Sabinet | Buffer sizing for the critical chain project management method
n South African Journal of Industrial Engineering - Buffer sizing for the critical chain project management method Navigate this Journal About Current issue Previous issues Submit a paper Contact the Editor ISSN :
Abstract HTML Metrics Related Content Abstract Metodes vir groottebepaling van projek- en saamvloeibuffers vir kritieke-ketting projekbestuur word ondersoek. Eksperimente dui daarop dat - in die afwesigheid van onewewigtigheid, en vir sekere tipes onewewigtigheid - bufferverbruik onafhanklik is van die gemiddelde lengte van &apos;n ketting. Oor die algemeen veroorsaak die metode van buffergrootte - gelyk aan 50% van die langste pad wat tot die buffer lei - onnodige groot buffers. Buffers bepaal met die metode van die vierkantswortel van die som van kwadrate, vaar goed in die afwesigheid van onewewigtigheid, maar vaar onaanvaarbaar swak wanneer onewewigtigheid teenwoordig is. &apos;n Nuwe metode vir die bepaling van buffergrootte word voorgestel.