Verslae van brig. Genl John G. Barnard, Amerikaanse weermag, hoofingenieurleër van die Potomac, van operasies tydens die beleg - Inligting - 2022
Verslae van brig. Weermag, hoofingenieur Army of the Potomac, van operasies tydens die beleg.
Vrydag, April 18. - Gedurende die dag is die bogenoemde batterye gemerk deur die nr. 1, 2, 3, 4 en 5, deur kaptein Duane, bygestaan ​​deur luitenante Comstock en Babcock. No 4, dieligging is gekies deur  Generaal Woodbury. Battery nr. 1 is voltooi om skuiling vir die mans te bied. 2 het gedurende die nag nie veel vordering gemaak nie weens die obstruksies van wortels en die huiwering van mans om te werk. 3 is genoegsaam opgevoer om skuiling aan die mans te bied. Dit is nie bekend of battery nr. 5 begin is nie. Dit is deur luitenant Comstock uiteengesit en 'n poging aangewend om 'n werkgroep te bekom. Generaal Woodbury berig dat drie brûe oor Wormley's Creek klaar is en paaie wat daartoe lei byna klaar is; 651 gabions het gister gemaak, wat 'n totaal van 1,495 gemaak het. Kolonel Alexander berig dat die paaie oor die linkerkant van Wormley's Creek so ver gestuur is dat dit oor 'n ander dag oop sal wees. Hy werk 2 185 mans.
Saterdag, April 19. — Generaal Woodbury berig 922 gabions gemaak, wat 'n totaal van 2 102 gemaak het, maar omdat die generaal self weggeroep is, is daar geen spesifieke berig oor brûe en paaie gemaak nie. Dieselfde opmerkings as aan kolonel Alexander. Daar word vermoed dat brûe en paaie so ver gevorder is dat alle beleidsoperasies prakties moontlik is. Kaptein Duane rapporteer soos volg: (Verslag gedateer 19 April)
Die toestand van die batterye wat tans in aanbou is onder my lading: Battery nr. 1. - Hierdie battery is gisteraand om 8 uur begin. m., en die parapet is nou in wese voltooi. Die tydskrifraamwerk is in posisie en gereed om met aarde bedek te word. Platforms is gereed om neergesit te word, en hierdie werk sal onmiddellik begin word. 2.— Dit is om 09:00 begin. m. van die 18de, maar omdat die detail van die werkgroepe nie deurlopend was nie en die manne ledig was, was die vordering onbevredigend. Geen fassines of gabions is verskaf nie, wat verdere vertraging veroorsaak. 3 begin om 9 uur. van die 18de; laer laag gabions geplaas en aarde effens hoër as hul bokant voor daglig; 'n paar gabions van die tweede vlak geplaas. Geen fassines is ingerig nie, en die voorraad gabions was onvoldoende; mans het nie goed gewerk nie; geen werkgroep vandag nie. 6 (hoek van Warwick- en Yorktown -paaie) begin om 12 uur. van die 18de, en die manne het goed gewerk; parapet ongeveer op die hoogte van die omhulsel; geen gabions of fassines ingerig nie en geen werkgroep vandag nie.
Sondag, April 20. — Battery nr. 1 berig in wese klaar; tydskrif gemaak; 'n paar afrondingswerk moet gedoen word; die artillerie lê platforms en monteer gewere. 2 ver gevorder; albei lae gabions op; opgrawing van tydskrif begin; gereed vir die aanvang van geweerplatforms. 3, epaulements, met 'n laag gabions en revetments, gedurende die nag opgegooi. Werk verhoed gedurende die dag deur die besetting daarvan deur 'n artillerie -onderneming. 4, posisie gekies in ravyn wat lei van Wormley's Creek na Moore se huis; begin die oggend van die 21ste. 5, webwerf gekies; moet die oggend van die 21ste begin word. 6, 'n epaulement wat opgegooi is, maar die werk het gedurende die nag nie bevredigend gevorder nie, en die werkgroepe gedurende die dag het ook nie laat aangekom nie. Batterye nr. 7 en 8, geen verslag oor hul toestand nie. Die verslag van generaal Woodbury word ontvang, hy het 396 mans wat werk by die maak van gabions en fassines; 1 962 van eersgenoemde is gemaak; 1,180 is afgelewer en 782 bly byderhand. Vier beamptes van die Vyftigste New York-vrywilligers is werksaam by die toesig oor die maak van pad aan die noordekant van Wormley's Creek, bo die boonste brug van die ponton. Generaal Woodbury rapporteer drie pontonbrue, een kripbrug en een drywende brug oor die westelike tak van Wormley's Creek, behalwe die meuldam en enige brug daarbo. Die aanslae van 'n ander brug is voltooi; die paaie ver gevorder; hokbrug aan die suidelike tak van Wormley's, naby sy mond, aan die gang, maar sal vir 'n paar dae nie voltooi word nie. Enige kanon wat vir die volgende paar dae benodig word, moet om die ou pad geneem word. Kolonel Alexander se verslae vir die 19de en 20ste verwys na die werk op die paaie in die omgewing van die meuldam wat van die brûe hieronder na die  meul, en van die meul af die twee takke van die spruit tot by die batterye. Op die 19de is baie goeie vordering gemaak op hierdie paaie. Kolonel Alexander verklaar dat die mans goed gewerk het, maar hul beamptes heg nie genoeg aandag aan die werk wat uitgevoer moet word nie, en baie van hulle lê onder die skaduwee in die plek van toesig oor die werkgroepe. Hy stel voor dat 'n bevel van die hoofkwartier wat aan beamptes van werkgroepe gerig is, goed kan wees. Die aantal mans op hierdie werke is 2 817 en 122 offisiere op die 19de; op die 20ste, 2 188 mans en 95 offisiere. Ten spyte van die weersin in die weer, is daar gister behoorlike vordering gemaak. Die paaie van die meule na die batterye, of sover dit uiteengesit is, kan môre (21ste) voltooi word, behalwe om die brûe te bedek. Die werk onder die meule is baie swaarder as wat verwag is, en dit sal meer tyd neem. Generaal Woodbury sê hy is ongelukkig dronk aan kruiwaens. Luitenant McAlester was in beheer van die werke vanaf 12 m. op die 19de tot die datum van hierdie verslag, en luitenant McAlester rapporteer meer besonderhede van die werk, en verklaar ook dat die werk vertraag word weens die gebrek aan kruiwaens. Lieut. Kol. B. Alexander onthef van die bou van paaie en word aangestel by die hoofkwartier van generaal W.B. Franklin.
Official Records of the Rebellion: Volume Eleven, Chapter 23, Part 1: Peninsular Campaign: Reports, pp.324-326