Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các Dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ninh
Ngày ban hành: 2012-12-12

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các Dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh _______________________ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Luật Xây dựng năm 2003; Luật Đầu tư năm 2005; Luật Doanh nghiệp năm 2005; Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Luật Nhà ở năm 2005; Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006; Luật Quy họach đô thị năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện các Luật nêu trên; Xét đề nghị của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh tại Tờ trình số 182/TTr - BXTĐT ngày 29/11/2012, Ý kiến tham gia của các Sở, Ngành và địa phương; Văn bản thẩm định số 215/BC-STP ngày 28/11/2012 của Sở Tư pháp. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau: - Quyết định số 618/2007/QĐ-UBND ngày 13/02/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành quy định tạm thời về liên thông giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đối với các nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; - Quyết định số 4444/2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành quy định về trình tự chấp thuận địa điểm xây dựng và lập, thẩm định, phê duyệt quy họach chi tiết xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Quảng Ninh”; - Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; - Quyết định số 4052/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành quy định về Quản lý các dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; - Quyết định số 2222/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngòai ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; - Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngòai ngân sách có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; - Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v quy định các điều kiện lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; - Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 03/2/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v ban hành quy chế quản lý, thanh tóan hòan trả tiền ký qũy đối với Chủ đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” và các quy định của UBND tỉnh trước đây trái với quy định kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. - TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đỗ Thông QUY ĐỊNH Về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) _____________________________________________________ Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngòai (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Điều 1. Phạm vi áp dụng - Quy định về trình tự, thủ tục hành chính, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước ngòai các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế sử dụng nguồn vốn ngòai ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. - Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy họach đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. - Quy định trình tự, thủ tục giải quyết các trường hợp thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất và gia hạn thời gian sử dụng đất (kể cả các dự án thăm dò, khai thác tài nguyên, khóang sản), Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. - Quy định công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Nhà đầu tư trong nước, Nhà đầu tư nước ngòai họat động đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến họat động Đầu tư, Xây dựng, Quy họach xây dựng, Quản lý đất đai và môi trường. 3. Các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình quản lý, thực hiện các dự án Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 4. Quy định này không áp dụng cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân Quy họach, Xây dựng nhà ở riêng lẻ; xin giao đất làm nhà ở; giao đất, thuê đất để sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Đô thị: là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu họat động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngọai thành của thành phố; nội thị, ngọai thị của thị xã; thị trấn. 2. Đô thị mới: là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo định hướng quy họach tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, được đầu tư xây dựng từng bước đạt các tiêu chí của đô thị theo quy định của pháp luật. 3. Khu đô thị mới: là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. 4. Quy họach đô thị: là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy họach đô thị. 5. Nhiệm vụ quy họach: là các yêu cầu về nội dung nghiên cứu và tổ chức thực hiện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để lập đồ án quy họach đô thị. 6. Đồ án quy họach đô thị: là tài liệu thể hiện nội dung của quy họach đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy họach đô thị. 7. Quy họach chung: là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. 8. Quy họach phân khu: là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy họach đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy họach chung. 9. Quy họach chi tiết: là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy họach đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa nội dung của quy họach phân khu hoặc quy họach chung. 