Alles betrokke by die oprigting van 'n windplaas | Groen hernubare energie
Alles betrokke by die bou van 'n windplaas
Duitse Portillo | | Windkrag
Het u al ooit a gesien eolico Park funcionando. Windturbines en die lemme wat beweeg en energie opwek. Na al hierdie dinge is daar egter 'n groot studie van die wind, die posisie van die windturbines, die nodige krag, ens. In hierdie berig gaan ons stap vir stap alles sien wat u moet weet oor die bou van 'n windplaas.
Wil u alles leer wat windkragopwekking behels?
2 Oppervlakte meting
3 Berekening van die prestasie van die park
4 Verhoog voor die bou van die windplaas
6 Watter instandhoudingstake het die windplaas?
Dit is duidelik dat ons hieroor praat windenergie, dus die belangrikste eerste studie wat is klaar is op die wind. Dit is nodig om die windstelsel te ken wat waai in die gebied waar die windplaas gebou moet word. Dit is nie net belangrik om die tipe heersende wind te ken nie, maar ook die spoed waarmee dit waai en die frekwensie daarvan.
Die tye wat gebruik word om die wind te meet, hang af van die doel van die projek. Metings meet gewoonlik een jaar. Sodoende vermy hulle die onsekerheid om 'n deel van die jaar nie te meet nie en vertrou hulle dus meer in die data.
Om die wind te meet jy benodig 'n opgeleide span. Dit is op verskillende hoogtes geïnstalleer om sommige parameters met 'n groter amplitude te ken. Die posisies wat die meeste gemeet word, is lempunt, middelafstand en naafhoogte. Met hierdie drie punte is die windwaardes akkurater en nuttiger vir die konstruksie van die windplaas. Nadat die meettorings en die mas voorberei is, word die meters geplaas. Dit word gewoonlik gebruik om veranderlikes soos toestelle te meet anemometers, higrometers, vinne, termometers en barometers.
U moet rekening hou met die totale grootte wat die windplaas kan hê, afhangende van die beskikbare begroting. Dit is moontlik dat ons 'n groot gebied met 'n goeie windregime sal vind wat 'n goeie opbrengs in die park sal gee, maar nie voldoende finansiële hulpbronne het om die werk uit te voer nie. Daarom is dit noodsaaklik ken die afmetings van die beplande gebiede konstruksieplan van die projek, die beskikbare oppervlak, die kenmerke van die terrein en die topografie en enkele moontlike modelle van windturbines wat u sou kon installeer.
Op grond van hierdie parameters moet ons die plekke bepaal waar die maste geplaas gaan word. By die bou van 'n windplaas moet 'n gespesialiseerde konsultant by wees. Dit is omdat dit uiters belangrik is om die ligging van die maste en hul konfigurasie goed te definieer.
Die belegging in 'n mas wat ons help om die windbronne wat ons het, te meet, is belangrik in die eerste fase van die projek. Daarbenewens moet u hierdie metings in ooreenstemming hê met die regulasies en standaarde wat internasionaal aangebied word.
Aangesien die data dwarsdeur die jaar gemeet word, dit is van kardinale belang om die metings goed dop te hou. Al is die mas volgens die standaarde geïnstalleer, kan daar 'n probleem wees wat herstel moet word. As die probleem nie vinnig opgelos word nie, het ons 'n periode met verkeerde metings wat tot foute sal lei.
Berekening van die prestasie van die park
Dit is uiters belangrik om te bereken of die windplaas sal presteer. Daarom moet baie faktore in ag geneem word. Een daarvan is die korrekte meting van windbronne tydens die veldtog.
Nadat die meetveldtog voltooi is, word 'n databasis verkry om aan te werk. U kan beraam die nominale krag wat die park sal hê, die eienskappe van die windturbines, die topografie van die land, ens. 'N Meer geoptimaliseerde verspreiding kan ook gemaak word op die data wat verkry word om die produksie van die windplaas te bereken. Met hierdie gegewens kan u weet watter uitvoering u sal hê sodra die betrokke werke voltooi is.
Die prestasie wat in hierdie stadium bereken is neem nie elektriese verliese in verband met hulpinstallasies in ag nie. Tydens die gebruik van die park ontstaan ​​soms probleme wat die prestasie verminder. Dit kan egter nie voorspel word nie. Dit is nie moontlik om te skat hoe gereeld en hoe gereeld probleme sal wees wat lei tot verminderde prestasie nie.
Verhoog voor die bou van die windplaas
In die stadium voor die oprigting van die windplaas is dit nodig om goed in kennis te stel die marktoestande rakende finansiering en pryse (CAPEX). Ingenieurswerk wat byvoorbeeld afgelaai moet word, moet die werf beter verstaan. Daarbenewens is daar tegniese oplossings vir ingenieurswese en 'n paar risiko's verbonde aan onsekerheid wat ontleed moet word. Al hierdie data verskyn in die finale belegging van die windplaas.
Om die waarskynlikheid van sukses van die windplaas in diepte te ken, is dit belangrik om 'n lys van kondisioneringsveranderlikes te ken. Onder hierdie veranderlikes vind ons geologiese en geotegniese toestande, omgewings-, wetlike en territoriale lewensvatbaarheid. Dit is ook moontlik om die toeganklikheid tot die windplaas te analiseer, sowel per land as deur hawens, en om die toegangsvoorwaardes van die netwerk te ken.
Daarom is dit noodsaaklik om al hierdie soorte prospekteer- en landmetingswerk uit te voer. Dit is nie dieselfde om op 'n standaardterrein te bou as op 'n terrein met gereelde seismiese aktiwiteite nie.
By die konstruksie van die park is daar verskille om te oorweeg, afhangende van die krag. Daarbenewens hang dit ook af of dit moerasagtige of rotsagtige gebiede is en die grootte van die windturbines.
Die eerste werk wat gedoen is, is burgerlik (platforms, fondamente en paaie). Hierdie werk duur gewoonlik tussen 4 en 12 maande. Dan begin die konstruksies om aan te sluit op die netwerk. Dit neem gewoonlik langer, afhangend van die kompleksiteit daarvan. Dit duur gewoonlik tussen 6 en 18 maande. Ten slotte, as die siviele werke begin klaarmaak, word die windturbines ingebring en saamgestel. Afhangend van die grootte en die grootte van die park, dit duur tussen 12 en 24 maande.
Om te weet hoeveel mannekrag ons benodig, moet ons die grootte van die park goed ken. Een met 30 windturbines kan deur 350 mense gebou word. As u net 5 windturbines het, benodig u slegs 50 mense.
Watter instandhoudingstake het die windplaas?
Aangesien die windplaas nie net uit windturbines bestaan ​​nie, word die hele installasie onderhou. Onderhoudstake en die gepaardgaande kostes hang af van die grootte van die park en die ontwerp van die fasiliteite. Hoe hoër gehalte in die konstruksiestadium, hoe laer is die onderhoudskoste.
Om 'n verwysing te hê, 'n windplaas van ongeveer 30-50 windturbines Dit kan onderhou word deur 6 mense (twee per windturbine), nog 2 tot 6 persone wat die halfjaarlikse instandhouding moet ondersteun, 'n algemene toesighouer en een of twee persone wat die werking van die opwekkingsaanleg opgedra het.
Met hierdie inligting hoop ek dat u alles leer oor windplase en die werk wat hulle verrig.
Volledige pad na artikel: Groen hernubare energie » Hernubare energie » Windkrag » Alles betrokke by die bou van 'n windplaas