Die Clanwilliamdam -projek in Wes -Kaap Suid -Afrika.
TuisGrootste projekteDie Clanwilliamdam -projek in Wes -Kaap Suid -Afrika.
Gewysigde datum: September 9, 2021
Die Clanwilliamdam -projek is 'n deel van die Nasionale Departement van Water en Sanitasie (DWS) se waterhulpbronprogram en was op Julie 2020 een van Strategiese geïntegreerde projekte (SIPSs) geplaas in ooreenstemming met die Wet op die Ontwikkeling van Infrastruktuur. SIPS is deel van die beleggingsplan vir infrastruktuur wat op Mei 2020 deur die kabinet goedgekeur is, en is ook 'n belangrike deel van die Ekonomiese heropbou- en herstelplan (ERRP) met die doel om die ekonomie op te knap en te help om sektore soos konstruksie te laat herleef.
Lees ook:Grand Renaissance Dam (GERD) -projek tydlyn en wat u moet weet
Clanwilliam Dam projek omvang
Die Clanwilliamdam -projek vorm deel van die Olifants Doorn River Water Resources -skema met 'n waardekoste van ongeveer R4 miljard. Die belanghebbendes van die projek bestaan ​​uit die implementeringsafdeling,SANRAL, ESKOM, die Cederberg, DWS en die Lower Olifants River Water User Association, die Wes -Kaapse regering, Matzikama en Weskus munisipaliteite. Die projek sal deur die Nasionale Departement van Water en Sanitasie geïmplementeer word. Die dam is vir die eerste keer in 1935 gelewer, met tyd het die sandsteen -fondament gebreek en beton het agteruitgegaan. die tegniese oplossings wat oorweeg word.
Byna twee dekades gelede het ondersoekers na die damveiligheid die n vergoeding vir herstelwerk aan die bestaande fondament. Hulle het onthul dat die werke 'n geleentheid bied om die damwal te verhoog om die damvermoë te verbeter.
Die Clanwilliamdam -projek herontwikkeling sluit in die verhoging van die muur met 13 meter en die verbetering van die fondament van die dam, wat deel uitmaak van die eerste fase van die Olifants-Doorn River Water Resources Project (ODRWRP).
Die plan is om die damopbrengs met ongeveer 70 miljoen kubieke meter per jaar by te voeg om die watertoevoer na die besproeiingsprojek van die Olifantsrivier in die noordwestelike deel van die Wes-Kaapprovinsie aan te vul en verder te help met die ontwikkeling van hulpbronarm boere.
Vir die sukses van die herontwikkeling van die Clanwilliam -dam, bestaan ​​die tweede fase van die skema uit die benutting van die ekstra wateropbrengs by die voorsiening van die ekologiese waterbehoeftes, wat bestaande watergebruikers 'n meer versekerde aanbod bied, met behulp van die bykomende water vir nuwe besproeiingsaktiwiteite deur opkomende boere en bied vir toekomstige groei van industriële en huishoudelike watervoorsiening, met inagneming van waterverliese.
Tydlyn van die Clanwilliamdam -projek
Die Clanwilliam -dam met 'n hoogte van 37 meter is ontwikkel om besproeiingswater na die stroomaf landbougebied te bring.
Sy oorspronklike hoogte van 37 meter is verleng tot 43 meter. Dit het 'n kapasiteit van 121,800,000 XNUMX XNUMX kubieke meter, wat 'n groot hoeveelheid water aan 'n groot deel van die inwoners kon bied.
'N Infrastruktuurontwikkelingsmaatskappy is aangestel om toesig en kontrakte te bestuur oor die projek om die damvlak te verhoog. Sedert Augustus 2015 sou die dam met 13 meter verhoog word, wat meer as 70 miljoen kubieke meter water sou oplewer.
Die projek het groot vertragings gely weens verskeie uitdagings. Die volgende beklemtoon kortliks hierdie uitdagings wat die vordering van die verhoging van die dam steeds beïnvloed:
Verkryging van sleutelverskaffers en subkontrakteurs
'N Ander belangrike saak wat dringend aangespreek moet word, is dat die konstruksiespan weens die vertragings met die projek 'n verlies aan bekwame personeel verduur het.
Die departement van water en sanitasie het onthul dat die projek van die Clanwilliamdam belangrik is om begroot en afgelewer te word.
Die implementering van die projek was 12% voltooi, wat bestaan ​​uit die oprigting van die terrein, insluitend toegangspaaie, opknapping van infrastruktuur vir die N7, administrasie van die ontwerp, verkryging van grond en skemakommunikasie.