10. Thời hạn quy họach đô thị: là khỏang thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính tóan các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc lập đồ án quy họach đô thị. 11. Thời hạn hiệu lực của quy họach đô thị: là khỏang thời gian được tính từ khi đồ án quy họach đô thị được phê duyệt đến khi có quyết định điều chỉnh hoặc hủy bỏ. 12. Kiến trúc đô thị: là tổ hợp các vật thể trong đô thị, bao gồm các công trình kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng của chúng chi phối hoặc ảnh hưởng trực tiếp­ đến cảnh quan đô thị. 13. Không gian đô thị: là không gian bao gồm các vật thể kiến trúc đô thị, cây xanh, mặt nước trong đô thị có ảnh hưởng trực tiếp­ đến cảnh quan đô thị. 14. Cảnh quan đô thị: là không gian cụ thể có nhiều h­ướng quan sát ở trong đô thị như không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đ­ường phố, hè, đường đi bộ, công viên, thảm thực vật, v­ườn cây, vư­ờn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh, rạch trong đô thị và không gian sử dụng chung thuộc đô thị. 15. Chỉ tiêu sử dụng đất quy họach đô thị: là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc được xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất bao gồm mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu của công trình. 16. Chứng chỉ quy họach: là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy họach đô thị đã được phê duyệt. 17. Giấy phép quy họach: là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm căn cứ lập quy họach chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 18. Hạ tầng kỹ thuật khung: là hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính cấp đô thị, bao gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến truyền dẫn cấp nước, tuyến cống thóat nước, tuyến thông tin viễn thông và các công trình đầu mối kỹ thuật. 19. Không gian ngầm: là không gian dưới mặt đất được quy họach để sử dụng cho mục đích xây dựng công trình ngầm đô thị. 20. Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở đô thị: là dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở đô thị (Dự án cấp I) và kinh doanh dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất, đầu tư - kinh doanh các Công trình trên đất (nhà ở, Công trình hạ tầng xã hội, Công trình dịch vụ khác) thông qua các dự án cấp II theo quy định của pháp luật. 21. Dự án phát triển nhà ở: Bao gồm 2 lọai sau: 21.1. Dự án phát triển nhà ở với mục đích đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình kiến trúc khác theo quy họach được duyệt (sau đây gọi chung là dự án phát triển khu nhà ở - dự án cấp I), trong đó các công trình hạ tầng kỹ thuật do Chủ đầu tư cấp I thực hiện đầu tư xây dựng; nhà ở và các công trình kiến trúc khác (dự án cấp II) do Chủ đầu tư cấp I hoặc chủ đầu tư cấp II thực hiện đầu tư xây dựng. 21.2. Dự án phát triển nhà ở với mục đích chỉ đầu tư xây dựng một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở, kể cả công trình có mục đích sử dụng hỗ trợ làm nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ (sau đây gọi chung là công trình nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp) trên đất đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp II trong Khu đô thị, dự án phát triển nhà) hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập trong khu đô thị cải tạo (sau đây gọi chung là dự án phát triển nhà ở độc lập. 22. Tổng vốn đầu tư của dự án: là tòan bộ cho phí đầu tư và xây dựng tạm tính, bao gồm: Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; chi phí san lấp mặt bằng; Chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình; Chi phí mua sắm máy móc, thiết bị,…, chi phí khác (không bao gồm chi phí vốn lưu động của dự án, lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí dự phòng). 23. Cam kết thực hiện dự án: là cam kết của Nhà đầu tư với cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để áp dụng việc bảo đảm thực hiện đầu tư dự án đúng tiến độ, chất lượng dự án và những thỏa thuận khác sau khi Nhà đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép triển khai dự án. 24. Đảm bảo thực hiện dự án đầu tư: là việc Nhà đầu tư nộp một khỏan tiền đảm bảo thực hiện đầu tư dự án vào tài khỏan mở tại Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định để thực hiện cam kết triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ và những nội dung cam kết khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. 25. Bộ phận một cửa: Là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả các hồ sơ liên quan đến thủ tục đầu tư của các Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh…; Địa điểm làm việc tại tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2 tỉnh Quảng Ninh (theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Điều 4. Nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngòai ngân sách Nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngòai ngân sách Nhà nước theo nguyên tắc sau: 1. Quản lý việc tuân thủ theo Quy họach sử dụng đất, Quy họach xây dựng, Quy họach ngành, Quy họach kết cấu hạ tầng - kỹ thuật, Quy họach sử dụng khóang sản và các nguồn tài nguyên khác của các Nhà đầu tư khi lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngòai ngân sách Nhà nước. Thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành. 