Die voordele van BIM in projekbestuur
Tuis Kennis Die voordele van BIM in projekbestuur
As u deurgaans kwaliteitstrukture betyds en binne die begroting kan lewer, het u die bestuur van konstruksieprojekte onder die knie. In teorie is dit 'n maklike ding om te doen. Bouprojekte is egter berug met vertragings op skedules, tekorte aan materiaalvoorsiening en verkeerde kommunikasie wat tot gehalteprobleme lei. Bou-inligting modellering (BIM) dien as die gom wat projekspanne saam met 3D-voorstellings van die projek in elke fase van sy lewensiklus bind. Hier is 'n paar spesifieke voordele vir die gebruik van BIM in projekbestuur.
Die vestiging van die omvang van 'n projek is een van die eerste dinge wat konstruksieprojekbestuurders doen as hulle projekte beheer. Terwyl baie beginner-projekbestuurders aanvaar dat die omvang van 'n projek bepaal word wanneer argitekte die ontwerp van 'n gebou dokumenteer, is dit miskien nie die geval nie. Sonder om BIM te gebruik, kan 'n argitek maklik 'n ontwerp vir 'n gebou dokumenteer wat nie 'n idee gee van hoe die struktuur moet funksioneer nie.
As projekbestuurder moet u die regte vrae vra om uit te vind oor die doel van die kliënt om sy of haar gebou meer doeltreffend en volhoubaar te maak. U omvang vir die projek behels die oorweging van hoe energie in soortgelyke ruimtes gebruik word, die beplanning van 'n meer energie-effektiewe struktuur, en die toets om vas te stel of die groen funksies in die ruimte werk soos verwag.
As u BIM gebruik, kan u argitek 'n kliënt se volhoubare boudoelstellings vaslê en dit in die ontwerpdokumentasie aanteken. Hierdie aanvanklike ontwerpdokumente kan besprekings met ingenieurs aangaan oor die opstel van die voorgestelde ruimte, soos die plasing van vensters, deure en mure. As projekbestuurder is u bewapen met meer inligting oor wat die kliënt van die ruimte verwag en die funksies waarvoor hy of sy ingestem het om te betaal.
Ondersteun vroeë analise
Deur die BIM-proses en gepaardgaande gereedskap te gebruik, het ingenieurs in die vorige voorbeeld van die volhoubare bouprojek meer hulpbronne tot hul beskikking om vroegtydig diep te kan analiseer. Nadat die ingenieur van die projek die 3D-ontwerpdokument gebruik het om sonpanele van hernubare energie op die dak van die gebou te plaas, kan die ingenieur die model koppel aan ander gereedskap wat haar sal vertel hoeveel energie die panele na verwagting enige tekort aan energie sal genereer.
As die dakpanele nie genoeg energie kan genereer om die kliënt tevrede te stel nie, kan die ingenieur alternatiewe bied vir die kliënt, soos om ekstra sonpanele oor groot parkeerterreine te installeer om die energieopbrengs te verhoog en onderdakparkeerplek te bied. Die sonenergie-analise wat die ingenieur doen, help om meer gedetailleerde, geïntegreerde ontwerpdokumente te skep wat projekbestuurders nodig het om hul werk te doen.
Verbeterde beramings vir koste en skedule
Terwyl argitekte en ingenieurs 'n paar skouspelagtige ontwerpe en geboue kan uitdink, is dit uiteindelik die kliënt wat moet besluit of die ontwerpe en funksies die geld werd is. Wanneer 'n vaste begroting nagekom word, kan 'n kliënt argitekte en ingenieurs vra om verskillende ontwerpe en kenmerke te vergelyk en die elemente uit te kos. Met BIM-sagteware kan lede van die projekspan kostes aan verskillende elemente in 'n ontwerp koppel en vinnig 3D-modelle van alternatiewe konfigurasies dokumenteer. Nadat die kliënt 'n koste-voordeel-ontleding van sy opsies gedoen het, kan hy goedkeuring gee om aan te gaan met die aanvang van die projek.
