Thông tư liên tịch 54/TTLB
Hướng dẫn công tác quản lý và cấp phát vốn đầu tư XDCB đối với công trình đường dây tải điện Bắc Nam 500 KV trong giai đoạn thi công chưa có tổng dự toán được duyệt
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 1992-10-10

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NĂNG LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 54/TTLB Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN BỘ Hướng dẫn công tác quản lý và cấp phát vốn đầu tư XDCB đối với công trình đường dây tải điện Bắc Nam 500 KV trong giai đọan thi công chưa có tổng dự tóan được duyệt __________________________ Công trình đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV phải thi công nhanh để sớm hòan thành đưa vào sử dụng, trong điều kiện chưa có đơn giá, thiết kế kỹ thuật và tổng dự tóan được duyệt. Để đảm bảo yêu cầu thi công công trình đúng tiến độ, đồng thời quản lý chặt chẽ việc cấp phát sử dụng vốn, tiết kiệm, hợp lý phù hợp đặc điểm vừa thi công vừa khẩn trương xây dựng hòan thiện các căn cứ quản lý, cấp phát vốn theo Điều lệ quản lý XDCB đã ban hành, căn cứ thông báo số 3979/PPLT ngày 5/9/1992 của Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép Liên Bộ Tài chính - Năng lượng hướng dẫn việc thực hiện quản lý và cấp phát vốn đầu tư XDCB áp dụng cho công trình trong giai đọan chưa có tổng dự tóan được duyệt như sau: I. NGUYÊN TẮC CHUNG: 1/ Vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV được quản lý và cấp phát theo 4 bước: Bước 1: Tạm ứng vốn xây lắp, khảo sát thiết kế, gia công cột và chuẩn bị VTTB nhập khẩu cho xây dựng công trình. Bước 2: Tạm thanh tóan vốn cho khối lượng XDCB đã hòan thành theo thiết kế và đơn giá tạm tính do Bộ Năng lượng tạm duyệt đối với công tác xây lắp và khảo sát thiết kế. Bước 3: Cấp phát vốn thanh tóan khối lượng XDCB hòan thành theo đơn giá dự tóan và thiết kế được cấp có thẩm quyền duyệt chính thức. Bước 4: Quyết tóan vốn của từng hạng mục công trình XDCB đã hòan thành và tổng Quyết tóan công trình XDCB hòan thành. 2/ Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư XDCB) thẩm tra và chuyển vốn Ngân sách Nhà nước đầu tư cho công trình theo kế họach hàng qúy sang Kho bạc Nhà nước để Kho bạc Nhà nước quản lý và cấp phát vốn cho công trình. Kế họach vốn hàng qúy được chia ra từng tháng, căn cứ vào kế họach khối lượng thi công, khối lượng sản xuất gia công cột; nhu cầu thanh tóan vật tư thiết bị mua trong nước và nhập khẩu, nhu cầu kế họach về vốn xây lắp, gia công cột, khảo sát thiết kế được tính trên cơ sở giá tạm tính do Bộ Năng lượng duyệt. Nhu cầu kế họach về vốn vật tư, thiết bị được căn cứ giá ghi trong hợp đồng kinh tế và các chứng từ mua hàng hợp lệ. 3/ Thực hiện tạm thanh tóan vốn cho khối lượng XDCB đã hòan thành là biện pháp quản lý tình hình sử dụng số vốn đã cấp tạm ứng, không phải là khỏan xác định cấp phát thanh tóan chính thức khối lượng XDCB hòan thành. Khi có đơn giá dự tóan chính thức được duyệt, Ban Quản lý công trình và Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh tóan khối lượng XDCB đã hòan thành và thanh tóan số vốn đã cấp tạm ứng. Đồng thời chấm dứt biện pháp tạm thanh tóan khối lượng hòan thành để thực hiện việc cấp phát thanh tóan khối lượng hòan thành theo quy định chung. 