G-Voucher - Tuinprojek. Kerkraadsvergadering 6 Mei PDF
Download "G-Voucher - Tuinprojek. Kerkraadsvergadering 6 Mei 2014"
1 G-Voucher - Tuinprojek Kerkraadsvergadering 6 Mei 2014
2 Agtergrond Idee voorgelê by G-Voucher in Nov 2013 Aanvanklike doelwitte Werkverskaffing vir die haweloses Hou hulle besig vir n tyd van die dag Rehabilitasie tyd Werk vir kos en blyplek Tuin is meer middel tot die doel
3 Uitdagings Sekuriteit - omheining Grond - kwaliteit Water toegang en koste Toesig - koste Arbeid beskikbaarheid, werketiek Effek van bloekoms grond en verdere ontwikkeling Produksie plan ens
4 Terrein Okt 2013
5 Fase 1 Besluit moet iets op die grond kry Grond probleem plant in kratte, bande of in pots met potgrond. Los ook bloekom-effek gedeeltelik op Water drupbesproeiing Sekuriteit omheining is opgesit Toesig -? Was nog n probleem Arbeid kers opgesteek by Straatwerk se Ophelp-projek in Kaap Betaal werkers per 4 uur skofte Werk volgens stukwerk
6 Fase 1 Begin datum: 10 Februarie 2014 Die volgende mense maak die begin moontlik: Potgrond Chris Smit en Reliance Grondbewerking en gereedskap Jannie Bosman en sy span Besproeiing Clifford Frylinck Plantjies Radical Seedlings (Marius Langenhoven) Gemeente help met toerusting. Produksie raad en groeimiddels Fritz Otto Hawelose mense van G-voucher verskaf arbeid maks 8 deurlopend 3.
8 Fase 1 Area ongeveer 400m²
9 Terrein Feb 2014
12 Fase 2 Met Fase 1 is net aangeplant wat beskikbaar was. Spinasie, kool, aartappels en pampoene Met Fase 2 meer volledige produksieplan en beter kombinasie van groentes. Volgende moet in plek wees vir Fase 2: Grondbewerking Laaste gedeelte omheining van kerk Projek voorlegging en goedkeuring deur Dept Landbou vir Fase 2, 3 en 4 Projek goedkeuring deur EPWP loonsubsidie program
13 Fase 2 Dept Landbou voorlegging sluit die volgende in: Besproeiingstelsel vir 400m², 800m²(suidelike parkeer terrein) en by bome in begraafplaas. Tuingereedskap Stoorplek vir gereedskap en produksiemiddele Grond potgrond en bo-grond Opleiding vir werkers Produksiemiddele soos bv plantjies vir totale gebied 1 600m²
14 Fase 2 Doelwitte vir hierdie fase Berei beddings voor Installering van besproeiing van 400m² en vir bome in begraafplaas Maak van olyfboom steggies vir begraafplaas Uitvoering van produksie plan Skep ongeveer 10 nuwe werksgeleenthede vir Fase 2 en 3 Vestiging van gemeenskap betrokkenheid by projek
15 Fase 2 Area ongeveer 400m²
16 Fase 3 Hierdie fase kan slegs begin nadat die bome afgekap is.
17 Fase 3 Area ongeveer 800m² 1 2 3
18 Fase 3 Area is hoofsaaklik onder bloekoms. Genoodsaak om in kratte te plant. Fase 3 sluit in die aanplanting van die olyf- en sitrusbome in die begraafplaas
19 Toekoms visie Gemeenskap betrokkenheid is krities. Alle kerke, groepe en organisasies moet betrek word Die idee is dat elke groep (bv Skrop) neem verantwoordelikheid van een bedding (ons voorsien infrastruktuur, lone, produksiemiddele ens), maar Skrop werk elke dag met arbeider. Watervoorsiening bekosbare water is krities. Die moontlike sink van boorgat kan projek baie help Sekuriteit van perseel Omheining maak reeds groot verskil Hele perseel baie kwesbaar in die aand.
20 Wat beteken die projek Ons het met 8 mense begin. Dag 2 was net 3 oor. n Man van iets in die 40, n vrou en n 67 jarige. Aan die begin het dit vir hulle gegaan oor die R50 per dag en om so min as moontlik te doen vir die dag. Na 3 maande het hulle die sleutels van die projek. Hulle kyk hou toesig oor gereedskap as ander mense kom saam werk. Hulle kom werk naweke sonder betaling om op di e warm dae nat te gooi. Hulle gee raad oor wat nog gedoen of verander moet word.
21 Besluite verlang: Toestemming word verleen: Dat Wellingtongemeente eienaarskap aanvaar van die projek; vir die gedeeltelike benutting van die Suidelike parkeerterrein; vir die ondersoek na n boorgat vir water; vir aanplant van olyf- en sitrusbome in begraafplaas; en dat kennis geneem word dat die 11 bome op die suidelike parkering afgekap word.