Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı | RayHaber
TuisGENERAL50% voltooi in High Speed ​​Train projek
50% voltooi in High Speed ​​Train projek
01 / 11 / 2012 GENERAL, WESENS-, TURKEY
Binali Yıldırım, Minister van Vervoer, Maritieme Sake en Kommunikasie, het verklaar dat Yüksek byna 100 van die uitgrawingsgedeelte van die infrastruktuur werk, 70 van die vulstuk, 80 van die vulgedeelte, en 50 van die persentasie bo 50 indien nodig. Ek kan sê dat dit alles gedoen is. Die oorblywende persentasie van XNUMX'i sien nie as 'n bietjie werk nie.
Minister Yıldırım, Gebze-Köseköy-Sapanca High Speed-treinwerke in Kocaeli het 'n inligtingsessie by Yarımca Construction Site ontvang. Yıldırım, goewerneur Ercan Topaca en ander amptenare vergesel. Minister Yıldırım het aan verslaggewers gesê ná die inligtingsessie dat hulle die Ankara-Istanbul High Speed-treinprojek, Marmaray-projek en maandelikse konstruksieteriewe bygewoon het.
Yıldırım vervolg: "Byvoorbeeld, voor hierdie vergadering het ons 'n vergadering gehou by Marmaray Construction Site. Ons het die vordering van Marmaray geëvalueer. Nou het ons 'n vergadering hier, ons gaan na Bilecik en kry die verslag van die vordering van die High Speed ​​Train-projek tussen Eskişehir en Köseköy. Nou het ons die 55-kilometerlyn tussen Kösekey en Gebze onderweg uit die lug ondersoek, waar hulle al die besonderhede van die werk in die kontrakteursmaatskappye gegee het. Beide onderpaaie en oorpaaie, watter soort werk word gedoen om die spoorlyn as 'n 3-lyn te maak, benewens al hierdie, die persentasie vordering van elke werk, waar ons twee maande gelede was, waar ons nou gekom het. Waar ons in uitgrawingswerk was, vulwerk. Onderdoorgang, oorpad, culvert hoeveel ons nou gedoen het hoeveel ons gedoen het. Ons sien alles waar die persentasie vordering vir die hele werk. "
Aangesien hulle hierdie vergaderings in 30 September 2013 gehou het omdat hulle wou hê dat die projek gereed sou wees om te begin, het minister Yıldırım gesê: "Ons het so 'n vasberadenheid. Hiervoor is daaglikse, onmiddellike, maandelikse opvolging nodig. Ons volg hierdie vergaderings en besluit oor hierdie vergaderings. U Minister Yıldırım het die belangrikheid van die teenwoordigheid van goewerneurs en burgemeesters in die vergaderings beklemtoon en gesê: "Hulle het eise op hulle toneel. Sommige probleme is waarskuwings, regstellings. Dit bied voorstelle vir die projek om beter te wees. Ons evalueer die voorstelle direk. Anders, wanneer jy die legkaart doen nadat jy die werk gedoen het, is dit 'n mors van tyd, sowel as kostestygings. Ons wil hê dat die projek uitgevoer en in werking gestel word ten einde die grootste voordeel te behaal, sowel vir die vervoerverkeer as die nedersettings op die roete.
Weerlig, by hierdie vergadering, het hulle soos beplan gegaan, maar met inagneming van die toestande van die komende seisoen, moet sommige probleme meer moeite wees, het hy gesê. Minister Yıldırım, "Ons het noodsaaklike waarskuwings aan die kontrakteursmaatskappye oor hierdie kwessies gedoen. Terselfdertyd is daar oorgange soos elektrisiteit, water en gas wat ons baie tyd mors. Ons goewerneur sal die nodige bydrae lewer in samewerking met die verwante instellings om hul verplasing ondergronds baie vinniger te maak en hulle sal die saak noukeurig volg. So sal die vak voltooi word sonder tydverlies. Land het hy gesê.
Minister Yıldırım oor die vraag oor die punt wat in die werk bereik is, het gesê: "Daar is honderde werkstukke hier. Hulle het almal 'n lyn. Byvoorbeeld, die infrastruktuurwerke is min of meer naby aan 100 persent van opgrawing, 70 persent, 80 persentasie vuller en 'n gemiddelde van tot 50 persent. Die oorblywende persent 50'i sien nie as 'n bietjie werk nie. Daar is 'n paar ernstige dinge daar buite. Rails wat gelê moet word, pale wat opgerig moet word, die kante van die elektriese transformator sentrums, soos die foute gemaak sal word. Dit is baie belangrike werke. Om dit te kan doen, moet jy die infrastruktuur bou. As jy nie versigtig is tydens daardie werk, het jy nie die geleentheid om van die nuutste te doen nie. Daarom word die belangrikheid van hierdie vergaderings op hierdie stadium onthul. "
Minister Yildirim, Istanbul Sinan Erdem Sportsaal verlede Sondag om die reaksie in die tennistoernooi te sien, en dan oor 'n vraag oor die verlaat van die saal, "het die onderwerp geëvalueer." Hy het geantwoord. Minister Yildirim, Bilecik is deur Kocaeli per helikopter geslaag.