4/ Cục Kho bạc Nhà nước trực tiếp quản lý và cấp phát vốn đầu tư XDCB cho Ban Quản lý công trình. Các Chi cục Kho bạc Nhà nước làm nhiệm vụ quản lý và cấp phát vốn cho Chi nhánh ban quản lý công trình theo nhiệm vụ do Cục Kho bạc Nhà nước phân công. Các Chi nhánh Ban Quản lý công trình phải chịu sự quản lý, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước và làm đầy đủ thủ tục cần thiết theo quy định với Chi cục Kho bạc Nhà nước để được tạm ứng và cấp phát vốn thanh tóan. 5/ Khi làm thủ tục xin ứng hoặc cấp thanh tóan vốn theo kế họach, Ban quản lý công trình phải gửi kèm hồ sơ, tài liệu tạm thanh tóan khối lượng hòan thành đã nghiệm thu tháng trước có xác nhận của chi nhánh Ban quản lý công trình cơ sở để Kho bạc Nhà nước có căn cứ xem xét trước khi cấp phát. Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thông báo duyệt tạm thanh tóan khối lượng hòan thành bằng văn bản gửi đến Ban Quản lý công trình đồng thời gửi các cơ quan có trách nhiệm của hai Bộ. Ban Quản lý công trình có trách nhiệm tính tóan chặt chẽ số vốn xin cấp tạm ứng, quản lý và kiểm tra việc sử dụng số vốn tạm ứng đã cấp cho các đơn vị thi công, bảo quản an tòan và huy động nhanh VTTB đã chuẩn bị vào thi công xây dựng công trình. 6/ Ngòai những điểm hướng dẫn trong Thông tư này Kho bạc Nhà nước và Ban quản lý công trình phải chấp hành đầy đủ các quy định tại Thông tư số 17/TC-ĐT ngày 28/5/1992 của Bộ Tài chính. II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ: 1/ Lập, duyệt kế họach và chuyển vốn đầu tư cấp phát qúy: - Ban quản lý công trình lập kế họach vốn đầu tư hàng qúy căn cứ vào kế họach đầu tư năm được duyệt và tiến độ thi công, nhu cầu VTTB cần chuẩn bị trong qúy. Kế họach vốn đầu tư hàng qúy đã được Bộ Năng lượng duyệt được gửi cho Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư XDCB) để làm thủ tục thẩm tra và thông báo số vốn Ngân sách Nhà nước được cấp. Trong kế họach qúy có chia ra từng tháng. Khối lượng tính theo thiết kế thi công và đơn giá tạm tính của Bộ Năng lượng duyệt. Nhu cầu vốn thanh tóan VTTB nhập khẩu và gia công cột cần tạm ứng tính theo hợp đồng kinh tế đã đăng ký và thời gian nhận hàng, thanh tóan . - Kèm theo kế họach qúy phải có bảng tổng hợp khối lượng hòan thành đã tạm thanh tóan (XL, KSKT) và thanh tóan (KTCB khác) của từng đơn vị qúy trước được Cục Kho bạc Nhà nước đã làm thủ tục duyệt bằng văn bản. - Vốn ngọai tệ cấp cho công trình theo kế họach đã duyệt và thông báo. Bộ Tài chính giao cho Vụ Đầu tư XDCB thông báo duyệt vốn và làm thủ tục chuyển vốn theo kế họach sang Kho bạc Nhà nước để Cục Kho bạc Nhà nước quản lý và cấp phát trực tiếp cho Ban quản lý công trình. 2/ Cấp vốn tạm ứng: a. Tạm ứng cho đơn vị thi công xây lắp: Căn cứ kế họach tháng trong kế họach qúy đã được duyệt và thông báo vốn đầu tư công trình, Ban Quản lý công trình lập và gửi Kho bạc Nhà nước các hồ sơ duyệt nhu cầu vốn tạm ứng cho từng đơn vị thi công. Trong đó, phân tích rõ số vốn tạm ứng. - Tính theo kế họach khối lượng thi công và đơn giá tạm tính. - Đơn vị thi công phải chuẩn bị vật tư có tính chất thời vụ. - Trừ đi số vốn hiện vật của Ban Quản lý công trình cấp cho đơn vị thi công sử dụng vào khối lượng trong kỳ kế họach. Cục Kho bạc Nhà nước thẩm tra và giải quyết cấp vốn tạm ứng cho Ban Quản lý công trình, đồng thời làm thủ tục chuyển vốn theo yêu cầu của Ban Quản lý công trình cho từng đơn vị nhận tạm ứng. Ban Quản lý công trình có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc sử dụng số vốn đã nhận tạm ứng đối với các đơn vị phục vụ thi công xây lắp công trình. b/ Tạm ứng để Ban Quản lý công trình thanh tóan mua VTTB nhập khẩu và gia công cột: Khi có nhu cầu thanh tóan về các khỏan VTTB nhập khẩu, gia công