Bouprojekte is ook bekend vir hul streng skedules. Skema-probleme word vererger as die bedryf chroniese arbeidstekorte ervaar. BIM diagramme ondersteun dokumentasie van skeduleer mylpale. Projekbestuurders kan 'n 3D-model van 'n gebou in 'n sekere stadium van die projek opstel en die tydsberekening van die bestel van materiaal, aflewering van die voorraad en die begin van die onderaannemer verifieer.
U hoor selde dat geboue of snelweë in die Verenigde State misluk weens ontwerpfoute. Amerikaanse argitekte, ingenieurs en konstruksiebestuurders voldoen aan streng standaarde wat help om te verseker dat ontwerpfoute wat tot veiligheidsgevare lei, vasgevang en herstel word voordat dit beserings of sterftes veroorsaak. Om hierdie foute op te spoor en op te los, neem egter tyd en kos geld. BIM help projekspanne om visuele modelle te skep wat konstruksie-beoordelings ondersteun tydens die ontwerpproses.
Die konstruksie-oorsigte bring konstruksiedeskundiges vroeg in ontwerpbesprekings sodat niemand 'n gebrekkige ontwerp goedkeur nie. 'N Gebrekkige ontwerp is een wat nie gebou kan word sonder om bouregulasies en goeie konstruksiepraktyke te oortree nie. BIM visuele modelle help om die behoefte aan tegniese jargon en verkeerde kommunikasie onder ontwerpers, ingenieurs en konstruksie-professionele persone uit die weg te ruim. Almal kan dieselfde weergawe van die ontwerp in 3D-prentformaat sien, wat vinniger en effektiewer beoordeelbare konstrueerbaarheid moontlik maak. Gereedskap soos BIM 360 Docs hulp met konfigurasiebestuur.
BIM 3D-diagramme word ook gebruik om konstruksieterreine te dokumenteer en vir logistieke aktiwiteite op die terrein te beplan. Hierdie gedetailleerde diagramme ondersteun veiligheidsopleiding vir spesifieke gevare wat werkers op spesifieke werwe kan ervaar.
Die BIM-proses is dekades gelede ontwikkel, maar het nog nie sy volle potensiaal binne die konstruksiebedryf bereik nie. 'N Argiteksfirma sal byvoorbeeld kragtige BIM-modelle gebruik om sy ontwerpe te dokumenteer, maar dit sal 2D-weergawes van die ontwerpdokumente aan ingenieurs en konstruksiebestuurders oorgee. Die BIM-modelle wat hierdie ontwerpers gebruik word in die bouveld 'eensame' BIM-modelle genoem. Die doel is om 'sosiale' BIM-modelle te hê wat toestemmings ten volle ontsluit het, sodat die dissiplinêre spanlede hul modelle met mekaar kan laat praat.
Aangesien elke speler modelle vanuit 'n ander perspektief skep, sal daar waarskynlik teenstrydighede wees wanneer hulle hul werk integreer. Baie BIM-instrumente het botsingsdeteksie-vermoëns waarmee bouers modelle uit verskillende dissiplines kan koppel en onversoenbare ontwerpelemente kan opspoor wat aangespreek moet word voordat die konstruksie begin.
Konstruksieprojekte hou 'n verskeidenheid risiko's in, omdat hul sukses meestal afhang van 'n aantal verskillende belanghebbendes wat saamwerk om 'n komplekse struktuur of stuk infrastruktuur te bou. Die BIM-proses stel projekbestuurders in staat om projekaktiwiteite op die stoof af te breek en projekstroom te integreer om koste-, skedule- en kwaliteitsdoelwitte te verwesenlik.
Nick Marchek is 'n spesialis in gebou-inligtingmodelle (BIM) by Microsol Hulpbronne en hy is in hul kantoor in Philadelphia gevestig. Hy het 'n baccalaureus- en meestersgraad in argitektuur aan die Pennsylvania State University. Hy bied advies-, opleiding-, tegniese ondersteuning-, modelbestuur- en implementeringsdienste aan ons kliënte vir argitektuur- en bouingenieurs. Nick is 'n Autodesk-gesertifiseerde instrukteur en Revit Architecture Certified Professional.