Izmir-tramlyne duur voort vir die semester | RayHaber | raillynews
TuisTURKEYTurkse Egeïese Kus35 IzmirIzmir trollie lyne bly mobiliseer
30 / 01 / 2017 35 Izmir, RAILWAY, FOTO'S, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, WESENS-, TURKEY, trem
Die Izmir-tramlyne beweeg steeds vir die semester: Izmir Metropolitaanse Munisipaliteit, Konak en Karşıyaka Die tram het sy werk versnel. Opgrawings tussen die Lausanne-plein en die Alsancak Hocazade-moskee is binne 'n kort periode van een week voltooi en die spore is begin. Volgende is die gedeelte tussen die vierkante Lausanne en Montreux.
Konak Metropolitaanse Munisipaliteit is een van die belangrike projekte wat die stadsvervoer Konak en Karşıyaka Die konstruksie van trams duur vinnig voort. Terwyl die toetsritte tussen Mavişehir en Bostanlı voortduur, is die werke aan die Mustafa Kemal Sahil-boulevard op die Konak-lyn besig om af te handel.
In die tydperk waar die verkeer verminder is en die skool op drie punte begin het, is daar aansienlike vordering gemaak. Digter Ashraf Boulevard herehuis Streetcar omvang van Lausanne Square begin met studies in Alsancak Hocazade moskee in die gebied tussen die baan gehou stadium bereik is. Alsancak Lozan Square Hocazade rigting moskee op Vrydag, Januarie 27 span voltooi die uitgrawing, spoor gehou werk begin hierdie week. Spanne wat selfs teen hoë spoed op hierdie lyn werk, sal in die teenoorgestelde laan op dieselfde roete begin lê, nadat spoor- en asfaltwerk plaasgevind het. Tydens die werke is allerhande verkeersroetes, burgers en ambagsmanne ingelig deur verspreide brosjures. Die studies wat in twee fases in die 460-meter-afdeling uitgevoer word, sal oor twee maande voltooi word. Kort daarna gaan die lynvloer tussen Lausanne Square en Montreux Square.
Asfaltwerk op M.Kemal Beach Boulevard
Coast herehuis Streetcar verbygaan Mustafa Kemal Boulevard, in die res van Martyrs Street tussen Groot Ali Amptelike Vloed Street 16 21 vanaf die datum van die teerpad plaveisel werk begin in Januarie. plekke in hierdie gebied in die liggaam van die pad projek jeans 30-40 opgrawings was tot sentimeter gemaak moes word. Die werk wat beplan is om binne die 15-dag voltooi te word, is eers deur die land begin en in die eerste week voltooi. Die studies aan die see kant sal môre begin (31 Januarie Dinsdag) en albei stadiums sal volgens 15-dae voltooi word. Tydens seewaartse bedrywighede sal vervoer na die landkantoor oorgedra word.
Karşıyaka Die afwerking op die tram
Izmir Metropolitaanse Munisipaliteit, Karşıyaka Op die tramroete, die enigste lyn wat voor Ahmed Adnan Saygun Park (landkant) van Hasan Ali Yücel Boulevard gaan, is die 1, wat tot in die middel-weerspieëling van die tramweg aan die seekant is. Die produksie van 21 is in Januarie begin. Binne die bestek van 15-dagwerke is die lykvervoer verplaas na die ingang van Cemal Gürselstraat van Hasan Ali Yücel Boulevard en tydelike verkeersreëlings is getref. 1 wat tot middelrefleksie deur land is. Die vervaardiging van die onderdeel is voltooi. 1 sal op die Woensdag van Februarie met die produksie van die tweede deel begin.
Asfaltmobilisering in Mamak
Tramstudie in Izmir
Uitstalling Mobilization in Izmir
Nie nodig om 'n fortuin te betaal vir ski
Lente breek in Uludağ: Sneeu dikte toeneem
Haydarpasa Treinstasie 5. Verlaat die treinfluitjies vir jare
Metrobus het gebots met padbystandvoertuig, beseer 3