GanttProject Review - Opgedateer in 2020
1.2 Alternatiewe vir GanttProject
1.3.1 GanttProject funksies oorsig
GanttProject is 'n maklike te gebruik, open source projekbestuursinstrument. As u 'n gesentraliseerde, gantt-gebaseerde en nie-wolk-gebaseerde benadering wil volg, wil u gerus ons volledige GanttProject-oorsig ondersoek.
GanttProject is 'n desktop-toepassing wat 'n, soos jy geraai het, 'n Gantt-agtige benadering het om projekte te bestuur. In hierdie GanttProject-oorsig, sal ons dit in detail ondersoek en kyk hoe dit vergelyk met die vele uitstekende wolk-gebaseerde sagteware-aanbiedinge vir projekbestuur.
Dit is 'n klein, open source projek wat sedert 2003 bestaan, en daar is baie werk daaraan gedoen. Dit is 'n effektiewe instrument, ondanks die feit dat daar geen franje is nie, en as u op die basiese funksies van taakbestuur wil konsentreer, kan dit moontlik alles doen wat u benodig.
Die beste sagteware vir die bestuur van projekte bied aanlyn-kommunikasiemiddele aan en stel u in staat om saam te werk. GanttProject is ideaal vir die bestuur van verspreide projekte. Dit is egter meer geskik om op 'n kantoorrekenaar te hardloop, met een persoon wat verantwoordelik is vir die hantering van die projek, terwyl ander inklok indien nodig.
Dit is eenvoudig, maar dit bied taakbestuur, afhanklikhede en subtemas. Die belangrikste funksies vir projekbestuur is daar, maar daar is nie veel meer nie. Kyk na ons Wrike-oorsig vir 'n voorbeeld van 'n hoë kwaliteit platform wat vol uitstekende funksies het.
GanttProject het egter 'n paar nuttige funksies, en projekte kan op 'n bediener gestoor word as u 'n geskikte een het. Dit kan verslae en webblaaie genereer, so daar is maniere om u span op datum te hou met u planne.
As u iets eenvoudiger wil probeer, maar met meer pret, lees ons Asana-oorsig. Asana maak taakbestuur vermaaklik terwyl dit steeds nuttig is.
Alternatiewe vir GanttProject
Verbasend genoeg sal GanttProject-gebruikers baie tyd spandeer in hul Gantt-aansig. Dit gee u 'n oorsig van hoe u take bymekaar pas. U kan sien watter take voor ander, verstoppings en afhanklikhede gedoen moet word.
As u op soek is na 'n Gantt-gebaseerde instrument, kyk dan na ons TeamGantt-oorsig vir 'n wolkgebaseerde alternatief.
GanttProject het 'n hulpbronkaart om mense by jou projek te voeg. U kan elkeen 'n rol gee en aangepaste rolle definieer. Die enigste daar by verstek is 'projekbestuurder', so u sal ander moet byvoeg, tensy u alleen werk.
Mense in u bronnekaart kan aan take toegewys word. Sodra hulle toegeken is, is hulle kleurkode, sodat u kan sien of iemand oorlaai of onderbelaai is.
Daar is ook 'n PERT-aansig. Dit is 'n soort kaart wat die duur van elke taak as 'n waarde toon, eerder as 'n balk op 'n kalender.
Dit is standaard nie daar nie en moet geaktiveer word in die "view" -menu. Soos die Gantt-aansig, wys dit die verband tussen take, maar doen dit onafhanklik van die kalender, sodat u items kan herrangskik deur dit te sleep en te posisioneer op 'n manier wat vir u sin is.
Benewens die aanbieding van afhanklikheid, wys GanttProject u die kritieke pad, wat die roete is wat die kortste moontlike tyd sou gee om u projek te voltooi..
U kan die voorkoms van die toepassing verander deur 'n keuse uit 'n aantal voorafinstellings te kies, hoewel dit nie die pryse gaan wen vir visuele aantrekkingskrag nie. U kan ook die kleure van die kaartelemente verander en u eie logo byvoeg. U kan ook dae afskakel en dit weglaat van u kalender, wat dinge netjies kan hou.
In teenstelling met die meeste van die beste gereedskap vir die bestuur van projekte, is GanttProject lessenaarsagteware. Dit beteken dat dit nie funksies het wat gemeen is met alternatiewe op wolk nie.
In vergelyking met aanlynplatforms, is die grootste swakheid die gebrek aan kommunikasie-opsies. U kan mense in u bronnelys per e-pos stuur, mits u hul e-posadresse bygevoeg het, maar dit word gedoen via u standaard-e-posprogram.
As u 'n toepassing wil hê wat baie maniere bied om met u spanmaats te gesels, kyk na ons Podio-oorsig.
Dit stoor lêers ook standaard plaaslik, wat beteken dat dit nie gedeel word nie. Dit gesê, u kan op 'n netwerkstasie stoor of 'n diens soos Dropbox gebruik om u projeklêers te deel. Daar is ook 'n opsie om via die WevDAV-protokol aan 'n bediener te koppel.
