KIMBERLEY GEESTESGESONDHEIDS HOSPITAAL AMPER VOLTOOI | SAUK.co.za - Nuus.info
Dit is ‘n dekade agter skedule en kos ses keer meer as oorspronklik beplan is, maar die Kimmberley geestesgesondheids hospitaal sal eers volgende maand voltooi word. Die Noord-Kaapse amptenare het Dinsdag LPs verseker
Konstruksie op die 286-bed-hospitaal het in 2006 begin. Dit was oorspronklik veronderstel om in 2008 aan die Noord-Kaapse gesondheidsdepartement oorhandig te word, maar die projek is herhaaldelik vertraag, deels weens ‘n regsdispuut tussen die provinsiale departement van openbare werke en sy eerste kontrakteur, Vista Park Developers.
Die departement het Vista ontslaan nadat hy besef het dat dit nie die omvang van die projek hanteer nie. Die koste van die projek het die afgelope 10 jaar van R290 miljoen tot R1,86 miljard beloop.
Lesetja Mabona, hoof van die departement van infrastruktuur van die Noord-Kaap, het aan die parlement se portefeuljekomitee oor gesondheid gesê dat nege van die 31 blokke van die hospitaal voltooi is en die res naby aan die finalisering was.
Volgens mnr. Steven Jonkers, gesondheidshoof van die Noord-Kaap, sal die Kimberley-geestesgesondheidshospitaal die Vrystaatse Psigiatriese Kompleks (voorheen bekend as die Oranje-hospitaal), wat ontmantel word, vervang.
« GEMEENSKAP VERDEEL NADAT BOER AANGEKLA WORD VAN MOORD
Polisie Skiet 9 Lede Van Rower-Bende Dood – Kwa-Zulu Natal »