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn các địa phương lập và phê duyệt theo quy định các Quy họach phân khu chức năng trên cơ sở Quy họach phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương; Quy họach ngành, lĩnh vực của tỉnh, địa phương; Quy họach chung xây dựng của tỉnh, địa phương để thống nhất việc quản lý đầu tư và làm cơ sở cho việc xây dựng danh mục dự án đầu tư của tỉnh theo từng năm đảm bảo có kế họach, lộ trình ưu tiên đầu tư, có tính thống nhất và kế thừa. Hàng năm, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư phối hợp cùng các Sở, Ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Quy họach phát triển kinh tế - xã hội, Quy họach ngành, lĩnh vực, Quy họach chung xây dựng, Quy họach phân khu chức năng của các địa phương trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để làm cơ sở cho các Nhà đầu tư trong và ngòai nước nghiên cứu đầu tư. 3. Tất cả các dự án đầu tư theo quy định của Quyết định này bắt buộc phải thực hiện đăng ký/cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước khi tiến hành đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và trước khi giao đất, cho thuê đất. Trường hợp dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền đăng ký/cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng khi triển khai các thủ tục tiếp theo không đảm bảo quy định thì sẽ không được tiếp tục thực hiện dự án và cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi, chấm dứt họat động của dự án theo quy định của pháp luật. Nhà nước quản lý các dự án đầu tư thông qua đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quy họach xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý thi công xây dựng công trình; Quản lý việc sử dụng tài nguyên, đất đai, tác động môi trường theo quy định của pháp luật có liên quan. Đối với các dự án thuộc diện thu hồi, phải tiến hành thủ tục chấm dứt họat động đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trước khi tiến hành thủ tục thu hồi đất đai theo quy định. 4. Nhà đầu tư phải nộp tiền ký qũy đảm bảo thực hiện dự án trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án. Chương II CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điều 5. Các thủ tục hành chính giải quyết 1. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong triển khai dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: - Chấp thuận chủ trương đầu tư và địa điểm xây dựng; lựa chọn Nhà đầu tư. - Cung cấp thông tin về Quy họach, Cấp phép Quy họach. - Lập, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Quy họach xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt Quy họach xây dựng; điều chỉnh Quy họach xây dựng. - Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư; thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư. - Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở (đối với những dự án sử dụng đất và có họat động xây dựng). - Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Cam kết bảo vệ môi trường. - Giao đất và cho thuê đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Cấp giấy phép xây dựng (đối với những dự án yêu cầu phải có giấy phép xây dựng). 2. Việc lập và gửi hồ sơ để giải quyết các thủ tục hành chính tại Khỏan 1, Điều này do Nhà đầu tư (có tư cách pháp nhân) tự làm hoặc thuê tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định của Pháp luật. Điều 6. Nguyên tắc giải quyết các thủ tục hành chính 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (sau đây gọi tắt là bộ phận một cửa của tỉnh) do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập chịu trách nhiệm hướng dẫn trình tự thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh; có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cuối cùng cho Nhà đầu tư. 2. Các hồ sơ dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của tỉnh. Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận một cửa của tỉnh viết phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả giải quyết theo thời gian quy định. - Sau khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để bộ phận một cửa của tỉnh nhận kết quả và trả cho Nhà đầu tư tại bộ phận một cửa của tỉnh trong vòng 1 ngày. - Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các Sở, Ngành, Địa phương; sau khi có đề nghị của Nhà đầu tư, các Sở, Ban, Ngành, địa phương giải quyết đúng thời gian theo quy định và chuyển kết quả về Bộ phận một cửa của tỉnh, để trả cho Nhà đầu tư trong vòng 1 ngày. 3. Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đúng thời gian, đúng nội dung khi được cơ quan chủ trì, đầu mối yêu cầu và chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan thuộc chức năng quản lý của mình (thời gian giải quyết không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin ý kiến của cơ quan chủ trì). - Văn bản trả lời phải nêu rõ, nội dung những vấn đề đồng ý, những vấn đề không đồng ý, những nội dung cần bổ sung hòan chỉnh, lý do. Quá thời gian quy định nếu không trả lời hoặc không báo cáo về lý do chậm trễ thì được coi như đã chấp thuận và hòan tòan chịu tránh nhiệm theo quy định. Cơ quan chủ trì, đầu mối thực hiện các bước tiếp theo đã được quy định. - Đối với các thủ tục không quy định ở trên, nếu có yêu cầu của Nhà đầu tư, Bộ phận một cửa của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết hoặc Bộ phận một cửa trực tiếp thực hiện tư vấn và hỗ trợ. 4. Trong quá trình thực hiện, việc hỗ trợ Nhà đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc hoặc có sự chậm trễ về thời gian hoặc phiền hà từ phía các Sở, Ngành, địa phương liên quan, Bộ phận một cửa của tỉnh có trách nhiệm báo cáo trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết. 5. Bộ phận một cửa lập sổ theo dõi, quản lý tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 