Nuus - Risiko's en voorkoming van internasionale windkragprojekte
Wind Power Network News: Die "Belt and Road" -inisiatief het positiewe reaksies ontvang van lande langs die roete. As die wêreld se grootste produsent en verbruiker van hernubare energie, neem China toenemend deel aan internasionale samewerking in windkapasiteit.
Chinese windkragondernemings het aktief deelgeneem aan internasionale mededinging en samewerking, voordelige nywerhede bevorder om wêreldwyd te begin, en die hele uitvoerketting van die windkragbedryf besef van belegging, toerustingverkope, bedryfs- en onderhoudsdienste tot algehele bedrywighede en positiewe resultate behaal .
Maar ons moet ook sien dat met die toename in internasionale windkragprojekte deur Chinese ondernemings ook risiko's wat verband hou met wisselkoerse, wette en regulasies, verdienste en politiek daarmee gepaard gaan. Hoe om hierdie risiko's beter te bestudeer, te verstaan ​​en te vermy en onnodige verliese te verminder, is vir plaaslike ondernemings van groot betekenis om hul internasionale mededingendheid te verbeter.
Hierdie artikel voer risiko -ontleding en risikobestuur uit deur die Suid -Afrikaanse projek wat Maatskappy A belê in die bestuur van toerusting, te bestudeer, en stel voorstelle oor risikobestuur en beheer voor vir die windkragbedryf, en streef daarna om 'n positiewe bydrae te lewer tot die gesonde en volhoubare ontwikkeling van die internasionale bedryf van die windkragbedryf in China.
1. Modelle en risiko's van internasionale windkragprojekte
(1) Die konstruksie van internasionale windplase gebruik hoofsaaklik die EPC -modus
Internasionale windkragprojekte het verskeie maniere, soos die manier waarop 'ontwerp-konstruksie' aan een onderneming toevertrou word vir implementering; 'n ander voorbeeld is die "EPC -ingenieurswese" -modus, wat behels dat die grootste deel van die ontwerpkonsultasie, verkryging van toerusting en konstruksie op dieselfde tyd uitgekontrakteer word; en Volgens die konsep van die hele lewensiklus van 'n projek word die ontwerp, konstruksie en werking van 'n projek aan 'n kontrakteur oorhandig vir implementering.
Deur die kenmerke van windkragprojekte te kombineer, aanvaar internasionale windkragprojekte hoofsaaklik die EPC -model vir algemene kontrakteurs, dit wil sê dat die kontrakteur die eienaar 'n volledige reeks dienste bied, insluitend ontwerp, konstruksie, verkryging van toerusting, installasie en ingebruikneming, voltooiing, kommersiële netwerk -aangeslote kragopwekking en oorhandiging tot aan die einde van die waarborgperiode. In hierdie modus voer die eienaar slegs direkte en makrobestuur van die projek uit, en neem die kontrakteur groter verantwoordelikhede en risiko's.
Die konstruksie van die windplaas van Company A se Suid -Afrika -projek het die EPC -model vir algemene kontrakte aanvaar.
(2) Risiko's van EPC -algemene kontrakteurs
Omdat buitelandse gekontrakteerde projekte risiko's inhou, soos die politieke en ekonomiese situasie van die land waar die projek geleë is, beleide, wette en regulasies wat verband hou met invoer, uitvoer, kapitaal en arbeid, en buitelandse valutabeheermaatreëls, en kan ook onbekende geografiese en klimaatstoestande en verskillende tegnologieë. Vereistes en regulasies, sowel as die verhouding met plaaslike regeringsdepartemente en ander aangeleenthede, sodat die risikofaktore 'n wye verskeidenheid het, wat hoofsaaklik verdeel kan word in politieke risiko's, ekonomiese risiko's, tegniese risiko's, sake- en openbare betrekkinge en bestuursrisiko's .
