Norma nº 17/2012

Aprova o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o exercício de 2012.

       O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-CCG nº  01, de 03 de abril de 2007,     considerando o Plano de Diretor de Tecnologia da Informação o biênio 2011-2012, aprovado pela Portaria CCG nº  014, de 26 de março de 2012, resolve:     Art. 1º  Fica aprovado o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o exercício de 2012, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.     Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.              GUILHERME HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA  Presidente da CCG em Substituição        ANEXO À PORTARIA-CCG Nº 17, DE 6 DE JUNHO DE 2012     PLANO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                 Diretriz 1: Transparência              Objetivo 1.1 : Induzir a Administração Pública a divulgar informações de sua gestãoObjetivo 1.2 : Intensificar a comunicação com a sociedadeObjetivo 1.3 : Facilitar o exercício do controle social             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.1. Aprimorar a usabilidade, o conteúdo e  a pesquisa do Portal TCU.     STI     SecomAspar     PDTCU 1.1PDTI 1.1     Jul/2013             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             1.1.1. Definir novo modelo para cadastramento e acesso de usuários do TCU.     Arquitetura definida.     SegecSinapSeadeSeintDisol 1 e 2DirecISCAceri     Jan/2012     Mai/2012             1.1.2. Implantar solução integrada de busca textual.     Solução implantada.     Segec     Jan/2012     Ago/2012             1.1.3. Implantar nova infraestrutura para o Portal TCU.     Infraestrutura implantada.     SegecSinapSiredSepasSemop     Jan/2012     Mai/2012             1.1.4. Migrar o Portal TCU para nova infraestrutura.     Portal TCU migrado para nova infraestrutura.     SegecSinapSiredSepasSemop     Jun/2012     Jul/2013             1.1.5. Viabilizar o credenciamento de usuários com o uso de certificado digital.     Credenciamento disponível.     Disol 3Disol 1 e 2Direc     Mai/2012     Jun/2013             1.1.6. Implementar página de Contas do Governo 2011 no Portal TCU.     Página em produção.     SegecISC/CedocSemag     Abr/2012     Mai/2012                                                   Iniciativa      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.2. Conceber e prover portal para Assembléia da Olacefs e para o evento RIO+20.     STI     SeticArint     PDTCU 1.2PDTI 1.2      Jun/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             1.2.1. Conceber e prover portal para Assembléia da Olacefs.     Portal implantado.     SegecArintSinap     Fev/2012     Jun/2012             1.2.2. Viabilizar a infraestrutura de TI para o evento RIO+20.     Infraestrutura de TI viabilizada.     SegecSesuc     Mai/2012     Jun/2012                                                               Iniciativa      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.3. Prover nova sistemática de gestão e publicação de atos normativos do TCU.     STI     SeticSesesAdadminAdsupSeplan     PDTI 1.3     Jul/2013             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             1.3.1. Definir processo de trabalho de gestão e publicação de atos normativos do TCU.     Processo de trabalho definido.     Gab. STISegecSesesAdadminAdsupSeplan     Jun/2012     Set/2012             1.3.2. Prover solução para gestão e publicação de atos normativos do TCU.     Solução em produção.     SegecSesesAdadminAdsupSeplan     Nov/2012     Jul/2013                                                                Iniciativa      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.4. Disponibilizar novas versões dos sistemas Cadicon e ADP.     STI     Setic     PDTI 1.4     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             1.4.1 Aprimorar o sistema ADP para garantir a disponibilidade da solução em relação aos dados extraídos do DOU.     Sistema aprimorado.     SegecSinap     Ago/2011     Abr/2012                           Diretriz 2: Parcerias             Objetivo 2.1: Aprimorar o relacionamento com o Congresso NacionalObjetivo 2.2: Atuar em cooperação com a Administração Pública e com a rede de controle             Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             2.1. Executar parcerias para o exercício das ações de controle, em especial para o incremento das ações de inteligência no controle externo.     Segecex (Adjuntas)      STISeticAssigOuvidoria     PDTCU 2.5PDTI 2.1     Abr/2013             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             2.1.1. Internalizar o sistema Síntese.     