Konstruksie van die stadion "Zenit-Arena" is die langste gebeurtenis in Russiese sokker. Termyn konstruksie begin in 2007 en is nog nie voltooi nie tot nou toe, die voorwerp deadlines is voortdurend uitgestel, en die koste is aan die toeneem van dag tot dag. Die koerante gereeld verskyn moedig state van kontrakteurs en bestuurders oor die konstruksie van die stadion.
"Zenith" is wag vir 'n nuwe arena, maar invloed op die spelers op die verheerliking van die spoed kan onmoontlik. So, vinnig vorentoe tien jaar gelede, toe daar die idee van die bou van 'n nuwe stadion.
In Maart 2005, was dit gerapporteer dat op Krestovsky sal gesloop arena Kirov, en in die plek daarvan sal van nuuts af begin bou van die stadion. "Zenith" was dan nog ver van die UEFA-beker en 'n deel van die Hulk. Bestuur aangekondig dat 'n nuwe arena 150000000 dollars sou kos, en kapasiteit sal wees 50.000 toeskouers.
In April was daar 'n konsep van die toekoms stadion. Die basis was die "Old Trafford". Later hierdie idee is gekritiseer Demitom Momot, wat buite stadion geskik vir die Russiese klimaat beskou. Ses maande later, aangekondig bestuur dat die konstruksie van die stadion "Zenit-Arena" is reeds $ 250 miljoen.
In Januarie het die konstruksie organiseerders beloof om hand oor die "Gazprom-Arena" (die sogenaamde beplande stadion) teen 2009. Selfs dan, het ontleders die herhaalde uitstel voorspel. In April het die vise-goewerneur van St Petersburg het belowe dat die konstruksie van die stadion "Zenit-Arena" sal begin aan die einde van hierdie jaar.
In die somer van 2006 arena projek is aangebied, wat ontwikkel is deur die Japannese maatskappy. Die struktuur was om 'n dak in die vorm van 'n ruimteskip met die moontlikheid van verwarming kry. Die projek koste is 225 miljoen dollar. Aan die einde van die jaar was dit bepaal deur die bouer. Hulle het Maatskappy "Sintese-MIS", wat beloof om die stadion "Zenit-Arena" te bou vir 6,7 miljard roebels.
In Maart, Valentina Matvienko het gesê dat die konstruksie voltooi sal wees teen die einde van 2008, en die volgende seisoen die span sal hou in die nuwe stadion. 'N Maand later, die goewerneur van St Petersburg het gesê dat die stadion "Zenit-Arena" sal 'n terugtrekbare veld, wat die ekstra kontant ter waarde is nie. In September, die vise-goewerneur het 'n verklaring waarin hy daarop gewys dat die konstruksie is voor skedule. Hy het belowe dat die arena gereed sal wees in Desember 2008.
In Maart, Vitaly Mutko gesê dat die oprigting van 'n nuwe stadion kan groei. "Gazprom" is gehou vir meer belegging. 'N Maand Aleksandr Dyukov het dit duidelik gemaak dat in 2009 die nuwe stadion van FC "Zenit" sal nie sien nie. sperdatums na bewering verskuif in 2010. Daarbenewens is die boukoste nou verantwoordelik vir 13-14000000000 roebels.
In die middel van die somer gebeur dit volgende styging in die prys van die stadion "Zenit-Arena". Nou is die prys is 'n yslike 23700000000 roebels. Leierskap het belowe dat die kapasiteit was 62 000 mense. Op die ou end, is aangekondig dat die konstruksie site sal bewoon word deur "ETS", wat gekontrakteer is deur 13200000000 roebels.
In April, verskyn die inligting in die media dat die beroemde Metallica in 2010 sal optree by die opening van die stadion. In Desember het die tjek was onder konstruksie arena, en daar is bevind dat dit nie voldoen aan die vereistes van FIFA. Eise aan die plek van die erwe en podtribunnogo kamer was.
In Februarie 2010 het ons besluit om 'n meer ruim stadion (67000), wat die waarde daarvan geraak maak. As gevolg van begroting aanpassings in April weer gestyg konstruksie tyd. As gevolg van hierdie, die koste van opstanding. Op die ou end, die president van die "Zenith", sê die voltooiing van die herontwerp van die arena. Die nuwe kapasiteit sal wees 68.000 mense.
In Januarie Glavgosexpertiza bestellings te breek die reeds die dak van die arena, wat lei tot bykomende koste en oordrag sperdatums gebou. Nou, die totale boukoste van die ruimte is reeds 33000000000 roebels. In Oktober, weer gesloop die dak, wat nie graag 'n kliënt. In November aangestel ingebruikneming van die arena in 2013. Koste toegeneem tot 40 miljard roebel.
Vroeër vanjaar het dit gepubliseer die stadion gereed deur 34,4%. In Februarie, begin die ondersoek komitee om die saak van bedrog wat verband hou met die konstruksie van die arena te ondersoek. Die saak featured die eerste kontrakteur en die bedrag van 500 miljoen roebel.
In Maart, beloof konstruksie bestuur te oorhandig die arena in die somer van 2016. In die somer is dit blyk dat die konstruksie van die stadion "Zenit-Arena", wat sal gasheer wedstryde van die 2018 Wêreldbeker-sokkertoernooi huis, voltooi slegs 35%.
In April, aan die presiese datum van voltooiing - 15 Junie 2016. Vise-goewerneur uitgesluit 'n toename in koste en aangehaal 'n figuur van 34900000000 roebels.
In Maart, dit maak die saak op die diefstal van 145,000,000 roebels. Die rede - die tydsverloop. In November is aangekondig - die eerste wedstryd teen die nuwe arena, "Zenith" sal hou in September 2016. 'N Maand later, is die datum weer verskuif in Desember.
In Februarie het die kontrakteur vra om die bedrag van konstruksie te verhoog tot 35300000000 roebels. In die somer van verlore 144500000 roebels, wat bedoel is om die video raad stel. Daar is berigte dat die werkers nie betaal kry. Julie 13, volgens die algemene kontrakteur, het 'n poging om raider die voorwerp te vang onder konstruksie. Hy het nie uit dat op hierdie manier die stadsadministrasie is besig om die tydsberekening van voltooiing vertraag.
Kristof Dyugarri - die legende van die "Bordeaux"
Hoeveel sokker loop in die wedstryd? Interessante statistieke van 'n paar spelers
Pragtige sokker: Fotos met name
Die motor stalletjies aan die beweeg: die rede. Die redes vir die staking van die enjin en oplossings