Thông tư 167/1998/TT-BGTVT
Hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán công trình xdcb thuộc ngành GTVT
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành: 1998-06-18

THÔNG TƯ Hướng dẫn việc điều chỉnh dự tóan công trình XDCB thuộc ngành GTVT (áp dụng thông tư hướng dẫn số 08/1997/TT-BXD ngày 05/12/1997 của Bộ Xây dựng) ________________ Căn cứ chỉ thị số 05/1998/CT-TTg ngày 22/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ "về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng"; Trên cơ sở Thông tư số 08/1997/TT-BXD ngày 05/12/1997 của Bộ Xây dựng "hướng dẫn điều chỉnh dự tóan công trình XDCB"; Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc điều chỉnh dự tóan các công trình XDCB sử dụng vốn Nhà nước thuộc Bộ GTVT quản lý như sau : I - ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐIỀU CHỈNH DỰ TÓAN : Áp dụng theo đúng Thông tư số 08/1997/TT-BXD ngày 05/12/1997 của Bộ Xây dựng "hướng dẫn điều chỉnh dự tóan XDCB", cụ thể : 1.1 - Đối tượng : * Chỉ tiến hành điều chỉnh 02 thành phần trong chi phí trực tiếp là chi phí nhân công và chi phí máy. Do vậy, để đơn giản hóa trong văn bản hướng dẫn, cụm từ "Đơn giá" nêu trong văn bản này chỉ gồm 02 thành phần chi phí trực tiếp trong Đơn giá là : chi phí nhân công và chi phí máy. *Chi phí chung, thuế và lãi : áp dụng đúng tỷ lệ quy định trong phụ lục II của TT 08/1997/TT-BXD sau khi đã điều chỉnh phần chi phí trực tiếp. 1.2 -Mức điều chỉnh : + Tăng lên 1,2 lần chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp. + Tăng lên 1,15 lần chi phí máy trong chi phí trực tiếp. Lưu ý : Chi phí trực tiếp được hiểu bao gồm kể cả các khỏan lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác được Nhà nước cho phép. II - PHẠM VI VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐIỀU CHỈNH : Mức điều chỉnh nêu trên được áp dụng để điều chỉnh các dự tóan XDCB sử dụng vốn Nhà nước trong phạm vi và thỏa mãn các điều kiện như sau : 2.1 - Các khối lượng xây lắp thực hiện từ 01/01/1997 thuộc các công trình chưa quyết tóan và thực hiện theo phương thức Hợp đồng có điều chỉnh giá cho tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu). 2.2 - Các dự tóan công trình hoặc gói thầu phải có phân tích đơn giá chi tiết của từng chi phí nhân công, chi phí máy trong chi phí phí trực tiếp. 2.3 - Đơn giá được áp dụng điều chỉnh : a - Đơn giá chi tiết được lập theo Đơn giá XDCB của địa phương ban hành. b - Đơn giá chi tiết được cấu thành : - Từ Định mức hao phí nhân công, nhân với tiền lương theo bảng lương A6 do nhà nước ban hành (chi phí nhân công). - Từ Định mức hao phí Máy, nhân với Giá ca máy do Nhà nước ban hành kèm theo quyết định số 57/BXD-VKT ngày 30/3/1994 (chi phí máy). III - PHƯƠNG THỨC ĐIỀU CHỈNH GIÁ : 3.1 - Đối với công trình hoặc gói thầu được chỉ định thầu hoặc giao thầu trực tiếp : (Thanh tóan theo dự tóan xây lắp được duyệt). a -* Phải lọai bỏ những phần chênh lệch đã điều chỉnh khác với mức điều chỉnh quy định tại điểm (I) về chi phí nhân công, chi phí máy, chi phí chung, thuế và lãi trong giá DTXL được duyệt trước đây để đưa về đúng số liệu dự tóan ban đầu chưa điều chỉnh. b-* Sau đó tiến hành điều chỉnh đúng theo mức điều chỉnh quy định tại điểm (I) nêu trên và tính tóan xác định lại Giá giao thầu sau khi điều chỉnh (G GT ). c-* Từ đó có thể xác định Giá trị chênh lệch (m CL ) giữa Giá giao thầu sau khi điều chỉnh so với Giá dự tóan XL được duyệt (G DTXL ). m CL = ½ ­ G GT đc ¾ G DTXL ½ 3.2 - Đối với công trình đấu thầu (được thanh tóan theo Đơn giá trúng thầu). Đơn giá trúng thầu là Đơn giá do nhà thầu tự cân đối để bỏ thầu thỏa mãn yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và phù hợp với mặt bằng giá, thể chế hiện hành của Nhà nước tại thời điểm mở thầu ¾ Nên có thể dẫn đến có Đơn giá cao hơn, có đơn giá thấp hơn so với Đơn giá của Nhà nước với cùng lọai công việc. Do vậy phương thức điều chỉnh Đơn giá trúng thầu được tiến hành như sau : a - Trên cơ sở giữ nguyên cấu trúc lập Đơn giá của nhà thầu (không làm thay đổi bản chất xây dựng Giá dự thầu của nhà thầu) : * Nếu cấu trúc theo kiểu dạng (2.3a) nêu trên, phải rà sóat hiệu chỉnh về đúng Đơn giá XDCB của địa phương hiện hành tại thời điểm mở thầu. * Nếu cấu trúc đơn giá theo kiểu dạng (2.3.b), phải tiến hành thay thế tương ứng - Bằng Định mức hiện hành của Nhà nước hoặc Định mức riêng của công trình được cấp thẩm quyền duyệt - Bằng tiền lương theo bảng lương A 6 do Nhà nước ban hành theo Nghị định 05/CP ngày 26/01/1994 (Bảng lương A 6 ) - Bằng Giá ca máy theo Giá ca máy trong XDCB ban hành theo quyết định số 57/BXD-VKT ngày 30/3/1994 của Bộ Xây dựng (Giá ca máy 57/BXD-VKT). b - Sau khi thay thế tương ứng ĐM, giá Nhà nước ban hành như điểm (3.2.a) nêu trên, tiến hành tính tóan xác định lại Đơn giá (gọi là ĐG NN ). c - So sánh kết quả Đơn giá được tính tóan lại sau khi thay thế ở trên (ĐG NN ) với Đơn giá trúng thầu của nhà thầu (ĐG TT ) : + Nếu Đơn giá của hạng mục công việc thứ (i), sau khi thay thế nhỏ hơn Đơn giá trúng thầu của nhà thầu (ĐG NNi < ĐG TTi ) sẽ không được điều chỉnh Đơn giá trúng thầu này nữa. + Nếu Đơn giá của hạng mục công việc thứ (j), sau khi thay thế lớn hơn Đơn giá trúng thầu của nhà thầu (ĐG NNj > ĐG TTj ) sẽ được tiến hành điều chỉnh theo phương thức hướng dẫn tiếp theo (tại điểm 3.2d). d - Phương thức điều chỉnh Đơn giá trúng thầu được điều chỉnh : Giả sử điều chỉnh Đơn giá trúng thầu thứ j (ĐG NNj > ĐG TTj ) các bước tiến hành như sau: * Rà sóat, lọai bỏ tòan bộ phần đã điều chỉnh khác với mức qui định tại điểm (I) nêu trên về chi phí nhân công, chi phí máy trong đơn giá trúng thầu của nhà thầu, để đưa về số liệu Đơn giá chưa điều chỉnh (ĐGj). * Sau đó tiến hành điều chỉnh theo mức điều chỉnh quy định tại điểm (I) và tính tóan xác định lại Đơn giá trúng thầu sau khi được điều chỉnh (ĐG TTj ). * Nếu đơn giá sau khi điều chỉnh (ĐG TTj ) thấp hơn Đơn giá trúng thầu (ĐG TTj ) : ĐG TTj đc < ĐG TTj Chấp thuận giữ nguyên Đơn giá trúng thầu của nhà thầu là đơn giá chính thức để thanh tóan. IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN : Căn cứ hướng dẫn tại thông tư này, Chủ đầu tư thẩm tra dự tóan và đơn giá chi tiết đảm bảo đúng, đủ, chính xác theo phạm vi và điều kiện diều chỉnh, phương thúc điều chỉnh để tiến hành điều chỉnh phù hợp với thực tế của từng công trình cụ thể. 4.1 - Trong trường hợp Tổng giá trị xây lắp công trình ( cộng giá trị XL của tòan bộ các gói thầu ) sau khi được điều chỉnh không vượt phần xây lắp của Tổng mức đầu tư được duyệt : Cho phép Chủ đầu tư chấp thuận để thực hiện thanh quyết tóan công trình và chịu trách nhiệm trước Bộ về kết quả điều chỉnh của mình. Văn bản chấp thuận này có Giá trị thực hiện như văn bản duyệt. 4.2 - Trong trường hợp tổng Giá trị xây lắp công trình (cộng Giá trị XL của tòan bộ các gói thầu) sau khi điều chỉnh vượt phần xây lắp của Tổng mức đầu tư được duyệt : Chủ đầu tư phải lập thủ tục trình duyệt kèm theo đầy đủ bản Thuyết minh và giải trình tính tóan chi tiết để Bộ xem xét quyết định. 4.3 - Đối với công trình hoặc gói thầu thực hiện theo phương thức "Hợp đồng trọn gói" : Trên cơ sở tờ trình của Chủ đầu tư, Bộ sẽ xem xét giải quyết cho từng công trình cụ thể, tùy theo hòan cảnh, điều kiện khó khăn trong quá trình xây dựng. 4.4 - Đối với công trình đầu tư bằng nguồn vốn vay nước ngòai cần phải đối chiếu với điều khỏan Hợp đồng và Hồ sơ mời thầu được duyệt, trong đó có quy định cụ thể về trượt giá hoặc các phần công việc được điều chỉnh giá, để tiến hành điều chỉnh Giá cho phần khối lượng do các nhà thầu trong nước, được trúng thầu, đảm bảo phù hợp với văn bản hướng dẫn này. 4.5 - Đối với các công trình quan trọng được phép xây dựng - Đơn giá riêng cho công trình hoặc được các cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng, các khỏan phụ cấp, chế độ chính sách riêng để tính vào đơn giá tiền lương : Chủ đầu tư phải lập thủ tục trình Bộ xem xét nếu có yêu cầu điều chỉnh để áp dụng. (Vì kết quả tính tóan sau khi được điều chỉnh Giá theo đối tượng và mức quy định tại điểm (I) nêu trên lớn hơn Giá trị dự tóan XL được duyệt). 4.6 - Các vấn đề khác, không nêu tại văn bản hướng dẫn này, sẽ áp dụng đúng như Thông tư số 08/1997/TT-BXD ngày 05/12/1997 của Bộ Xây dựng "hướng dẫn điều chỉnh dự tóan công trình XDCB". Trong quá trình thực hiện văn bản này, nếu có gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp, đề nghị các Chủ đầu tư có văn bản báo cáo Bộ (qua Cục GĐ & QLCL CTGT) để xem xét giải quyết./.