cột, Ban Quản lý công trình lập và gửi Cục Kho bạc Nhà nước các chứng từ thanh tóan kèm theo Hợp đồng kinh tế đã ký, báo nhận hàng, giao nhận hàng để Cục Kho bạc Nhà nước thẩm tra, cấp vốn tạm ứng chuyển trả thẳng cho đơn vị bán hàng, đơn vị gia công theo yêu cầu của Ban Quản lý công trình. Vốn thanh tóan được chuyển trả trực tiếp cho đơn vị đã ký Hợp đồng kinh tế với Ban Quản lý công trình, không chuyển qua tài khỏan của đơn vị trung gian khác. Định kỳ mỗi qúy 1 lần, Ban Quản lý công trình có trách nhiệm lập và gửi báo cáo hai Bộ, Cục Kho bạc Nhà nước về tình hình quản lý, sử dụng vốn tạm ứng; lập bảng kê hiện vật và giá trị hàng đã nhận, đã phân phối cho từng đơn vị thi công, còn tồn tại đơn vị thi công và kho Ban Quản lý công trình, công tác bảo quản và tình trạng số lượng, chất lượng, số đã được đưa vào khối lượng công trình hòan thành. Các chi phí liên quan về nhập khẩu, cảng phí, bốc xếp vận chuyển bảo quản từ khâu nhận hàng đến khâu nhập kho Ban Quản lý công trình và kho của đơn vị thi công, Ban Quản lý công trình tập trung thanh tóan tại Cục Kho bạc Nhà nước. Cục Kho bạc Nhà nước cấp vốn theo đề nghị của Ban Quản lý công trình thanh tóan trả thẳng đơn vị được thanh tóan hoặc theo bảng kê đã thẩm tra chuyển vào tài khỏan tiền gửi của Ban Quản lý công trình tại Kho bạc Nhà nước Hà nội để thực hiện việc chi trả. c/ Tạm ứng cho khảo sát thiết kế: . Từ khi chuẩn bị đầu tư đến nay, vốn tạm ứng đã được cấp phát để thực hiện khảo sát thiết kế, đã có khối lượng hòan thanh và giao nhận tài liệu hồ sơ từng phần để phục vụ thi công và đặt hàng nhập khẩu. Ban Quản lý công trình cùng các đơn vị KSTK thống nhất tiến độ công tác KSTK phải thực hiện để lập, duyệt kế họach vốn đầu tư qúy và cấp vốn tạm ứng như đối với các đơn vị thi công xây lắp; Thực hiện ngay việc tạm thanh tóan khối lượng công việc KSTK đã hòan thành theo từng bước, từng giai đọan, xác định mức độ hòan thành theo tỷ lệ % của tổng khối lượng KSTK để căn cứ giá trị Hợp đồng kinh tế đã ký tính ra số vốn tạm thanh tóan khối lượng hòan thành. Tổng số vốn tạm ứng lũy kế không được quá 70% giá trị hợp đồng KSTK. Từ tháng 9/1992, đề nghị cấp vốn tạm ứng KSTK theo kế họach được duyệt phải kèm theo chứng từ đã tạm thanh tóan khối lượng KSTK hòan thành của tháng trước. 3/ Tạm thanh tóan khối lượng hòan thành: - Từng đơn vị thi công xây lắp phải lập phiếu giá tạm thanh tóan khối lượng hòan thành, kèm theo bảng kê khối lượng hòan thành đã được nghiệm thu cả xác nhận của A, B đúng khối lượng thiết kế, chất lượng và tính theo đơn giá tạm tính do Bộ Năng lượng duyệt. Bảng kê phải có xác nhận của chi nhánh Ban Quản lý công trình và Chi cục Kho bạc Nhà nước. Phiếu giá tạm thanh tóan và bảng kê lập thành 5 bản, gửi Ban Quản lý công trình. Ban Quản lý công trình lập bảng kê tổng hợp, văn bản đề nghị tạm thanh tóan kèm theo các phiếu giá, bảng kê của các đơn vị thi công đã lập và ý kiến thẩm tra của Ban Quản lý công trình gửi Cục Kho bạc Nhà nước. Cục Kho bạc Nhà nước thẩm tra và làm thủ tục phê duyệt tạm thanh tóan khối lượng XDCB đã hòan thành, ký xác nhận trên các phiếu giá. Phiếu giá, bảng kê của từng đơn vị đã duyệt tạm thanh tóan được lưu tại Cục Kho bạc Nhà nước 1 bản, gửi Chi cục Kho bạc Nhà nước 1 bản, trả lại cho Ban Quản lý công trình 3 bản để gửi cho chi nhánh Ban Quản lý công trình và đơn vị thi công làm căn cứ quản lý và hạch tóan. b. Đối với khối lượng KSTK: - Khối lượng công tác khảo sát thiết kế đã thực hiện được tạm thanh tóan cần xác định