Sistema síntese em operação no TCU.     SedinSinapSiredSemop     Abr/2011     Abr/2012             2.1.2. Atender às demandas conhecidas por recursos centralizados de processamento e armazenamento para ações de inteligência.     Demandas atendidas.     Semop     Fev/2012     Jun/2012             2.1.3. Aprimorar ambiente computacional para rede interna de controle.     Ambiente aprimorado.     SemopDisol 3     Fev/2012     Set/2012             2.1.4. Aprimorar infraestrutura de TI para ações de inteligência nos estados.     Infraestrutura aprimorada.     SinetSemopSiredSesuc     Abr/2012     Abr/2013                                                               Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             2.2. Implementar ações de treinamento com a Administração Pública e a rede de controle.     ISC     STISetic Segecex (Adjuntas)      PDTCU 2.8PDTI 2.2     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             2.2.1. Aprimorar infraestrutura de TI para plataforma de ensino a distância.     Infraestrutura aprimorada.     SinapISC     Jul/2012     Dez/2012             Diretriz 3: Tempestividade e Seletividade             Objetivo 3.1: Assegurar razoabilidade no tempo de apreciação dos processosObjetivo 3.2: Atuar de forma seletiva e sistêmica em áreas de risco e relevância             Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             3.1. Aprimorar o planejamento das ações de controle e o monitoramento das deliberações do TCU.     Segecex (Adjuntas)      STISeticSeplan     PDTCU 3.2PDTI 3.1     Dez/2012                                                                Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             3.2. Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicados ao controle externo.     Segecex (Adjuntas)      STISeticISC     PDTCU 3.3PDTI 3.2     Dez/2012                          Diretriz 4: Pessoas e Inovação             Objetivo 4.1: Fortalecer cultura orientada a resultados             Objetivo 4.2: Desenvolver cultura de inovaçãoObjetivo 4.3: Desenvolver competências gerenciais e profissionaisObjetivo 4.4: Estruturar a gestão do conhecimento organizacionalObjetivo 4.5: Modernizar e integrar as práticas de gestão de pessoas             Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             4.1. Propor e implantar novo modelo de gestão de desempenho do servidor.     Segep     ISCSeplanSTI     PDTCU 4.6PDTI 4.1     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             4.1.1. Levantar necessidades e especificar requisitos do novo sistema de avaliação de desempenho.     Documento de visão elaborado.Requisitos especificados.     SesagSegep     Nov/2011     Jun/2012             4.1.2. Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo sistema de avaliação de desempenho.     Funcionalidades homologadas.     SesagSegep     Abr/2012     Dez/2012                                                   Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             4.2. Propor e implantar novo modelo de reconhecimento do servidor.     Segep     ISCSeplanSTI     PDTCU 4.7PDTI 4.2     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             4.2.1. Levantar necessidades e especificar requisitos das alterações do sistema Reconhe-ser para atender a nova sistemática de avaliação de desempenho.     Documento de visão elaborado.Casos de uso aprovados.     SesagSegep     Jun/2012     Set/2012                                                                  Diretriz 5: Orçamento e Logística             Objetivo 5.1: Assegurar adequado suporte logístico às necessidades do TCUObjetivo 5.2: Assegurar recursos para modernização do TCUObjetivo 5.3: Promover a melhoria da governança no TCUObjetivo 5.4: Otimizar o uso de TI na gestão do TCUObjetivo 5.5: Intensificar e aprimorar o uso de TI nas ações de controle             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.1. Prover infraestrutura de TI para os edifícios do TCU contemplados com reformas ou novas instalações.     Setic     SelipSesap     PDTCU 5.6PDTI 5.1     Dez/2013             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.1.1. Implantar infraestrutura de rede no Anexo III.     Rede implantada conforme o andamento das obras.     SiredSesap     Ago/2011     Mar/2012             5.1.2. Executar as instalações de equipamentos de usuários no Anexo III.     Equipamentos instalados e configurados de acordo com o cronograma de mudança das unidades.     SesucSesap     Set/2011     Abr/2012             5.1.3. Implantar infraestrutura de TI nas Secretarias dos estados contempladas com reformas ou novas instalações.     Infraestrutura implantada conforme o andamento das obras.     