013

Aprova o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o exercício de 2013.

       O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-CCG nº  01, de 03 de abril de 2007,  considerando o Plano de Diretor de Tecnologia da Informação o biênio 2013-2014, aprovado pela Portaria CCG nº  8, de 17 de junho de 2013, resolve:  Art. 1º  Fica aprovado o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o exercício de 2013, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.  Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data.              ALDEN MANGUEIRA DE OLIVEIRA  Presidente da CCG           PLANO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                 Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             1)   Aprimorar a disponibilidade e o desempenho das soluções de TI que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     STI     SeticSeses     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Definir estratégia para aprimorar a disponibilidade e o desempenho das soluções de TI que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     5     Estratégia definida     Disol 2     SeginfSesesSeadminDiambAssigSesup     Seses     Jun/2013             b)   Implantar iniciativas de aprimoramento da disponibilidade e desempenho priorizadas     5     Iniciativas priorizadas implantadas     Disol 2     SesesDiambSesup     Seses     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             2)   Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicáveis ao controle externo     STI     SeticDGISeginfSesesSeadmin     PDTI     Dez/2013                          Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo                   a)   Definir processo de trabalho para receber, tratar e armazenar informações para subsidiar suporte à decisão e ações de e controle     3     Processo de trabalho definido     Sedin     DiambDGISeginf     DGISeginf     Jul/2013             b)   Desenvolver painel de controle     3     Painel de informações implantado      Sedin     SegecexSegepres     PresidenteCoord. Gerais     Ago/2013             c)   Aprimorar infraestrutura de TI para suporte à decisão e ações de controle nos estados     3     Infraestrutura aprimorada em 9 unidades     Semop     SiredSinapDirec     Secretarias nos estadosDGI     Set/2013             d)   Ampliar licenciamento da solução de análise investigativa      3     Licenças de software implantadas     Sinap     Disol 1DGI     DGI     Out/2013             e)   Implementar estratégias priorizadas para receber, tratar e armazenar informações para subsidiar suporte à decisão e ações de controle      3     Estratégias priorizadas implementadas     Sedin     DiambDGISeginf     DGISeginf     Dez/2013             f)   Definir e organizar ambientes computacionais para a inteligência do controle     3     Ambientes implantados     Sinap     SemopSedinDGISeginf     Segecex     Dez/2013             g)   Ampliar a oferta e promover o uso de soluções de gestão de informações para suporte à decisão e ações de controle     3     Solução de data discovery implantadaServidores capacitados nas ferramentasSoluções priorizadas desenvolvidas      Sedin     DiambSTIDGISeginfSesesSeadmin     DGISeginf     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             3)   Prover e aprimorar soluções de TI para endereçar achados críticos decorrentes de auditorias internas e análises de risco     STI     SeticAssig     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Aprimorar a infraestrutura de suporte ao sistema Transcon     3     Sistema implantado na infraestrutura do datacenter     Sinap     Semop     Semag     Mai/2013             b)   Definir estratégia para assegurar a sustentação da solução Transcon pela área de TI     3     Estratégia definida     Disol 1     SemagSinap     Semag     Jun/2013             c)   Aprimorar sistemática de manipulação e assinatura de documentos eletrônicos     3     Conversor e assinador de arquivos aprimorados     Sesol 3     SestiSinap     STI     Jun/2013             d)   Tratar os achados da auditoria realizada no e-TCU (TC 029.662/2012-5) , priorizados pela CCG     3     Achados priorizados tratados     STI/Setic     Sesti     Secoi     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             4)   Ajustar as soluções de TI em função da nova sistemática de classificação das informações definida pela Resolução 254/2013     STI     SeticAssigSeginfSesesSeadmin     PDTI     Mai/2014             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Revisar a Portaria-TCU no. 124/2010 (procedimentos de classificação de informações)      1     Minuta encaminhada     