Nog 'n vermorsing van die belastingbetaler se geld! – Miljoene in drein af want Tshwane-huise sal gesloop en herbou moet word a.g.v. swak vakmanskap en vandalisme – Transvaal.org
By de Koker November 19, 2019
Afrikaans, Afrikaanse, Boer Republiek, Gauteng, Pretoria, SA-nuus, SAUK	0 Comments
Die munisipaliteit van Pretoria is in die moeilikheid, maar ontken dat baie huise gesloop en herbou moet word.
'n Multimiljoenrand verlate behuisingsprojek in Ga-Rankuwa-eenheid 10 in die stad Tshwane, sal gesloop en herbou moet word teen ekstra kostes ná kontraktuele geskille met die kontrakteur wat die projek in Junie vanjaar laat vaar het.
Volgens ingeligte bronne word die multi-miljoen Randse behuisingsprojek in die Ga-Rankuwa-omgewing egter reeds gesloop om weer op te bou.
Volgens die LUR vir menslike nedersettings in Gauteng, Lebogang Maile, wat geantwoord het op skriftelike vrae wat in die Gautengse wetgewer voorgelê is, is 'n bedrag van R34,170,591,36 tot dusvêr bestee aan die bou van hierdie huise.
"Dit is 'n vermorsing van belastingbetalersgeld en ons kan nie meer sulke misbruik verdra nie," het Kate Lorimer, die Demokratiese Alliansie (DA), Gautengse LUR vir menslike nedersettings en COGTA, gesê.
Sy het gesê dat die behuisingsprojek in Mei 2011 geïnisieer is en veronderstel was om op 30 Junie 2014 voltooi te wees en die aanvanklike begroting was R190,988,838.
Maile het gesê dat hierdie onvolledige huise deur die Nasionale Raad vir Huiseienaars (NHBRC) en 'n raadgewende ingenieur beoordeel is, wat aanbeveel het dat die strukture op die terrein gesloop en herbou moet word.
Ingeligte bronne sê die halfvoltooide huise is so swak gebou dat dit gesloop moet word. Hierdie huise is gevandaliseer, die mure gedeeltelik gesloop en die bakstene is gesteel, sowel as die vensterrame en deurrame.
"Dit dui op swak beplanning, swak projekbestuur en die misbruik van fondse van die departement, aangesien hierdie huise langer as agt jaar onvolledig gelaat is en kwesbaar was vir vandalisme," sê Lorimer.
Daar word verwag dat die projek voor die einde van die huidige finansiële jaar, 2019/20, sal hervat word, aangesien daar begroting vir die projek beskikbaar was.
"Dit is een van die vele onvoltooide behuisingsprojekte wat deur hierdie departement laat vaar is," het sy gesê.
Maile het gesê die kontraktuele geskille lê voor die hof en die nuwe voltooiingsdatum vir die projek sal bepaal word sodra 'n nuwe kontrakteur aangestel is.
As hierdie projek voltooi is, sal dit die behuisingsagterstand in die provinsie, wat meer as 'n miljoen beloop het, vergemaklik.
Die LUR het egter gesê daar is geen huidige kontrakteur ter plaatse nie, aangesien die kontrakteur wat aangestel is, die projek in Junie 2019 laat vaar het.
Volgens 'n dokument van die City of Tshwane wat The Citizen gesien het, eis die stad dat die aangestelde diensverskaffer die bedrag wat betaal is vir die werk wat nie voltooi is nie, terugbetaal.
Lindela Mashigo, woordvoerder van City of Tshwane, het egter ontken dat die huise gesloop sal word.
"Daar is geen sloop van huise in Ga-Rankuwa Eenheid 10 nie," het Mashigo gesê, ondanks die skriftelike reaksie van die LUR Maile hieroor in die provinsiale wetgewer.
Die herbou van die huise sal teen 'n enorme ekstra koste gedoen moet word, wat hierdie hele projek 'n onekonomiese maak, sê kenners in die boubedryf.
belastingbetaler se geld berig eenheid 10 Ga-Rankuwa gauteng Gauteng wetgewer halfvoltooide huise herbou kontrak multimiljoenrand behuisingsprojek munisipaliteit Nasionale Raad vir huiseienaars NHBRC Pretoria sloop South Africa Suid Afrika swak vakmanskap Tshwane vandalisme