SiredSesap     Jan/2012     Dez/2012             5.1.4. Implantar infraestrutura de rede no Edifício Sede.     Rede implantada conforme o andamento das obras.     SiredSesap     Jan/2012     Dez/2013                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.2. Prover solução de TI para gestão de diárias e passagens, em conformidade com o art. 12-A do Decreto no. 5.992/2006.      STI     AdadminSecof     PDTCU 5.15PDTI 5.2     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.2.1. Definir estratégia de provimento da solução para gestão de diárias e passagens.     Estratégia definida.     SesagAdadmin     Fev/2012     Jul/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.3. Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio.     Setic     Selip     PDTCU 5.16PDTI 5.3     Mar/2013             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.3.1. Reestruturar a rede local em Brasília para ampliar a disponibilidade.     Rede reestruturada.     SiredSesuc     Ago/2011     Ago/2012             5.3.2. Ampliar a velocidade da comunicação das secretarias nos estados com a Rede TCU em Brasília.     Rede ampliada.     Sired     Set/2011     Jul/2012             5.3.3. Aprimorar infraestrutura para realização de cópia de segurança (backup) dos dados corporativos.     Infraestrutura aprimorada.      Semop     Set/2011     Out/2012             5.3.4. Ampliar a capacidade de armazenamento centralizado de arquivos corporativos.     Capacidade de armazenamento dos servidores de arquivos ampliada.     Semop     Fev/2012     Ago/2012             5.3.5. Definir e implantar novos ambientes para soluções de suporte à decisão.     Novos ambientes para o BO definidos.Nova versão do BO implantada.Ambientes customizados.     SinapSedinSemopDisol 1 e 2Sequap     Abr/2012     Jun/2012             5.3.6. Ampliar a capacidade de comunicação do acesso externo ao e-TCU e outros serviços disponíveis via Internet.     Capacidade de comunicação ampliada.     Sired     Mar/2012     Jul/2012             5.3.7. Realizar diagnóstico da infraestrutura de TI nas  secretarias nos estados.     Diagnósticos de 5 secretarias realizados.     DiambDirec     Jul/2012     Dez/2012             5.3.8. Definir solução para aprimorar a disponibilidade dos servidores de aplicação.     Solução definida.     SinapSepas     Set/2012     Dez/2012             5.3.9. Ampliar a capacidade de processamento da infraestrutura central de TI.     Capacidade ampliada.     Diamb     Jan/2012     Dez/2012             5.3.10. Elaborar e submeter à CCG proposta de descarte de versões de arquivo armazenadas no GED.      Proposta de descarte encaminhada.     Setic/Ass     Mai/2012     Jun/2012             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.4. Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa.     STI/Setic     CCG     PDTCU 5.17PDTI 5.4     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.4.1. Realizar diagnóstico sobre possíveis inconsistências na base de dados do sistema Sisac (TC 009.038/2010-8) .     Diagnóstico consolidado.     SesecSefip     Dez/2011     Mar/2012             5.4.2. Desenvolver relatórios para o sistema de patrimônio, de acordo com os requisitos especificados pela Secof.      Relatórios desenvolvidos.     SesagSecofSelip     Mar/2012     Dez/2012             5.4.3. Definir e implantar solução para viabilizar o acesso das Secex nos Estados ao inteiro teor dos processos eletrônicos do Tribunal.      Solução implantada.     SinapDisol 1 e 2Sired     Fev/2012     Mai/2012             5.4.4. Definir solução para viabilizar o acesso das Secex nos Estados e da sociedade a processos e documentos eletrônicos do e-TCU.     Solução definida.     DiambDisol 1 e 2     Mai/2012     Ago/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.5. Prover infraestrutura e suporte ao desenvolvimento descentralizado de soluções de TI definidas como prioritárias.     STI     CCG     PDTCU 5.18PDTI 5.5     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.5.1. Elaborar proposta de regulamentação do modelo de desenvolvimento descentralizado de sistemas.      Minuta de Portaria aprovada.     Seade     Jun/2012     Out/2012             5.5.2. Implantar nova versão do Apex em ambiente de produção e homologar sistemas descentralizados na nova versão.     Versão implantada.Sistemas homologados.     SeadeSinap     Mar/2012     Ago/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.6 Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das soluções de TI.     STI     SeticSegecex (Adjuntas) Adadmin     PDTCU 5.19PDTI 5.6     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.6.1. Aprimorar a usabilidade e desenvolver funcionalidades  priorizadas no módulo e-Gestão para o novo sistema de apoio a gabinetes.     