Assig     STISetic     Assig     Jul/2013             b)   Adaptar soluções de TI priorizadas à nova resolução de classificação de informações do TCU (atendimento à LAI)      3     Soluções priorizadas adaptadas     STI     AssigSeadminSeginfSesesSinap     Assig     Mai/2014             Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             5)   Aprimorar os mecanismos de TI para operacionalizar transparência ativa no âmbito do TCU, em cumprimento à Lei no. 12.527/2011      STI     AssigSeticSeginfSeadminSesesAdgedamSecom     PDSegedamPDSegepres     Mai/2014             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Desenvolver solução para publicação de agendas institucionais no Portal TCU     3     Solução homologada     Segec     Secom     Secom     Jun/2013             b)   Aprimorar a solução de TI para transparência ativa no TCU     3     Solução aprimorada      Sesol 5     SegecAdgedamSeadmin     Segedam     Dez/2014                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              6)   Prover solução de TI para área de gestão de pessoas     STI     SeticSeadminSegepISC     PDSegedam     Dez/2015             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Contratar SGP     3     Solução contratada     Segedam     STISeticISC     Segedam     Set/2013             b)   Definir modelo para integração da solução de gestão de pessoas a ser contratada pelo TCU     3     Modelo definido     Seint     Sepas     STI     Dez/2013             c)   Implantar os módulos GRH e Folha      5     Módulos implantados     STI     SeticSeadminISC     Segedam     Jul/2015             d)   Implantar os módulos de educação corporativa e saúde     5     Módulos implantados     STI     SeticSeadminISC     Segedam     Dez/2015                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             7)   Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa     STI/Setic     SeginfSeadminSesesSegepSefip     PDSegedamPDSegepres     Dez/2014                          Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo                   a)   Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de representante legal     3     Funcionalidades implantadas     Sesol 1     Seginf     Seginf     Fev/2013             b)   Adaptar o e-TCU para suportar a CBEx eletrônica     3     Funcionalidades implantadas     Disol 2     SeginfSeses     AdgecexMP-TCU     Mar/2013             c)   Desenvolver funcionalidade para a indicação de relevância jurisprudencial por parte de gabinetes de Ministros e de membros do Ministério Público/TCU no sistema Sagas     1     Funcionalidade implantada     Sesol 2     Seses     Seses     Abr/2013             d)   Implementar sistemática de descarte de versões de documentos      3     Sistemática implementada     Setic/Ass     SinapSemopDisol 1 e 2     Setic     Jun/2013             e)   Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de comunicações     3     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 4     Seginf     Seginf     Jul/2013             f)   Alterar sistemas GRH e Folha para contemplar adoção de servidores ao Funpresp     5     Cadastro básico e novas rubricas da folha implementados     Sesol 5     SeadminAdgedam     Segep     Jul/2013             g)   Realizar estudos para desenvolvimento de solução de TI para gestão e publicação de atos normativos e diário eletrônico do TCU     3     Estudos realizados     Seadmin     Disol 2SesesAdgedamAdgecexSeplanOuvidoriaGabpresAssig     Segedam     Jul/2013             h)   Viabilizar o recebimento por meio eletrônico dos dados de bens e rendas de autoridades     3     Recebimento viabilizado     Setic/Ass     Sefip     Sefip     Jul/2013             i)   Adaptar o sistema Reconhe-Ser de acordo com a regulamentação     3     Funcionalidades implantadas     Sesol 5     Seadmin     Segep     Dez/2013             j)   Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Patrimonio     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 5     Seadmin     Selip     Dez/2013             k)   Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Fiscalis     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 3     Seginf     SeaudSeginf     Dez/2013             l)   Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema e-TCU      1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 3     Seginf     Seginf     Dez/2013             m)   Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Siscontas     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 3     Seginf     AdgecexSeginf     Dez/2013             n)   Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Débito     