Installation of UODL Bridgit backup server software on a NWU server | IT-Project
Installation of UODL Bridgit backup server software on a NWU server
Request was submitted by Pieter Badenhorst (UODL)
UODL requests the backup server software of Bridget to be hosted on a NWU server.
Project Document Approved Project Documentation
1. NWU IT Systems launch van die projek	Complete 100% Tasks 0 / 0
Projek dokumentasie, ens.
Doeldatum 16 Nov 2015
2. NWU IT Systems lewer server gereed om Bridget Applikasie te laai	Complete 100% Tasks 0 / 0
Doeldatum 19 Nov 2015
3. UODL laai Bridget sagteware	Complete 100% Tasks 0 / 1
Doeldatum 21 Nov 2015
4. UODL toets stelsel	Complete 100% Tasks 0 / 0
Doeldatum 04 Des 2015
5. NWU IT Sys handel projek af	Complete 100% Tasks 0 / 0
Doeldatum 07 Des 2015
Project Discussion 7 Responses to Installation of UODL Bridgit backup server software on a NWU server
Hoop dit gaan goed. Voorspoed vir 2016! Ons het toe einde laas jaar als getoets op die bridgit server. Dit lyk of dit goed werk. Daar was ook al verlede week n paar toets sessies gewees, en dit het ook goed afgeloop. Ons het more en Donderdag ons eerste amptelike sessies vir die jaar, dit sal die groot bepalende faktor wees.
Maar ek glo julle kan die projek as afgehandel beskou. Ons het met ons vergadering ooreen gekom dat daar slegs vir internet konneksie van die Bridgit server bystand van julle kant af gegee sal word, of gaan dit maar deur die gewone kanale gerapporteer word (IT-OPS)?
Weereens dankie vir julle vinnige bystand met die projek. Dit is dalk vir julle n klein projek gewees, maar is ontsettend belangrik vir ons.
Ek het vanoggend vir Pieter ‘n e-pos gestuur om te vra of ons die projek amptelik kan afhandel.
Ek probeer tans vir Pieter Badenhorst kontak om te hoor of ons die projek mag afhandel.
E-pos aan Flip gestuur om aansoek te doen vir die vmware bediener wat ons benodig vir die projek:
Vir die “Installation of UODL Bridgit backup server software on a NWU server” projek (http://it-project.nwu.ac.za/?p=503) het ons nodig om teen 19 Nov 2015 ‘n Windows 2012 bediener te lewer met 4 CPUs; 8GB geheue en 65GB local disk.
Die rede vir die vinnige doeldatum is omdat UODL ‘n window of opportunity het om die bediener te toets in die 2 weke van 23 Nov tot 4 Des 2015.
Pieter ek het mondelings met Flip gesels oor die resources wat ons vir die virtual nodig het. Hierdie e-pos dien as amptelike kennis van die versoek aan hom.
Flip sal die versoek bespreek in hulle bestuursvergadering eerskomende Maandag, waarna hy vir my terugvoer sal gee.
Vrae, voorstelle en kommentaar is welkom.
We had a meeting with UODL this morning. The following was agreed upon:
NWU IT Systems launch project (documentation, etc.) – 16 Nov 2015
NWU IT Systems deliver server ready to load Bridget Application – 19 Nov 2015
UODL loads Bridget software – 21 Nov 2015
UODL tests system – 4 Des 2015
NWU IT Sys closes project – 7 Des 2015
The following expectations was places on the table by UODL:
IT-Sys provides UODL with a Virtual Server. Specs are according to the Bridget documentation.
IT-Sys (with Inf) organise ports to be opened on the NWU firewall as specified in Bridget documentation.
The server must be monitored the same as all other UODL Satellite centrums.
UODL will install and support the Bridget application, IT supports hardeware (vmware); the OS and supporting infrastructure (netwerk, FW, ens).
NO updates should be applied automatically. The update can be downloaded to the server, but UODL will choose which updates to apply and when to apply it.
I will update the phases, etc of the project within the next two working days.
Hannes asked me to get involved with Project. I will set up a meeting to discuss the need and expectations so we can set up a scope of work to kick off the project.
Bridgit cannot be replaced with Adobe Connect. Hetzner is hosting the Bridget server at the moment.
Bridgit will have to assist with the installation.