Funcionalidades homologadas.     Seproc     Nov/2011     Set/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.7. Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções e serviços de TI.     STI     Setic     PDTCU 5.20PDTI 5.7     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.7.1. Contratar serviços de desenvolvimento, manutenção e testes de sistemas conforme termo de referência aprovado no âmbito da STI/Setic.     Termo de referência concluído e encaminhado.     SequasSetic/Ass     Jan/2012     Abr/2012             5.7.2. Preparar ambiente e infraestrutura para desenvolvimento, manutenção e sustentação de aplicações com uso de fábrica de software.     Ações de ambiente  e infraestrutura implementadas.     SequasSeintSepasSequapSinap     Mar/2012     Ago/2012                                                               Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.8. Aprimorar a qualidade das soluções de TI existentes.     STI     Setic     PDTCU 5.21PDTI 5.8     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.8.1. Implantar nova periodicidade de atualização de informações do Sinergia.     Solução implantada.     SedinSinap     Jan/2012     Fev/2012             5.8.2. Revisar a arquitetura de software para aprimorar a disponibilidade e a capacidade de evolução das aplicações.     Arquitetura revisada.Casos de uso críticos do projeto piloto implementados.     SepasSinapSeint     Mar/2012     Ago/2012             5.8.3. Aprimorar sistemática de testes de soluções corporativas.     Nova arquitetura de testes definida e implantada.     SequasSepas     Mar/2012     Set/2012             5.8.4. Definir modelo preliminar de integração de soluções de TI contratadas pelo TCU.     Modelo definido.     SeintSepas     Abr/2012     Set/2012             5.8.5. Priorizar e tratar falhas de segurança identificadas nos sistemas corporativos.     Falhas priorizadas tratadas.     SepasDisol 1 e 2SegecSesti     Jun/2012     Dez/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.9. Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio.     Setic     Segedam Segepres     PDTCU 5.22PDTI 5.9     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.9.1. Substituir equipamentos obsoletos ou sem cobertura de garantia contratual.     Equipamentos substituídos.     DiambDirec     Jan/2012     Dez/2012             5.9.2. Prover equipamentos e softwares para aumento de produtividade dos usuários.     Equipamentos e softwares providos.     Direc     Jan/2012     Dez/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.10. Prover solução de TI para área de gestão de pessoas.     STI     SegepAdadminSetic     PDTCU 5.23PDTI 5.10     Dez/2015             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.10.1. Revisar termo de referência para contratação de solução de TI para área de gestão de pessoas.     Termo de referência revisado.     Dir. Disol 2DiambAdadmin     Fev/2012     Mai/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.11. Implementar as etapas e melhorias do processo eletrônico no TCU previstas para 2012[1].      STI     Segecex (Adjuntas) AdadminSeses      PDTCU 5.24PDTI 5.11     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.11.1. Levantar necessidades do novo sistema de atos de pessoal.     Documento de visão elaborado.     SesecSefip     Out/2011     Mar/2012             5.11.2. Especificar requisitos do novo sistema de atos de pessoal.     Casos de uso aprovados.     SesecSefip     Nov/2011     Set/2012             5.11.3. Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo módulo de benefícios do controle.     Funcionalidades homologadas.     SesecSegecex     Jan/2012     Mar/2012             5.11.4. Levantar necessidade de relatórios gerenciais associados ao e-TCU.     Necessidades levantadas.     SedinSegecex     Jan/2012     Mar/2012             5.11.5. Especificar requisitos do novo sistema de apoio a  gabinetes.     Casos de uso aprovados.     SesocSeses     Jan/2012     Set/2012             5.11.6. Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de comunicações processuais.     Funcionalidades homologadas.     SesicSegecex     Mar/2012     Out/2012             5.11.7. Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo sistema de apoio a gabinetes.     Funcionalidades homologadas.     SesocSeses     Jan/2012     Dez/2012             5.11.8. Levantar necessidades do módulo de representante legal.     Documento de visão elaborado.     SesecSegecex     Abr/2012     Mai/2012             5.11.9. Levantar necessidades do módulo de vista eletrônica.     Documento de visão elaborado.     