6. Cung cấp thông tin về đầu tư: - Khi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh, nếu Nhà đầu tư có yêu cầu cung cấp các thông tin có liên quan đến công việc đầu tư, Bộ phận một cửa của tỉnh là đơn vị đầu mối có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh trả lời Nhà đầu tư. - Tùy theo yêu cầu của Nhà đầu tư, việc cung cấp các thông tin, quy định về đầu tư có thể thông qua hình thức tiếp xúc, trả lời trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản. Nếu có đề nghị của Bộ phận một cửa của tỉnh, các Sở, Ngành có trách nhiệm cử cán bộ có năng lực, trình độ để trực tiếp hướng dẫn, cung cấp thông tin cho Nhà đầu tư tại phòng hướng dẫn, cung cấp thông tin của Bộ phận một cửa của tỉnh. - Trường hợp Nhà đầu tư yêu cầu cung cấp các thông tin, quy định về đầu tư bằng văn bản, Bộ phận một cửa của tỉnh có trách nhiệm trả lời Nhà đầu tư trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Nhà đầu tư. Chương III NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Mục I. CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Điều 7. Chấp thuận chủ trương đầu tư và địa điểm xây dựng 1. Đối với các dự án nằm trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư hàng năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công bố (hoặc nằm trong Quy họach phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà chưa được nghiên cứu và cập nhật vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh), thì trên cơ sở đề xuất của Nhà đầu tư, thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi lựa chọn được Chủ đầu tư thực hiện dự án, Chủ đầu tư tiến hành thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án theo quy định. 2. Trường hợp Nhà đầu tư có ý định đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhưng dự án đề xuất chưa có trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư hàng năm của tỉnh, Nhà đầu tư có văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm xây dựng và đề xuất phương án để làm Chủ đầu tư (đối với dự án có xây dựng công trình, có sử dụng đất) gửi Bộ phận một cửa. Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh là cơ quan đầu mối, chủ trì lấy ý kiến của các Sở, Ngành, địa phương liên quan (nếu cần thiết) đồng thời đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin cho các Nhà đầu tư khác nắm bắt, nghiên cứu cơ hội đầu tư. Trên cơ sở đó thẩm định chủ trương, địa điểm và lựa chọn Chủ đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm và lựa chọn Chủ đầu tư hay từ chối chấp thuận về chủ trương đầu tư và địa điểm. 3. Thành phần Hồ sơ: Theo phụ lục số 01 kèm theo Quy định này. 4. Trình tự và thời gian giải quyết: Nhà đầu tư có văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và địa điểm (đối với dự án đầu tư có xây dựng công trình, có sử dụng đất) cùng hồ sơ gửi đến Bộ phận một cửa. Thời gian thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh là 06 ngày làm việc. - Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Nhà đầu tư, nếu đề xuất dự án của Nhà đầu tư không phù hợp Quy họach thì Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản ngay cho Nhà đầu tư trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ. Nếu đề xuất dự án phù hợp theo quy định thì trong 01 ngày làm việc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng để đăng tin về Nhà đầu tư nghiên cứu dự án trong 03 ngày. Sau 03 ngày nếu có Nhà đầu tư khác quan tâm thì phải làm hồ sơ gửi Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh trong 01 ngày kể từ ngày thôi đăng tin. Sau đó Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh chuyển hồ sơ đến các Sở, Ngành, Địa phương liên quan và tổ chức họp trực tuyến do Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh chủ trì lấy ý kiến thống nhất về chủ trương và địa điểm, quy mô, nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án. - Thời gian các Sở, Ngành, địa phương liên quan nghiên cứu về chủ trương và địa điểm trong 01 ngày làm việc, tùy theo tính chất, quy mô từng dự án tính từ khi hồ sơ được chuyển đến các Sở, Ngành, địa phương liên quan. Sau đó, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp trực tuyến để bàn về dự án. Sau cuộc họp, trong vòng 01 ngày làm việc các Sở, Ngành, địa phương liên quan có văn bản tham gia ý kiến chính thức về chủ trương và địa điểm gửi về Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh sẽ tổng hợp ý kiến trong 01 ngày làm việc và trình đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương, địa điểm và lựa chọn Chủ đầu tư. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển cho Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh nhận kết quả và trả kết quả cho Nhà đầu tư tại Bộ phận một cửa. 5. Thời gian chấp thuận chủ trương, địa điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong 03 ngày làm việc. 6. Căn cứ thời gian quy định được nêu trong văn bản chấp thuận chủ trương, địa điểm, nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng tiến độ các công việc tiếp theo mà không có lý do chính đáng và không được cơ quan đã cấp văn bản chấp thuận thì văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và địa điểm xây dựng hết hiệu lực, hủy bỏ. Mọi chi phí liên quan đến công việc đã thực hiện Nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm. 7. Khi Nhà đầu tư đề xuất việc chấp thuận chủ trương, địa điểm thì Nhà đầu tư phải tổng hợp báo cáo các dự án đã được giao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (nếu