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 2     Seginf     Seginf     Dez/2013             o)   Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema GRH     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 5     Seadmin     Seadmin     Dez/2013             p)   Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de processo eletrônico administrativo no e-TCU     5     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 4     SeadminSeginfSesol 5     SeadminSeginf     Dez/2013             q)   Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo sistema de apoio a gabinetes e Secretaria das Sessões     5     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 2     Seses     Seses     Dez/2013             r)   Levantar necessidades de relatórios gerenciais associados ao novo sistema de apoio a gabinetes e Secretaria das Sessões     3     Necessidades levantadas     Sedin     SesesSesol 2     Seses     Dez2013             s)   Prover solução para visualização de processos e documentos eletrônicos     3     Solução implantada     Disol 1     DiambSeginf     SeginfSesesSeadmin     Jun/2014             t)   Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo sistema de atos de pessoal     5     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 1     Sefip     SefipSeginf     Dez/2014             u)   Apoiar a adaptação do sistema Patrimônio para contemplar a tecnologia de RFID     1     Apoio prestado     Sesol 5     Seadmin     Selip     Dez/2014             v)   Realizar estudos para provimento de sistema de acompanhamento da elaboração da proposta e execução orçamentária     1     Estudos realizados     Seadmin     Sesol 5     Secof     Ago/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             8)   Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções de TI por meio de utilização de fábrica de software e outras iniciativas     STI     Setic     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Ajustar infraestrutura de TI para desenvolvimento, manutenção e sustentação de aplicações com uso de fábrica de software     3     Ajustes efetuados     Disol 1 e 2     SeintSepasSequapSinap     STI     Jun/2013             b)   Contratar serviços de desenvolvimento de soluções por meio de fábrica de software     5     Serviços contratados     Segedam     Disol 3     STI     Mai/2013             c)   Disponibilizar espaço físico para alocação da equipe da fábrica de software     1     Espaço disponibilizado     Senge     STISetic     STISetic     Jul/2013             d)   Disponibilizar espaço físico para alocação de equipes de demais empresas contratadas (SGP e suporte a infraestrutura)      1     Espaço disponibilizado     Senge     STISetic     STISetic     Ago/2013             e)   Promover evento para compartilhar conhecimento e disseminar modelo de desenvolvimento descentralizado     1     Evento realizado     Seade     SeginfSeadminSeses     STISetic     Nov/2013             Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             9)   Acompanhar os avanços da tecnologia da informação e incorporá-los às soluções e processos de trabalho de TI no que couber     STI     SeticSeginfSesesSeadmin     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Adquirir e instalar ferramenta de qualidade e mascaramento de dados     3     Ferramenta instalada     Diamb     Disol 1     STI     Out/2013             b)   Aprimorar a infraestrutura para execução dos sistemas corporativos     5     Ambientes JBoss6 configurados e disponibilizados     Sinap     STI     Setic/STI     Jul/2013             c)   Migrar os sistemas corporativos para a infraestrutura aprimorada de aplicações     5     Sistemas corporativos priorizados homologados e migrados para JBoss6     STI     SinapSeginfSesesSeadmin     STI     Dez/2013             d)   Implantar nova arquitetura de desenvolvimento centralizado de aplicações     3     Arquitetura implantada     Sepas     Sinap     STI     Dez/2013             e)   Definir e implementar nova sistemática de gestão de dados cadastrais de pessoas nas bases do TCU     3     Nova estrutura de dados definidaAplicações priorizadas ajustadasAções de saneamento de base de dados priorizadas implementadas     Disol 1     SeginfSeadminSesesSTISetic     SeginfSeadminSeses     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             10)   Aprimorar a sistemática de gestão de usuários de soluções de TI     STI     SeticISC     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Implantar funcionalidades para gestão de usuários estrangeiros nas soluções de TI     3     Funcionalidades implantadas     Segec     DirecISCSerint     ISCSerint     Jun/2013             