1. Politieke risiko
Die politieke agtergrond van die onstabiele land en streek waarin die kontrakterende mark geleë is, kan die kontrakteur ernstige verliese veroorsaak. Die Suid-Afrika-projek het ondersoek en navorsing in die besluitnemingsfase versterk: Suid-Afrika het 'n goeie verhouding met buurlande en daar is geen ooglopende verborge gevare vir eksterne veiligheid nie; Die bilaterale handel tussen China en Suid-Afrika het vinnig ontwikkel en relevante beskermingsooreenkomste is goed. Die kwessie van sosiale sekerheid in Suid -Afrika is egter 'n belangrike politieke risiko wat die projek in die gesig staar. Die hoofkontrakteur van die EPC het 'n groot aantal werkers in diens tydens die implementering van die projek, en die persoonlike en eiendomsveiligheid van werkers en bestuurspersoneel word bedreig, wat ernstig opgeneem moet word.
Boonop beïnvloed potensiële geopolitieke risiko's, politieke konflikte en regime -veranderinge die kontinuïteit van beleid en die afdwingbaarheid van kontrakte. Etniese en godsdienstige konflikte het verborge gevare vir die veiligheid van personeel op die terrein.
2. Ekonomiese risiko's
Ekonomiese risiko verwys hoofsaaklik na die ekonomiese situasie van die kontrakteur, die ekonomiese sterkte van die land waar die projek geleë is, en die vermoë om ekonomiese probleme op te los, hoofsaaklik ten opsigte van betaling. Dit bevat verskeie aspekte: inflasie, valutarisiko, proteksionisme, belastingdiskriminasie, swak betalingsvermoë van eienaars en vertragings in betaling.
In die Suid -Afrikaanse projek word die elektrisiteitsprys in rand as vereffeningsgeldeenheid verkry, en die uitgawes vir die verkryging van toerusting in die projek word in Amerikaanse dollar vereffen. Daar is 'n sekere wisselkoersrisiko. Die verliese wat veroorsaak word deur wisselkoersskommelinge kan die inkomste van die projekbelegging maklik oorskry. Die Suid -Afrikaanse projek het die derde bod van die bod vir nuwe energieprojekte deur die Suid -Afrikaanse regering gewen deur middel van bod. As gevolg van hewige prysmededinging, is die proses om die aanbiedingsplan voor te berei vir die inwerkingstelling, lank, en kan die toerusting en dienste van windturbines verlore gaan.
3. Tegniese risiko's
Dit sluit in geologiese toestande, hidrologiese en klimaatstoestande, materiaalvoorsiening, toerustingvoorsiening, vervoerkwessies, risiko's vir netaansluitings, tegniese spesifikasies, ens. Die grootste tegniese risiko wat internasionale windkragprojekte in die gesig staar, is die risiko van netaansluitings. Die geïnstalleerde kapasiteit van Suid -Afrika se windkrag wat in die kragnetwerk geïntegreer is, groei vinnig, die impak van windturbines op die kragstelsel neem toe en elektrisiteitsondernemings gaan voort om die riglyne vir netaansluitings te verbeter. Boonop is die neiging in die bedryf om die benutting van windenergie te verhoog, hoë torings en lang lemme.
Die navorsing en toepassing van hoë toring windturbines in die buiteland is relatief vroeg, en torings met 'n hoë toring van 120 tot 160 meter is in groot hoeveelhede in gebruik geneem. my land is nog in die kinderskoene met tegniese risiko's wat verband hou met 'n reeks tegniese kwessies, soos eenheidsbeheerstrategie, vervoer, installasie en konstruksie wat verband hou met hoë torings. As gevolg van die toenemende grootte van die lemme, is daar probleme met skade of stampe tydens vervoer in die projek, en die onderhoud van die lemme in buitelandse projekte sal die risiko van verlies aan kragopwekking en verhoogde koste meebring.
Metaal muurkuns, Kapstokrekhake, Sleutelhaakorganiseerder, Sleutelhouerhake, Plant pothangers, Muurhangende plantbeugel,