có) và tình hình triển khai các dự án đó gửi kèm theo hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương, địa điểm. Điều 8. Điều kiện để được lựa chọn làm Chủ đầu tư Việc lựa chọn Nhà đầu tư làm Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư phải căn cứ vào các quy định của Nhà nước về việc lựa chọn Chủ đầu tư theo Quy định của Luật Đầu tư, Luật Quy họach đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 1. Nhà đầu tư được lựa chọn phải đảm bảo các điều kiện sau: - Nhà đầu tư có tư cách pháp nhân và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo lĩnh vực đầu tư. - Nhà đầu tư có trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính bằng việc thực hiện ký qũy đảm bảo thực hiện dự án (theo quy định tại Khỏan 2, Điều này). - Có cam kết trong việc thực hiện tiến độ triển khai dự án, thời hạn hòan thành dự án, chất lượng công trình đầu tư xây dựng…và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xin đầu tư của Nhà đầu tư. - Đối với các dự án Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở: Nhà đầu tư phải xây dựng các công trình kiến trúc theo đúng các quy định của Luật Đầu tư, Luật Quy họach đô thị, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 2. Nhà đầu tư phải nộp tiền ký qũy đảm bảo thực hiện dự án tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định với giá trị theo quy định như sau: a. Đối với các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, mức ký qũy bằng 20% tổng mức đầu tư của dự án (không phân biệt khu vực). b. Đối với các dự án còn lại (trừ các dự án thuộc mục 2.a điều này) thì việc nộp tiền ký qũy như sau: - Khu vực I (Thành phố Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả): Mức ký qũy bằng 10% tổng mức đầu tư của dự án. - Khu vực II (các huyện Đông Triều, Hải Hà, Vân Đồn, Hòanh Bồ, thị xã Quảng Yên): Mức ký qũy bằng 8% tổng mức đầu tư của dự án. - Khu vực III (các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Cô Tô, Đầm Hà, Tiên Yên): Mức ký qũy bằng 5% tổng mức đầu tư của dự án. c. Đối với các dự án có vị trí địa điểm đầu tư nằm trên 2 khu vực khác nhau, mức ký qũy đầu tư bằng giá trị trung bình cộng tỷ lệ của 2 khu vực. d. Đối với các trường hợp dự án phân chia làm nhiều giai đọan đầu tư thì mức ký qũy lần đầu tối thiểu bằng 50% tổng mức ký qũy của dự án. 3. Nhà đầu tư được giảm tiền kỹ qũy đối với các dự án: a. Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Phụ lục I của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ tính bằng 50% so với mức ký qũy theo khu vực tại khỏan 2, Điều này. b. Đối với các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, đất, công trình trên đất: - Các dự án đã hòan thành công tác GPMB và đã hòan thành được 50% khối lượng xây lắp trở lên đồng thời Chủ đầu tư có văn bản đề nghị và cam kết thực hiện đúng tiến độ đã được phê duyệt thì được xem xét giảm 70% tổng số tiền ký qũy. - Các dự án đã hòan thành công tác GPMB và đã hòan thành thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đã được bàn giao đất tại thực địa thì được xem xét giảm 50% tổng số tiền ký qũy. - Các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh công trình trường học, trường dạy nghề, bệnh viện, trạm Y tế, cơ sở cai nghiện, trung tâm văn hóa, thể thao và thuộc danh mục các lọai hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì được xem xét giảm 50% số tiền ký qũy (Nhà đầu tư phải có văn bản cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án). c. Đối với các dự án sử dụng đất, mặt nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh: Các dự án đã hòan thành công tác GPMB và đã hòan thành được 50% khối lượng công việc trở lên đồng thời Chủ đầu tư có văn bản đề nghị và cam kết thực hiện đúng tiến độ đã được phê duyệt thì được xem xét giảm 50% tổng số tiền ký qũy. 4. Nhà đầu tư được miễn nộp tiền ký qũy đối với các dự án: - Các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, đất, công trình trên đất đã hòan thành tòan bộ công tác đền bù GPMB (tiền đền bù GPMB do Chủ đầu tư chi trả) và hòan thành từ 70% khối lượng xây lắp thuộc dự án trở lên đồng thời Nhà đầu tư có Văn bản đề nghị và cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt. - Các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh nhà ở xã hội bao gồm: nhà ở công vụ; nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp; ký túc xá sinh viên, học sinh; nhà ở cho công nhân ngành Than trên địa bàn Tỉnh; nhà ở tái định cư tạm thời cho công tác cải tạo, xây mới chung cư cũ (chỉ áp dụng với các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt). - Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (không bao gồm các dự án sử dụng theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất); - Dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO; 5. Nhà đầu tư được gia hạn thời gian nộp tiền ký qũy đối với các dự án: - Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị, đất, công trình trên đất chưa GPMB xong nhưng vướng mắc là do nguyên nhân khách quan và không thuộc lỗi của Chủ đầu tư (như: khó xác định nguồn gốc đất GPMB; có khiếu kiện phức tạp kéo dài về đất đai, chưa có qũy đất bố trí tái định cư…) thì được xem xét giãn tiến độ nộp tiền ký qũy và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc GPMB của dự án. Thời gian giãn nộp tiến ký qũy không quá 06 tháng. - Dự án sử dụng đất, mặt nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh chưa GPMB xong nhưng vướng mắc là do nguyên nhân khách quan và không