SesecSegecex     Mai/2012     Jun/2012             5.11.10. Especificar requisitos do módulo de representante legal.     Casos de uso aprovados.     SesecSegecex     Mai/2012     Ago/2012             5.11.11. Especificar requisitos do módulo de vista eletrônica.     Casos de uso aprovados.     SesecSegecex     Jul/2012     Dez/2012             5.11.12. Desenvolver relatórios gerenciais no Sinergia associados ao e-TCU e priorizados para o período.     Relatórios desenvolvidos.     Sedin     Mai/2012     Dez/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.12. Incorporar o processo eletrônico administrativo ao e-TCU.     STI     SeticAdadminAdsis     PDTCU 5.25PDTI 5.12     Jul/2013             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.12.1. Definir estratégia de incorporação do processo eletrônico administrativo ao e-TCU.     Estratégia definida.     Dir. Disol 1 e 2     Jun/2012     Out/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.13. Aprimorar o processo e as ferramentas de desenvolvimento de soluções de TI.     STI     Setic      PDTCU 5.26PDTI 5.13     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.13.1. Definir padrões e disseminar boas práticas para o desenvolvimento seguro de aplicações.     Padrões disseminados.     SestiSepas     Fev/2012     Jul/2012             5.13.2. Implantar o processo de desenvolvimento de novos projetos de software.     Processo implantado.     SequapDisol 1 e 2     Fev/2012     Jul/2012             5.13.3. Definir regras e ferramentas para mascaramento de dados extraídos do ambiente de produção do TCU.     Regras definidas.     Disol 1 e 2SeintSestiDiamb     Abr/2012     Dez/2012             5.13.4. Definir e implantar nova sistemática de trabalho de modelagem de dados.      Sistemática definida e implantada.     SeintSinapSepas     Abr/2012     Dez/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.14. Desenvolver proposta para celebração de acordos de níveis de serviço com os usuários de TI.     Setic     STI     PDTI 5.14     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.14.1. Identificar serviços prioritários e formular proposta para celebração de acordos de nível de serviço com as unidades gestoras.     Serviços identificados.Proposta formulada.     Setic/AssSTISetic     Mai/2012     Out/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.15. Definir e implantar processos de gestão de portfólio e projetos de TI.      Setic     STIAssig     PDTI 5.15     Jun/2013             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.15.1. Definir e implantar processos de gestão de portfólio e projetos de TI.     Processos implantados.     SequapDiretorias     Jan/2012     Jun/2013                                                               Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.16. Definir, implantar e aprimorar processos de gerenciamento de serviços de TI.      Setic     STIAssig     PDTI 5.16     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.16.1. Implantar a nova versão da ferramenta para registro e   acompanhamento de chamados.     Nova versão da ferramenta em produção.     SequapSesucSinapSemopSeint     Ago/2011     Jul/2012             5.16.2. Definir e implantar processo de gerenciamento do catálogo de serviço.     Catálogo de serviço publicado.     STI/AssDirecSequapSeplan     Nov/2011     Set/2012             5.16.3. Definir e implantar processo de gestão de configuração.     Processo implantado.     SequapSepasSeintSinapSiredSemopDir. Diamb     Mar/2012     Nov/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.17. Aperfeiçoar e propor formalização dos processos de  contratação e gestão de contratos de bens e serviços de TI.     Setic     STI     PDTI 5.17     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.17.1. Implantar processo de gestão de contratos de TI.     Processo implantado.     SequapSetic/AssSA     Fev/2012     Abr/2012             5.17.2. Definir e implantar processo de contratações em TI.     Processo definido e implantado.     Setic/AssDiambSinetSequapSeplan     Abr/2012     Nov/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.18. Aprimorar a sistemática de gestão de cadastro e perfis de usuários de soluções de TI.     STI     Setic     PDTI 5.18     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.18.1. Propor norma de gestão de usuários e perfis para acesso a sistemas.     Minuta de norma elaborada.     Dir. DirecSeadeSegecSestiDisol 1 e 2     Mai/2012     Dez/2012             5.18.2. Priorizar e tratar os achados identificados na auditoria de dados do SIGA.     Achados tratados.     