Stop werk. Foto J Rodriguez
Het u 'n stopwerkorder ontvang? Wel, 'n stopwerkorder is 'n metode wat in die konstruksiebedryf gebruik word om werk te staak totdat 'n besluit of 'n ooreenkoms bereik is. Stop-bestellings word gewoonlik gebruik in enige enkelbedragkontrakte of enige dienskontrak en dit behels sekere risiko's en ekonomiese geskille.
Stop werkbestelling FAR-klousule
Stop-bestellings word gewoonlik in elke federale kontrak opgeneem.
Die Stop Werk Bestel Klousule kan gevind word onder subpart 42.1303 met dien verstande dat hierdie situasies onverwagte vertragings aan die regering kan veroorsaak wat moontlik nie in die kontrak gedek mag word nie. Die klousule dui aan dat:
Stop werkopdragte sal kwessies wees amper in enige vaste prys of koste-terugbetaling tipe kontrak . Dit is belangrik om te beklemtoon dat dit uitgereik moet word wanneer die werk gevra word om verskeie redes te stop, insluitende produksie, ingenieurswese of veranderinge in omvang.
Hierdie tipe dokument sal uitgereik word wanneer dit aanbeveel word om werk te skors, hangende 'n besluit van die regering of veranderinge in omvang wat die projek duur kan beïnvloed.
Stop werkopdragte sal deur topbestuurders uitgereik word en mag nie 'n beëindigingskennisgewing uitmaak nie.
'N Stop werkopdrag kennisgewing moet 'n gedokumenteerde proses wees waarop die volgende items ingesluit moet word:
Beskrywing van alle aktiwiteite wat opgeskort word
Duidelike instruksies of aanwysings sal aan die kontrakteur verskaf word met betrekking tot hangende materiaalbestellings, permitte, dienste en omvang.
Hoe om enige subkontrakte te bestuur; en voorstelle rakende oorhoofse en algemene toestand items.
Die bestelling moet bespreek word tussen die kontrakteur en die een wat die kennisgewing uitreik
Wanneer die stopwerkorder bestel moet word, en voordat dit verstryk, moet die uitreikingsbeampte ook die volgende items aanspreek:
Stappe oor hoe om die kontrak te beëindig indien nodig
Hoe om die stopwerkorder te verander en hoe om die proses te kanselleer indien nodig.
Wie sal besluit wanneer en waar die bestelling afgehandel of verleng gaan word
Dinge om te oorweeg wanneer die bestelling verleng moet word en ooreenkomste wat sal plaasvind voordat die kontrak voortgaan met uitvoering
Stop Werk Bestel Sleutel Punte
Stop werkopdragte kan ingewikkeld wees, maar hier is 'n paar belangrike punte om hulle eenvoudiger te maak:
Stop werk wanneer inspekteurs of eienaar verteenwoordigers gevaarlike stowwe vind wat werknemers kan benadeel
Kan uitgereik word om ander geboue, huurders of werkers te beskerm teen onveilige toestande
Stop werkopdragte kan uitgereik word wat slegs 'n gedeelte van die projek of spesifieke take dek
Soms word remediërende werk toegelaat om die werf veilig te maak en selfs gedeeltelike werk kan voltooi word
Boetes kan opgelê word wanneer werkopdragte nie gevolg word nie
Om 'n stopwerkorder op te hef, kan 'n herinspeksie nodig wees en addisionele koste kan aan die kontrakteur gehef word.
Stop werkopdragte word nie net tussen algemene kontrakteur en eienaar toegelaat nie, maar dit kan ook tussen onderaannemer en hul algemene kontrakteur gebruik word.
'N Skriftelike dokument kan uitgereik word wat die rede van sodanige stopwerkorder en die betrokke gebiede eksplisiet sal lys.
Stop werkopdragte wanneer dit in die kontrak ingesluit word , verminder die risiko van 'n oortreding.
Dit kan baie handig wees om aan te toon dat die algemene kontrakteur nog in beheer is van die konstruksieprojek, maar dit kan die laaste pad wees wat u graag wil volg.
Dit is belangrik om 'n papierroete te hê wat alle regte besluite geneem en al die nodige stappe gedoen het om so 'n situasie te vermy.
'N Beginorde sal ook verkry word sodra alle foutiewe situasies opgelos is.
Maak seker dat behoorlike kommunikasie aan alle onderaannemers gemaak is
Hou al die koste by die stop-bestellings proses sodat dit gevang kan word en selfs die koste kan vergoed word. Rekeningkundige proses sal makliker voltooi word.