b)   Aprimorar a funcionalidade para gestão de perfis de usuários     3     Nova funcionalidade de concessão de perfis por papel implantada     Segec     DirecSeginfSesesAssig     Direc     Out/2013             c)   Implantar novo mecanismo de autenticação integrada de usuários para Portal Lumis      5     Funcionalidades implantadas     Segec     SeadeDisol 1 e 2SinapSired     Direc     Dez/2013             d)   Implantar novo mecanismo de autenticação de soluções Apex      5     Solução implantada     Sinap     Seade     Setic     Jul/2014             Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             11)   Aprimorar a usabilidade, o conteúdo e a pesquisa do Portal TCU     STI     SeticSecomSeginfSesesSeadminSefti     PDTI     Dez/2014             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Incorporar a base do DOU na pesquisa textual     3     Pesquisa ao DOU incorporada     Segec     Sinap     SesesSeginfSeadmin     Abr/2013             b)   Viabilizar a incorporação da base do GED na pesquisa textual     3     Funcionalidades implementadas     Segec     SeginfSesesSeadmin     SeginfSerurSesesSeadmin     Jun/2013             c)   Incorporar funcionalidades do ADP à solução de pesquisa textual     3     Funcionalidades implantadas na pesquisa textualSistema ADP descontinuado     Segec     Sefti     Sefti     Ago/2013             d)   Migrar portais do TCU para nova solução de gerenciamento de portais     3     Nova solução de portal personalizadaÁreas de conteúdo redefinidas e migradas para a nova soluçãoPortais priorizados migrados     Segec     SinapSiredSepasSemopGestores de conteúdo     STI     Dez/2014                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             12)   Prover infraestrutura e coordenar o desenvolvimento descentralizado de soluções de TI      STI     SeticSeginfSeadminSesesSecob-Edif     PDTI     Dez/2014             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Implantar processo de desenvolvimento descentralizado     3     Processo implantado     Seade           SeginfSeadminSeses     Dez/2013             b)   Desenvolver sistema de orçamentação de obras     3     Funcionalidades priorizadas implementadas     Seade     Secob-Edif     Secob-Edif     Mar/2014                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             13)   Aprimorar a infraestrutura para realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal     Setic     STI     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Implantar solução de desktop virtual     3     Solução implantada     Sinet     SemopSired     Setic     Jun/2013             b)   Prover acesso internet móvel para auditorias     3     Acesso disponível     Sinet     SeateSesucSiredSesti     Segecex     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             14)   Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio     Setic     SelipSesapSenge     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Implantar redes de comunicação com os estados em substituição à atual     3     Redes implantadas     Sired           Secretarias nos estados     Nov/2013             b)   Implantar nova solução para aceleração de tráfego na rede de comunicação com os estados     3     Solução implantada     Sired           Secretarias nos estados     Dez/2013             c)   Prover solução de rede sem fio para os estados     3     Rede implantada     Sired     Sesti     Secretarias nos estados     Dez/2013             d)   Ampliar links de comunicação com a Internet     3     Links ampliados     Sired           TCU     Dez/2013             e)   Implantar nova infraestrutura de correio eletrônico     3     Infraestrutura implantada     Sinet           TCU     Dez/2013             f)   Contratar serviço especializado de suporte à infraestrutura computacional com base em Unidade de Serviço Técnico     3     Contrato assinado     Diamb           Setic     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             15)   Prover infraestrutura de TI para os edifícios do TCU contemplados com reformas ou novas instalações     Setic     SelipSesapSenge     PDSegedam     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Definir infraestrutura de TI necessária à Escola Superior de Controle e datacenter backup     3     Infraestrutura definida     Diamb     Senge     ISCSetic     Out/2013             b)   Atualizar infraestrutura de rede no Edifício Sede e Anexos     3     Infraestrutura atualizada conforme o andamento das obras     Sired     Senge     Segedam     Dez/2013             c)   Implantar infraestrutura de TI nas Secretarias dos estados contempladas com reformas ou