theo đối tượng từng khâu công việc theo yêu cầu và tính chất của công tác khảo sát thiết kế. - Khối lượng công tác khảo sát gồm khối lượng hòan thành của từng giai đọan khảo sát, bàn giao tài liệu cho thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công. Tài liệu giao có thể cho tòan tuyến đường dây hoặc từng cung đọan, từng trạm biến áp. - Khối lượng công tác thiết kế là khối lượng đã hòan thành theo biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu thiết kế cho Ban Quản lý công trình gồm hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Hồ sơ thiết kế có thể của tòan tuyến đường dây, hoặc từng cung đọan, từng cột gia công, từng trạm biến thế. Hồ sơ tài liệu thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế thi công phải có bản dự tóan kèm theo, nhưng do chưa có đơn giá dự tóan được duyệt, nên có thể tách việc lập dự tóan thành một khâu khối lượng hòan thành riêng để thanh tóan khi lập và duyệt dự tóan. Thủ tục, trình tự lập gửi, thẩm tra và duyệt tạm thanh tóan khối lượng khảo sát thiết kế hòan thành được thực hiện như quy định đối với công tác xây lắp. 4/ Cấp phát thanh tóan khối lượng hòan thành: a. Đối với khối lượng xây lắp: - Khi có đơn giá dự tóan chính thức được duyệt, Ban Quản lý công trình và Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh tóan tòan bộ khối lượng XDCB đã hòan thành từ khi khởi công, làm thủ tục cấp phát thanh tóan khối lượng hòan thành chính thức và thanh tóan số vốn đã tạm ứng và tạm thanh tóan, đồng thời chấm dứt biện pháp tạm thanh tóan khối lượng hòan thành và thực hiện việc cấp phát thanh tóan khối lượng hòan thành theo quy định của Điều lệ quản lý XDCB hòan thành. Việc cấp phát thanh tóan khối lượng hòan thành được thực hiện đối với từng hạng mục công trình, theo đơn giá và dự tóan được duyệt. - Để đảm bảo cấp phát thanh tóan khối lượng hòan thành đúng dự tóan được duyệt đối với từng hạng mục, việc lập phiếu giá, bảng kê thanh tóan khối lượng XDCB hòan thành phải theo từng hạng mục đối với mỗi lần tạm thanh tóan hoặc thanh tóan. Mỗi lần làm thủ tục cấp phát thanh tóan khối lượng hòan thành phải thực hiện việc thanh tóan số vốn đã tạm ứng và giá trị vật tư, thiết bị đã sử dụng. b. Đối với khối lượng khảo sát thiết kế: - Khối lượng công tác khảo sát được thực hiện thanh tóan khối lượng hòan thành một lần căn cứ vào dự tóan được duyệt và hợp đồng kinh tế đã ký với đơn vị khảo sát thiết kế. - Khối lượng công tác thiết kế được thanh tóan khối lượng hòan thành một lần theo dự tóan được duyệt và Hợp đồng kinh tế đã ký giữa Ban Quản lý công trình và đơn vị khảo sát thiết kế. Khi cấp vốn thanh tóan phải trừ đi các khỏan đã cấp tạm ứng và tạm thanh tóan. Nhưng tổng số cấp phát không quá 95% dự tóan công tác thiết kế được duyệt. Phần 5% còn lại, Ban Quản lý công trình thanh tóan cho đơn vị khảo sát thiết kế theo quy định của Điều lệ quản lý XDCB ban hành kèm theo Nghị định 385/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. c. Đối với khối lượng KTCB khác (không kể khảo sát thiết kế): .