As u belangstel om 'n bergingsdiens vir u span te vind, lees ons artikel oor die beste aanlynberging vir spanne.
GanttProject het 'n uitstekende verslaggenerator wat 'n opsomming van u projek in baie formate skep, insluitend .pdf en HTML. Die HTML-uitvoer is 'n baie goeie funksie, wat u in staat stel om 'n oorsig van u projek maklik aanlyn te plaas. U kry 'n mini-webwerf met skakels na verskillende afdelings, en daar is 'n verskeidenheid temas om van te kies. Dit lyk basies, maar dit is nuttig.
U kan ook na Microsoft Project invoer en uitvoer, asook CSV-lêers hanteer.
GanttProject het 'n smal, gefokusde stel funksies. Daar is nie 'n groot hoeveelheid om te leer nie, en wat is daar wat jy kan verwag.
GanttProject is rekenaarprogrammatuur wat in Java ingebou is en dit werk op Windows, Linux en macOS. Dit is nie kenmerkend nie, maar dit is goed in wat dit doen en het 'n paar lekker aanraking. Dit kry hier 'n ordentlike telling. As u 'n toepassing benodig wat meer funksies en integrasies het, kyk dan na ons Lugtafel-oorsig.
GanttProject funksies oorsig
Voorkomsinstellings, logo, pasgemaakte kleure
Gratis in elk geval
GanttProject is 'n gratis program wat u self aflaai en bestuur. Dit bevat 'n installeerder wat net 18 MB op Windows is, dus dit is vinnig om af te laai en maklik om te loop. Daar is nie veel om jou te help om aan die gang te kom nie. Daar is geen tutoriaal in die toepassing nie, en dit lyk nie soos 'n handleiding nie.
Die meeste aanlynplatforms het 'n deurbraak wanneer u aan die gang is of inleidende funksies, maar u hou meestal alleen op GanttProject. 'N Soortgelyke instrument is Redmine, wat open source is en ontwerp is om op u eie bediener te bestuur. Kyk na ons Redmine-oorsig vir meer.
Gelukkig is dit maklik om GanttProject uit te vind, deels omdat daar nie veel te verstaan ​​is nie. Daar is 'n paar opsies in die spyskaarte, maar dit is skaars verpak.
Soos u seker al geraai het, is GanttProject 'n instrument wat op Gantt gefokus is. Die hoofaansig is 'n Gantt-kaart met 'n lys van take aan die linkerkant en 'n kalender wat wys wanneer daar aan die regterkant van take geskeduleer is.
Dit is eenvoudig om 'n taak toe te voeg en dit kan met 'n knoppie of met 'n paar menu-opsies gedoen word. Nuwe take stel hul begin- en einddatums in op watter dag ook al aan die linkerkant van u kaartweergawe is, wat vreemd is, maar u raak gewoond.
Op die kalender kan u die begin- en einddatums vir take verander deur oor hul rande te muis en te sleep. U kan persent voltooid op 'n soortgelyke manier verander en afhanklikhede skep deur 'n pyl van een taak na 'n ander te sleep.
Daar is geen voor die hand liggende handvatsels om aan te toon dat dit moontlik is nie, en dit vereis noukeurigheid met die muis, maar dit is intuïtief genoeg om deur eksperimentering uit te vind. U kan wel gefrustreerd raak om dinge vinnig te laat rondbeweeg, want selfs as u weet wat gedoen kan word, kan u nie altyd die regte handvatsel vind sonder om met die wyser rond te speel nie..
Nie alle projekbestuursinstrumente gee u beheerbare Gantt-kaarte nie, maar dit is oor die algemeen makliker om mee te werk as GanttProject. Een aanlynhulpmiddel wat baie funksies bevat en nie moeilik is om te gebruik nie, is Smartsheet. U kan daaroor lees in ons Smartsheet-oorsig.
Aan die positiewe kant, sal GanttProject dinge outomaties vir jou skuif as dit afhang van ander take wat jy so pas verskuif het. Byvoorbeeld, as u die einddatum van 'n taak na 10 Maart verskuif, sal take wat daarvan afhang, verskuif word na die datum, indien nodig.
GanttProject kry hoë punte vir die gebruiksgemak. Die meeste van die funksies is maklik om uit te vind. Dit is die moeite werd om die YouTube-handleidingsvideo te bekyk, maar u hoef nie veel meer as dit te benodig om te leer hoe om dit te gebruik nie. Om take rondom die Gantt-aansig te sleep, kan makliker wees, maar afgesien daarvan, het ons nie probleme gehad nie.
GanttProject is gratis, maar gee u die opsie om te betaal as u wil help om dit te ondersteun. U kan u prys opnoem, so as u geld het, kan u iets aan die span teruggee.