thuộc lỗi của Chủ đầu tư (như: khó xác định nguồn gốc đất GPMB; có khiếu kiện phức tạp kéo dài về đất đai, chưa có qũy đất bố trí tái định cư…) thì được xem xét gia hạn tiến độ nộp tiền ký qũy và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dâ cấp huyện về việc GPMB của dự án. Thời gian gia hạn không quá 04 tháng. - Mỗi dự án chỉ được xem xét gia hạn thời gian nộp tiền ký qũy một lần; trường hợp hết thời gian gia hạn mà Nhà đầu tư không nộp tiền ký qũy hoặc không nộp đủ tiền ký qũy theo quy định (lý do không nộp đúng, đủ không phải là lý do bất khả kháng) thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét thu hồi quyết định đầu tư hoặc thu hồi dự án, mọi chi phí đã triển khai thực hiện Nhà đầu tư tự chịu. - Việc ký qũy có thể nộp một lần hoặc chia thành 02 lần nhưng thời gian nộp không quá thời hạn quy định kể từ ngày có thông báo; trong đó lần nộp đầu tiên tối thiểu bằng 50% tổng số tiền phải nộp. 6. Đối với các dự án có tính đặc thù: Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định miễn hoặc giảm tiền ký qũy đối với từng dự án cụ thể thuộc các trường hợp sau đây: a) Các dự án phát triển rừng, giao đất giao rừng, xây dựng trang trại chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp thuần túy. b) Các dự án sử dụng đất, mặt nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh nằm trong chương trình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, cải tạo môi trường (chỉ áp dụng với các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận). c) Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (Nhà đầu tư phải có văn bản cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án). d) Các dự án xã hội hóa đối với các họat động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và đáp ứng danh mục các lọai hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định (Nhà đầu tư phải có văn bản cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án). e) Các dự án sử dụng đất vào mục đích đầu tư - kinh doanh do doanh nghiệp, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư có tính đặc thù như: Biển quảng cáo tấm lớn, công trình cung cấp nước sạch, công trình thủy điện nhỏ và các công trình đặc thù khác: Giao Ủy ban nhân dân các địa phương nơi có các dự án thuộc Điều này căn cứ sự cần thiết, quy mô công trình, diện tích sử dụng đất để đề xuất cụ thể việc ký qũy; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình. 7. Thủ tục xin miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp tiến ký qũy: - Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án thực hiện xác nhận, cam kết các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét miễn, giảm, gia hạn tiến độ nộp tiền ký qũy của các dự án (thông qua Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tổng hợp đề xuất). Việc xác nhận, cam kết bao gồm các nội dung sau đây: Xác nhận khối lượng GPMB đã hòan thành, cam kết thời gian hòan thành khối lượng GPMB còn lại của dự án (đối với các khối lượng GPMB đã hòan thành phải phô tô kèm theo các phương án GPMB đã được phê duyệt, tiến độ chi tiết GPMB các phần còn lại). - Khối lượng xây lắp hòan thành của dự án phải được lập như hồ sơ nghiệm thu, thanh tóan khối lượng xây dựng cơ bản hòan thành giữa các bên và được Ủy ban nhân dân cấp huyện nới có dự án ký xác nhận mới là cơ sở để xem xét việc miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp tiền ký qũy và thanh tóan hòan trả tiền ký qũy. Điều 9. Các trường hợp không được xem xét lựa chọn làm Chủ đầu tư 1. Nhà đầu tư đã được giao làm Chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh nhưng đã có dự án bị thu hồi mà lỗi hòan tòan do nguyên nhân chủ quan. 2. Nhà đầu tư đã được giao làm Chủ đầu tư dự án nhưng triển khai chậm từ một năm trở lên so với tiến độ của dự án được duyệt mà không được gia hạn hoặc không làm thủ tục gia hạn. 3. Nhà đầu tư cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. 4. Nhà đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật đầu tư, xây dựng trái phép, xây dựng không tuân thủ theo Quy họach được duyệt. Điều 10. Thời điểm ký qũy đầu tư và hòan trả tiền ký qũy đầu tư 1. Nhà đầu tư thực hiện việc ký qũy trong thời gian 03 tháng kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định đầu tư hoặc văn bản chấp thuận làm Chủ đầu tư. Quá thời hạn trên, Nhà đầu tư chưa thực hiện ký qũy thì văn bản chấp thuận làm Chủ đầu tư không còn hiệu lực thực hiện và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, lựa chọn Nhà đầu tư khác có năng lực thực hiện dự án theo quy định hiện hành. Mọi chi phí đã đầu tư cho việc nghiên cứu Quy họach, chuẩn bị đầu tư do Chủ đầu tư tự chịu. 2. Khi Nhà đầu tư triển khai thực hiện đầu tư theo đúng nội dung, tiến độ của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, Nhà đầu tư làm thủ tục xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án để làm căn cứ hòan trả tiền ký qũy. 3. Việc hòan trả tiền ký qũy đầu tư: Nhà đầu tư tiến hành triển khai dự án theo đúng tiến độ phê duyệt, số tiền ký qũy được hòan trả cho Nhà đầu tư theo tiến độ như sau: a) Hòan trả 50% sau khi Nhà đầu tư đã hòan thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và được bàn giao đất sạch tại thực địa. b) Hòan trả tiếp 40% số tiền ký qũy sau khi dự án hòan thành 50% khối lượng theo dự án. Trường hợp, Nhà đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ cam kết mà không có lý do chính đáng được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, tiền ký qũy sẽ bị thu nộp vào ngân sách Tỉnh để sử dụng vào các mục đích quản lý, sử dụng đất; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng thời thu hồi quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư của dự án. c) Hòan trả 10% số tiền ký qũy còn lại sau khi dự án hòan thành. d) Nhà đầu tư được hưởng lãi suất tiền gửi từ số tiền nộp ký qũy theo quy định của ngân hàng thương mại. Số tiền lãi gửi ngân hàng của tiền ký qũy được trả cho Nhà đầu tư cùng với tiền ký qũy. e) Việc thanh tóan hòan trả, miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp tiền ký qũy căn cứ theo khối lượng xây lắp hòan thành được nghiệm thu giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án); tỷ lệ hòan trả số tiền ký qũy tương ứng với tỷ lệ khối lượng xây lắp của các phần việc còn lại tính từ thời điểm nộp tiền ký qũy. Số tiền ký qũy còn phải nộp (sau khi trừ số tiền được giảm) thực hiện theo đúng thời gian quy định theo quyết định phê duyệt dự án. f) Trong trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ cam kết mà không có lý do chính đáng được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, tiền ký qũy sẽ bị thu nộp vào ngân sách Tỉnh để sử dụng vào các mục đích quản lý, sử dụng đất; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng thời thu hồi quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và các quyết định phê duyệt về quy họach, đất đai liên quan đến dự án. MỤC II. QUY HỌACH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ Điều 11. Nguyên tắc tuân thủ quy họach đô thị Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các chương trình, kế họach đầu tư xây dựng phát triển đô thị, quy họach chuyên ngành trong phạm vi đô thị, kế họach sử dụng đất đô thị, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, thực hiện quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị hoặc thực hiện các họat động khác có liên quan đến quy họach đô thị phải tuân thủ đồ án quy họach đô thị đã được phê duyệt và quy định quản lý theo đồ án quy họach. Điều 12. Nguyên tắc lập quy họach đô thị 1. Thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn, khu đô thị mới phải được lập quy họach chung, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy họach tổng thể hệ thống đô thị quốc gia. 2. Các khu vực trong thành phố, thị xã, thị trấn phải được lập quy họach phân khu để cụ thể hóa quy họach chung, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy họach chi tiết. 3. Các khu vực trong thành phố, thị xã, thị trấn, khi thực hiện đầu tư xây dựng thì phải lập quy họach chi tiết để cụ thể hóa quy họach chung, quy họach phân khu, làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. 4. Đối với dự án đầu tư xây dựng do một Chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập Quy họach chi tiết. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với Quy họach phân khu; đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh. 5. Trường hợp đã có chủ trương đầu tư, nhưng khu vực dự án chưa có Quy họach phân khu; Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giao cho Nhà đầu tư lập Quy họach và trình thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Khỏan 1, Điều 1, Nghị định số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Nhà đầu tư được giao lập Quy họach được hưởng các ưu tiên theo Nghị định số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. 6. Sau khi có văn bản chấp thuận giao Nhà đầu tư lập Quy họach, Nhà đầu tư lập Quy họach phân khu, Quy họach chi tiết theo quy định, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Sau khi Quy họach được duyệt, sản phẩm hồ sơ Quy họach thuộc quyền quản lý của tỉnh, hồ sơ được chuyển cho Sở Xây dựng, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân cấp huyện để công bố và quản lý Quy họach theo quy định. Việc lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện theo quy định. Điều 13. Cung cấp thông tin về Quy họach 1. Chủ đầu tư có nhu cầu cung cấp thông tin về Quy họach, lập hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin gồm: - Đơn đề nghị cung cấp thông tin của Chủ đầu tư (theo mẫu); - Sơ đồ vị trí lập trên bản đồ 1/2000-1/5000, có xác định sơ bộ về vị trí, ranh giới nghiên cứu; 2. Hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin quy họach gửi về Sở Xây dựng hoặc cơ quan quản lý Quy họach cấp huyện. - Đối với các khu vực đã có quy họach chi tiết được duyệt: Sở Xây dựng hoặc cơ quan quản lý Quy họach cấp chứng chỉ quy họach (giấy phép quy họach) theo quy định; - Đối với khu vực chưa có Quy họach chi tiết được duyệt: Sở Xây dựng hoặc cơ quan quản lý Quy họach cấp huyện căn cứ Quy họach chung cung cấp thông tin quy họach bằng văn bản; 3. Thời gian thực hiện: - Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. Sở Xây dựng hoặc cơ quan quản lý Quy họach cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Chủ đầu tư (theo mẫu). Nếu không đủ điều kiện thì trả lời và hướng dẫn cho Chủ đầu tư bằng văn bản. Điều 14. Cấp phép Quy họach 1. Các trường hợp phải cấp phép quy họach: - Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có Quy họach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc Quy họach phân khu) và quy họach chi tiết tỷ lệ 1/500; - Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực đô thị có Quy họach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy họach phân khu) nhưng chưa đủ các căn cứ để lập Quy họach chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc bản vẽ tổng mặt