CCS produkte - gids
Sedert 1978 het CCS 'n uitsluitlike fokus op die konstruksie- en mynbedryf gehad, en dit het gegroei deur na sy klante te luister om praktiese, innoverende, toonaangewende oplossings te ontwikkel. In besit van EOH, 'n bydraer tot groot ondernemings op vlak 2 B-BBEE, het CCS toegang tot die diep hulpbronne van Suid-Afrika se leier in tegnologie- en kennisdienste. CCS word wêreldwyd bestuur, ontwikkel en ondersteun deur 'n ervare span konstruksie- en rekeningkundige.
Die CCS BuildSmart-produk is 'n volledige oplossing vir kosteberekening en ERP, wat uniek ontwerp is om alle koste by die bron (toevallings) te haal lank voordat dit werklike koste binne die rekeningkundige stelsel word. BuildSmart bevat 'n volledige Procure to pay-siklus met opgelope koste wat geskep word sodra die goedere op die werf kom (afgelewer), goedere wat na winkels gestuur word, laat ook koste op om die QS akkurate MOS-syfers (materiaal op die werf) te gee.
Elke aspek van die BuildSmart-stelsel genereer opgelope koste voordat enige werklike rekeningkundige transaksies voltooi word. Slegs vasgelegde arbeid- en planture (daagliks of weekliks) sal die opgelope koste vir die kontrak onmiddellik en akkuraat opdateer. Dit maak dit moontlik om die werklike koste (insluitend toevallings tot die datum van die maatreël) te vergelyk met die toelaatbare / begroting. waardes (van die meetdatum) vir betekenisvolle vergelykings. Die opdatering van die werklike koste laat akkurate voorspellings tot voltooiing en finale syfers toe, wat noodsaaklik is om ingeligte besluite vroeër in die konstruksieproses te neem
Die CCS Candy-produk bied die volledige instrumente, skatting, beplanning, kontantvloei, waardasie en voorspelling van instrumente vanaf die skatting tot die duur van die projek, waardevolle insig in die voltooiing van die kontrak. Saam met die BuildSmart Geïntegreerde Kostebestuurstelsel, bied die geïntegreerde oplossing die kontrakteurspan akkurate koste en toelaatbare vergelykings om 'n effektiewe uitkoms op elke kontrak te benut.
BuildSmart is die vennootproduk van Candy en is 'n volledig geïntegreerde oplossing en die CCS Suite stel die organisasie in staat om die werklike vers wat toelaatbaar is vir enige kontrak / projek akkuraat te vergelyk, en dit is ook moontlik om op datum die insig van die oorblywende en voltooiingswaardes te gee.
Volgens CCS moet integrasie beide maniere wees, dws siklies tussen webwerwe en rekeninge. Dit is 'n deurlopende proses en moet op alle vlakke gedoen word, nie net deur grootboekkodes nie, maar ook deur aktiwiteite.
Ontwerp is voorafgegaan met die produk, en dit is die sleutel tot die sukses van die ICMS, aangesien alle funksies ontwerp en ontwikkel is om as 'n enkele oplossing vir die kontrakterende bedryf as geheel te funksioneer.
CCS hou voortdurend 'n enkele fokus op die kontrakteringsbedryf in gedagte met die beste praktyke en die beste van die ras om te verseker dat ons kliënte met een diensverskaffer omgaan wat verstaan ​​dat integrasie op alle vlakke gedoen moet word.
As 'n CCS, integreer ons nie slegs op kostekode / grootboekkode nie, aangesien hierdie soort rekords ten beste 'n rekenkundige rekord bied wat net die finansiële departement bevoordeel. CCS uit praktiese ondervinding weet dat die bogenoemde heropnames in die beste geval, nadat webwerwe en rekeninge volledig met grootboek- / kostekode versoen is, die kliënt slegs inlig oor wat hy verloor; die plek is onbekend en nie beskikbaar nie (aktiwiteit / taak)
Die waar is van kritieke belang, sowel as die wat, om webwerwe die nodige fokus te bied om verliese op die marge te beperk. Kortom, Candy het die reële kostevergoeding nodig met behulp van taak-aktiwiteit en koste-kode grootboek om volledig met Candy te integreer, aangesien dit 'n voortgesette sikliese proses is.
Alle CCS-kliënte het die vermoë om volledig te integreer tussen BuildSmart en Candy. Die integrasieproses begin met die RFQ-voorleggings van Candy aan Buildsmart. Pryse-inligting volgens hulpbronne (of BOQ-items vir onderaannemers) kan in die Buildsmart RFQ-stelsel verkry word en gebruik word vir die finalisering van die tender in Candy. Na toekenning en herbou word die hulpbronbenuttingskedules beskikbaar gestel vir verkryging en word voortdurend op hoogte gebring van die veranderinge wat gedurende die konstruksiefase plaasgevind het. Stroomopwaartse beheer word verkry deur oorverkryging en te veel lewering te beperk. Na maandelikse waardasies stuur Candy toelaatbare syfers na Buildsmart om dit met die werklike koste te vergelyk. In dieselfde tydsbestek werk Buildsmart Candy op met werklike kostesyfers vir die bepaling van die koste om die ramings te voltooi.