Áp dụng đối với các lọai công việc hòan thành đủ điều kiện cấp phát thanh tóan khối lượng hòan thành ngay sau khi làm song, không cần tạm ứng: - Chi phí Ban Quản lý công trình: Kho bạc Nhà nước thực hiện việc cấp vốn cho Ban Quản lý công trình theo dự tóan chi phí đã được Bộ Năng lượng duyệt có kèm theo dự tóan chi tiết cho từng chi nhánh Ban Quản lý công trình và văn phòng Ban Quản lý công trình. Cuối qúy các chi nhánh Ban Quản lý công trình phải lập báo cáo quyết tóan với Chi cục Kho bạc Nhà nước. Chi cục Kho bạc Nhà nước kiểm tra, xác nhận, Ban Quản lý công trình tổng hợp và quyết tóan số thực chi với Bộ Năng lượng và Cục Kho bạc Nhà nước. Số vốn đã cấp theo dự tóan chưa chi hết được chuyển sang làm số cấp phát của qúy sau. Chi phí chuyên gia (nếu có) là một khỏan chi tính chung trong dự tóan chi phí của Ban Quản lý công trình. Các khỏan chi bằng vốn tạm ứng và vật tư thiết bị nhập khẩu, gia công cột không nằm trong dự tóan chi phí của Ban Quản lý công trình. Cục Kho bạc Nhà nước chuyển vốn chi phí Ban Quản lý công trình cho các Chi cục Kho bạc Nhà nước theo dự tóan đã duyệt và đề nghị của Ban Quản lý công trình để các Chi cục thực hiện việc cấp phát cho các Chi nhánh và Văn phòng Ban Quản lý công trình. Các Chi cục Kho bạc Nhà nước căn cứ dự tóan được duyệt của Chi nhánh và Văn phòng Ban Quản lý công trình để cấp phát và để quản lý quá trình sử dụng vốn của Văn phòng Ban và Chi nhánh Ban. Cuối qúy Chi cục Kho bạc Nhà nước có văn bản xác nhận số vốn đã cấp và nhận xét quyết tóan của Văn phòng và Chi nhánh Ban gửi về Cục và Ban Quản lý công trình làm căn cứ xét duyệt quyết tóan số thực chi của Ban Quản lý công trình. - Chi phí đền bù và giải phòng mặt bằng: Các khỏan chi phí đền bù đã có đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ, có xác nhận của Chính quyền địa phương và Chi cục Kho bạc Nhà nước đủ điều kiện chi trả, các Chi nhánh Ban Quản lý công trình lập và gửi về Ban Quản lý công trình, Ban Quản lý công trình thẩm tra, tổng hợp và lập bảng kê kèm theo phiếu giá gửi Cục Kho bạc Nhà nước để kiểm tra và làm thủ tục cấp vốn thanh tóan khối lượng hòan thành việc thanh tóan có thể trả trực tiếp cho người được hưởng theo đề nghị của Ban Quản lý công trình hoặc chuyển về Chi cục Kho bạc Nhà nước để cấp phát cho Chi nhánh Ban chi trả theo chứng từ đã thẩm tra. Các khỏan đền bù thực hiện theo phương thức ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nước, sẽ thực hiện theo hướng dẫn trong một văn bản khác của Bộ Tài chính. - Chi phí chuyển quân, lán trại tạm, đường tạm: áp dụng cấp phát thanh tóan khối lượng hòan thành khi có khối lượng hòan thành nghiệm thu và dự tóan đã được duyệt bằng văn bản. Căn cứ để cấp vốn là báo cáo quyết tóan công việc đã thực hiện song, có xác nhận của Chi nhánh Ban Quản lý công trình, của Chi cục Kho bạc Nhà nước và Ban Quản lý công trình đã thẩm tra, lập bảng kê, phiếu giá kèm theo chứng từ liên quan. Cục Kho bạc Nhà nước kiểm tra và cấp vốn thanh tóan trực tiếp cho đơn vị được hưởng theo đề nghị của Ban Quản lý công trình. Phiếu giá và bảng kê đã được cấp vốn thanh tóan, Ban Quản lý công trình phải gửi cho Chi nhánh Ban và Chi cục Kho bạc Nhà nước để theo dõi quản lývà hạch tóan. - Chi phí rà phá bom mìn: báo cáo khối lượng hòan thành đã được nghiệm thu giữa Ban Quản lý công trình và đơn vị thực hiện là căn cứ để Ban Quản lý công trình lập phiếu giá. Thể thức thanh tóan được thực hiện như đối với chi phí chuyển quân, lán trại tạm. Trường hợp cần cấp trước một phần vốn theo giá trị khối lượng đã ký trong hợp đồng kinh tế, Ban Quản lý công trình gửi chứng từ liên quan và hợp đồng kinh tế cùng với giấy đề nghị đến Cục Kho bạc Nhà nước để xem xét giải quyết cấp vốn tạm ứng. Khi khối lượng hòan thành đầy đủ đúng hợp đồng kinh tế, Ban Quản lý công trình phải cùng đơn vị thanh lý hợp đồng, lập phiếu giá thanh tóan khối lượng hòan thành thanh tóan số vốn tạm ứng và cấp phát thanh tóan số vốn còn