DirecSegecSeintSestiDisol 1 e 2     Mar/2012     Out/2012                                                   Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.19. Aprimorar a infraestrutura para realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal.     Setic     STIAssig     PDTI 5.19     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.19.1. Implantar solução de acesso remoto para servidores em auditoria ou em trabalho fora das dependências do TCU.     Solução de acesso remoto implantada.     SinetSiredSesti     Ago/2011     Dez/2012                                                               Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.20. Concluir o projeto das instalações físicas da Escola Superior de Controle.     Sesap     SelipSetic     PDTCU 5.7PDTI 5.20     Dez/2012                                                   Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.21. Realizar estudos para implantação do diário eletrônico do TCU e para automação do BTCU.     Adadmin     AdsisSTISeticSeses     PDTCU 5.10PDTI 5.21     Dez/2012             Iniciativas em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.22. Aprimorar os mecanismos de transparência da gestão do TCU, em cumprimento à LRF (execução orçamentária e financeira) e à LDO 2012 (atos de provimentos/vacâncias e de funções de confiança, relação de terceirizados) .     Segedam (Gab)      AdadminSecofSegepSelipSesapAdplanSTISetic     PDTCU 5.12PDTI 5.22     Dez/2012             5.23. Aprimorar os mecanismos de acesso a informações no âmbito do TCU, em cumprimento à Lei no. 12.527/2011.      Segepres (Gab)      AdadminSecofSegepSelipSesapSegecex (Adjuntas) AssigSTISeticOuvidoria     PDTCU 5.13PDTI 5.23     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.22.1. Sistematizar o processo de recebimento e atualização da base de dados do Siafi Gerencial.     Processo implantado.     SedinSinapSired     Mar/2012     Jul/2012                                                   Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.24. Elaborar, publicar e orientar o uso do guia administrativo.     Adadmin     SelipSecofSegepSeplanSTISegecex (SAs)      PDTCU 5.14PDTI 5.24     Dez/2012                                                   Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.25. Aprimorar a governança de TI.     Assig     STISeticAdsisAdadmin     PDTCU 5.27PDTI 5.25     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.25.1.  Implantar sistemática de monitoramento de ações, riscos e indicadores.     Sistemática de monitoramento implantada.     Dir. DigepAssig     Mai/2012     Dez/2012                                                   Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.26. Alinhar conceitos de governança institucional.     Seplan     AssigSTISeticSegecex (Adjuntas) AdadminSecoi     PDTCU 5.28PDTI 5.26     Dez/2012                                                               Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.27. Aprimorar a segurança da informação.     Assig     STISetic     PDTCU 5.29PDTI 5.27     Mai/2013             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.27.1. Implantar solução de gerenciamento de segurança de redes.     Solução implantada.     SiredSesti     Abr/2012     Mai/2013             5.27.2. Aperfeiçoar sistemática para atualização controlada de dados no ambiente de produção.     Sistemática aperfeiçoada.     SinapSeintDisol 1 e 2Disol 3Sesti     Ago/2012     Dez/2012             5.27.3. Aprimorar a segurança de acesso das aplicações aos dados do banco de dados corporativo.     Segurança aprimorada em duas aplicações.     SeintSepas     Fev/2012     Nov/2012             5.27.4. Revisar proposta do PPDE.     Proposta encaminhada para CCG.     Setic/AssSTISetic     Mai/2012     Set/2012                                                   Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.28. Implantar a Gestão de Continuidade de Negócio.     Assig     SesesSTISeticSegedam Segecex     PDTCU 5.30PDTI 5.28     Jun/2013             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.28.1. Viabilizar redundância de rede para os estados.     Redundância de rede viabilizada.     Sired     Set/2011     Mai/2013             5.28.2. Implantar datacenter de contingência da Rede TCU - reciprocidade Convênio  TST.     Datacenter de contingência implantado.     DiambSestiSinetSesuc     Fev/2012     Dez/2012             5.28.3. Desenvolver plano de continuidade de serviços de TI  para os serviços críticos.     Plano de continuidade de serviços de TI elaborado.     SestiDiambSinetSesucAssig     Abr/2012     Jun/2013                                                                [1] Após o levantamento das necessidades e definição do escopo, serão incluídas as ações para desenvolvimento das soluções.