novas instalações     3     Infraestrutura implantada conforme o andamento das obras     Sired     Senge     Secretarias nos estados     Dez/2013             Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             16)   Aprimorar a gestão e a governança de TI     Setic/STI     AssigSeginfSeadminSeses     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Elaborar minutas de normas referentes ao provimento e gestão de soluções de TI     3     Minutas encaminhadas para o CGTI     Digep     SeticSTI     CGTI     Set/2013             b)   Definir e implantar processo de contratações em TI     3     Processo definido e implantado     Sequap     Setic/AssDiambSinet     STISetic     Nov/2013             c)   Definir e implantar processo de acompanhamento de portfólio de projetos de TI     3     Processo implantado     Sequap     SesupDiretorias     STISetic     Dez/2013             d)   Redefinir e implementar indicadores referentes ao monitoramento de aplicações de TI     3     Indicadores implementados     Sesup     STISinapSemop     STI     Abr/2014             e)   Definir e implantar processo piloto de gestão de projetos de TI     3     Processo implantado     Sesup     SequapDiretorias     STISetic     Jun/2014                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             17)   Aprimorar a segurança da informação em TI     STI/Setic     Assig     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Implantar solução de gerenciamento de segurança de redes (SOC)      5     Solução implantada     Sired     Sesti     Setic     Dez/2013             b)   Aperfeiçoar o processo de backup corporativo de dados do TCU     3     Processo de backup aperfeiçoado     Semop     SinapSiredSinetSesti     Setic     Dez/2013             c)   Priorizar e tratar falhas de segurança identificadas nos sistemas corporativos     3     Falhas priorizadas tratadas     Sepas     Disol 1 e 2SegecSesti     Setic     Dez/2013             d)   Revisar proposta do PPDE     3     Proposta encaminhada para a CCG     Setic/Ass     STISetic     Tribunal     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             18)   Prover e aprimorar soluções de TI com vistas a ampliar o intercâmbio de informações com o Congresso Nacional     STI     SeticAsparSecomSegecex     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Reformular área de conteúdo de interesse do Congresso Nacional no Portal TCU     3     Área de conteúdo reformulada     Segec     SecomAspar     Secom     Dez/2013             b)   Prover solução para acompanhamento de auditorias prioritárias sob a forma de projetos      5     Solução implantadaAuditorias acompanhadas     Sesup     Adgecex     Adgecex     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             19)   Aprimorar a Gestão de Continuidade de Negócio     Assig     SesesSTISeticSegedamSegecex     PDSegepres     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Implantar e testar rotinas de operacionalização do datacenter de contingência     3     Rotinas testadas      Diamb     SinetSesti     Setic     Nov/2013             b)   Definir processo de gestão de continuidade de serviços de TI      3     Processo de gestão de continuidade definido     Sesti     DiambSinetSesucAssig     Assig     Dez/2013             c)   Desenvolver plano de continuidade de serviços de TI para os serviços críticos     3     Plano de continuidade de serviços de TI elaborado     Sesti     DiambSinetSesucAssig     Assig     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             20)   Definir, implantar e aprimorar processos de gerenciamento de serviços de TI     Setic     STI     PDTI     Jun/2014             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Identificar serviços prioritários e formular proposta para celebração de acordos de nível de serviço com as unidades gestoras     3     Serviços identificadosProposta formulada     Setic/Ass     STISetic     SeticSTI     Out/2013             b)   Desenvolver e implantar catálogo de serviços de TI     3     Catálogo de serviços publicado     STI/Ass     DirecSequapSTIDiamb     SeticSTI     Jun/2014                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             21)   Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio     Setic           PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a)   Prover certificados digitais para uso pelos servidores do Tribunal     3     Certificados digitaisdistribuídos     Seate     Sesuc     SeginfSesesSeadmin     Dez/2013             b)   Substituir equipamentos e softwares obsoletos     3     Equipamentos e softwares substituídos     Direc           Setic     Dez/2013