lại. III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1/ Thông tư này được thi hành đồng thời với các văn bản đã ban hành về quản lý và cấp phát vốn ĐTXDCB đối với công trình đường dây tải điện 500 KV Bắc - Nam của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các Bộ, các ngành. Nội dung quy định hướng dẫn trong Thông tư này là những điểm cho phép thực hiện biện pháp quản lý cấp phát vốn đối với công trình được vận dụng trong giai đọan công trình chưa có đủ các căn cứ quản lý theo quy định chung, chưa có đơn giá, tổng dự tóan thiết kế được duyệt chính thức. 2/ Các đơn vị thi công xây lắp, khảo sát thiết kế xây dụng công trình, Ban Quản lý công trình, các Vụ, Cục chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng, các Kho bạc Nhà nước . . . có trách nhiệm thi hành Thông tư này. 3/ Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/09/1992. 4/ Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định hướng dẫn trong Thông tư này, hai Bộ yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan có trách nhiệm làm ngay những việc sau đây: a. Ban Quản lý công trình cùng các đơn vị liên quan hòan chỉnh đơn giá tạm tính, dự tóan chi phí Ban Quản lý công trình, có sự tham giá của Cục Kho bạc Nhà nước, trình Bộ Năng lượng duyệt làm căn cứ tính kế họach vốn đầu tư hàng qúy, tháng và giải quyết tạm thanh tóan khối lượng hòan thành. b. Trong tháng 9/1992, các đơn vị thi công, khảo sát thiết kế, các Chi nhánh Ban Quản lý công trình và Ban Quản lý công trình phải báo cáo tình hình thực hiện đầu tư, quản lý sử dụng vốn đầu tư công trình từ khởi công đến hết tháng 8/1992. Ban Quản lý công trình cùng Cục Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm thanh tóan khối lượng hòan thành về xây lắp, khảo sát thiết kế và các khỏan chi KTCB khác, đồng thời báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng vật tư thiết bị nhập khẩu, gia công cột của Ban Quản lý công trình đã thực hiện, số đã phân phối cho các đơn vị sử dụng vào khối lượng công trình, số còn tồn kho của Ban Quản lý công trình, của từng đơn vị thi công, tình trạng số lượng, chất lượng vật tư thiết bị và công tác bảo quản. c. Thành lập “tổ liên ngành” để giúp hai Bộ và Nhà nước về quản lý, cấp phát và sử dụng vốn đầu tư công trình trong quá trình thi công xây dựng. Tổ Liên ngành làm nhiệm vụ định kỳ kiểm tra, phát hiện và để xuất kiến nghị với hai Bộ và Nhà nước về những vấn đề sự việc liên quan trong công tác quản lý vốn, cấp phát, thanh tóan và sử dụng vốn đầu tư XDCB cho công trình của các đơn vị, các ngành, các cấp trực thuộc hai Bộ làm nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Thành phần Tổ liên ngành gồm chuyên viên của Hai Bộ cử ra: Bộ Tài chính : Vụ TVCN, Vụ Đầu tư, Kho bạc Nhà nước . Bộ Năng lượng: Vụ Tài vụ, Vụ XDCB, Ban QLCT. Tổ trưởng chọn trong số chuyên viên tham gia Tổ, do Bộ Tài chính đề nghị và Bộ Năng lượng ra quyết định. d. Ban Quản lý công trình có trách nhiệm xây dựng và kiện tòan công tác hạch tóan kế tóan, thống kê đảm bảo chặt chẽ có nề nếp từ khâu hạch tóan ban đầu đến khâu hạch tóan tổng hợp để thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra và quyết tóan từng hạng mục công trình hòan thành và tổng quyết tóan tòan bộ công trình theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo cho hai Bộ để có biện pháp giải quyết thống nhất./. KT/BỘ TRƯỞNG BỘ NĂNG LƯỢNG KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Lê Liêm THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Phạm Văn Trọng