U kan ook 'n bydrae lewer deur toetse en foute te jag, aan die bronkode te werk of dit in nuwe tale te vertaal. Dit is al in 40 tale beskikbaar, maar nie al die vertalings is op datum nie.
U kan egter nie gratis klop nie, dus kry GanttProject 'n perfekte punt hier. Onthou dat u vir u eie webbediener of 'n bergingsdiens moet betaal as u u projek aanlyn aanbied. Ons webwerf-beveiligingsartikel is die moeite werd om te lees as u u eie bediener opstel, en ons beste wolkbergartikel sal nuttig wees as u net 'n projeklêer êrens wil oplaai.
Omdat GanttProject tipies plaaslik bestuur, is privaatheid baie minder 'n probleem as wat dit met wolkgebaseerde instrumente is. U hoef nie 'n e-posadres of enige ander inligting te verskaf om die installeerder af te laai nie.
Die privaatheidsbeleid van die webwerf is 'n eenvoudige verklaring wat lui dat dit koekies versamel, die IP-adres van besoekers aan die webwerf stoor en ander dinge doen wat u sou verwag as u 'n webwerf besoek. Ons het nie hier kommer nie, maar as u meer oor die onderwerp wil leer, lees ons hoe u u privaatheidsartikel kan beskerm.
As u u eie bediener opstel om via WebDAV te gebruik, kyk dan na ons beste webhostinggids vir hulp om u opsies uit te vind. U is verantwoordelik vir u eie veiligheid as u GanttProject aanlyn gebruik.
Projeklêers is nie geënkripteer nie en lyk soos .xml-lêers wanneer dit in 'n teksredakteur oopgemaak word, maar hulle het hul eie uitbreiding. As u u plaaslike lêers wil beskerm, lees ons hoe u u hardeskyfstuk kan enkripteer vir raad oor hoe om dit te doen.
Ons het GanttProject hier 'n hoë punt gegee, maar dit is meer omdat daar nie veel oor bekommerd hoef te wees nie, as omdat dit iets besonders op hierdie gebied doen. Cybermisdaad is nie 'n bron van kommer met lessenaargereedskap nie.
Alhoewel dit gratis is, is daar 'n paar maniere om hulp in GanttProject te kry.
Dit het 'n ondersteuningsportaal waarna u kan skakel as u hulp benodig. U sal 'n aktiewe gemeenskap vind waarin u hulp kan kry van ontwikkelaars en mede-gebruikers. Byna al die vrae waarna ons gekyk het, is vinnig beantwoord, dikwels deur die bestuurder en programmeerder van GanttProject, Dmitri Barashev. Geen ander instrument wat ons gebruik het, het direk ondersteuning van die baas aangebied nie.
U word aangemoedig om die algemene vrae te lees en bestaande vrae te deursoek voordat u u eie vrae stel. Die FAQ bevat nuttige skakels, insluitend YouTube-tutoriale en 'n dokumentasiebladsy. Die dokumentasie bevat egter net 'n paar artikels wat op gebruikers verskyn, en hulle handel oor baie spesifieke onderwerpe.
Die YouTube-skakel is slegs op soek na tutoriale, maar daar is heelwat, insluitend sommige van die ontwikkelaars van die projek. Hierdie een is veral 'n goeie plek om te begin.
Omdat dit 'n open source-instrument is, kan u met GanttProject doen wat u wil, en die gemeenskap is daar om u te help as u vasstaan. Daar kan beter dokumentasie wees, maar daar is goeie handleidingsvideo's. Die instrument is ook eenvoudig om uit te vind, wat dit help om 'n goeie telling hier te kry.
As u om veiligheids- of privaatheidsredes alles vanlyn wil doen, is GanttProject 'n uitstekende keuse. Dit stel u in staat om projekte plaaslik te bestuur en taakbestuur met subtemas en afhanklikhede uit te voer.
Dit het 'n paar aanlynfunksies, sowel as die nuttige HTML-uitvoeropsie. Alhoewel dit gedateer voel, is dit goed met wat dit doen. As u iets met 'n meer moderne gevoel wil hê, is monday.com moontlik vir u. Lees hieroor in ons monday.com-oorsig.
GanttProject is basies in terme van wat dit bied, maar die gebrek aan klokkies en fluitjies sal sommige mense op die grond pas. As u die spesifieke funksies benodig en nie die voordeel van 'n wolkplatform wil hê nie, kan dit net wees wat u nodig het.
As u GanttProject probeer het, laat ons asseblief weet hoe u dit in die opmerkings gevind het. Dankie vir die lees.
Contents1 GanttProject Review1.1 Güclü tərəflər & Zəif cəhətlər1.2 GanttProject üçün alternativlər1.3 Xüsusiyyətləri 1.3.1 GanttProject
Contents1 GanttProject-gennemgang1.1 Styrker & Svagheder1.2 Alternativer til GanttProject1.3 Funktioner 1.3.1 GanttProject-funktionsoversigt1.3.2 Management funktioner1.3.3 Generel1.3.4