bằng; - Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có Quy họach chi tiết (tỷ lệ 1/500) hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở riêng lẻ (nhà ở biệt thự, nhà ở liên kế các lọai); - Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy họach chi tiết (tỷ lệ 1/500) được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy họach đô thị đối với lô đất; - Trường hợp nội dung đầu tư có khác hoặc không phù hợp với quy họach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy họach phân khu) đã được phê duyệt, nếu xét thấy có cơ sở xem xét thì cơ quan có thẩm quyền cần tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy họach đô thị theo quy định, không thực hiện thủ tục cấp phép quy họach; 2. Trình tự thủ tục cấp giấy phép quy họach xây dựng: 2.1.Thời gian thẩm định, cấp giấy phép Quy họach xây dựng: - Thời gian thẩm định và phê duyệt: + Thời gian thẩm định và lấy ý kiến: Không quá 30 ngày. + Thời gian cấp phép: Không quá 15 ngày. 1.2. Thành phần hồ sơ, bản vẽ (03 bộ): - Đơn đề cấp phép quy họach (theo mẫu); - Sơ đồ vị trí địa điểm, phạm vi, ranh giới đề nghị cấp giấy phép quy họach, xác định bằng bản vẽ hiện trạng: Tỷ lệ 1/1000-1/2000 (đối với khu đất > 5 ha); Tỷ lệ 1/200- 1/500 (đối với khu đất < 5ha); - Dự kiến chỉ tiêu sử dụng đất Quy họach đô thị, nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư; - Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án; - Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập Quy họach đô thị. - Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân cư có liên quan đến việc cấp phép quy họach xây dựng (nếu cần thiết); - Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan đến cấp phép Quy họach xây dựng (nếu có: Cơ quan thẩm định sẽ xem xét, nêu yêu cầu về sự cần thiết của các Sở, Ban, Ngành trong quá trình lập thẩm định cấp giấy phép Quy họach tại Tờ trình phê duyệt cấp giấy phép Quy họach); - Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan; 3. Trình tự thẩm định, cấp phép quy họach xây dựng: - Hồ sơ gửi về Sở Xây dựng, tối đa trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp giấy phép Quy họach và ký vào ranh giới khu đất nghiên cứu. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì trả lời Nhà đầu tư bằng văn bản; - Trong quá trình thẩm định, nếu thấy cần thiết thì Sở Xây dựng lấy ý kiến các ngành liên quan; - Tối đa 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt cấp giấy phép quy họach. Nếu không đồng ý thì trả lời Chủ đầu tư và Sở Xây dựng bằng văn bản. Điều 15. Trình tự lập, thẩm định, phê duyêt Nhiệm vụ và Đồ án Quy họach chung xây dựng 1. Áp dụng cho Đồ án Quy họach chung xây dựng thành phố thuộc tỉnh, thị xã, khu đô thị mới, thị trấn. 2. Trình tự lập, thẩm định, phê duyêt Nhiệm vụ Quy họach chung xây dựng. 2.1. Hồ sơ Nhiệm vụ Quy họach bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy họach theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng. 2.2. Thành phần hồ sơ: Theo Phụ lục số 2 của Quy định này. 2.3. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Quy họach: a. Thời gian lập nhiệm vụ không quá 02 tháng đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã, Khu đô thị mới; không quá 01 tháng đối với thị trấn. b. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa; trong thời gian 01 ngày làm việc, Bộ phận một cửa có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hồ sơ Nhiệm vụ Quy họach hợp lệ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. - Trong thời hạn 14 ngày làm việc, Sở Xây dựng thẩm định (lấy ý kiến của các Sở, Ngành, địa phương có liên quan nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trong thời hạn 05 ngày làm việc. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Bộ phận một cửa nhận kết quả và trả cho Nhà đầu tư 01 bộ hồ sơ; chuyển cho Sở Xây dựng 01 bộ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện 01 bộ hồ sơ để lưu trữ theo quy định. 3. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy họach chung xây dựng: a. Nội dung Đồ án Quy họach chung xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 16, 17, 18, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ, Điều 10, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng. b. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa; trong thời gian 01 ngày làm việc, Bộ phận một cửa tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ thẩm định Đồ án Quy họach chung xây dựng hợp lệ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. - Trong thời hạn 17 ngày làm việc, Sở Xây dựng thẩm định (lấy ý kiến của các Sở, Ngành, địa phương có liên quan nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trong thời hạn 08 ngày làm việc. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Bộ phận một cửa nhận kết quả và trả cho Nhà đầu tư 01 bộ hồ sơ; chuyển cho Sở Xây dựng 01 bộ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện 01 bộ hồ sơ để lưu trữ theo quy định. Điều 16. Lập, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Quy họach phân khu, Quy họach chi tiết, Thiết kế đô thị riêng 1. Nhà đầu tư tiến hành lập nhiệm vụ Quy họach ngay sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận về chủ trương đầu tư và địa điểm xây dựng. 2. Hồ sơ Nhiệm vụ Quy họach bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy họach theo Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định. Thành phần Hồ sơ của nhiệm vụ Quy họach phân khu, Quy họach chi tiết, thiết kế đô thị riêng theo Phụ lục số 3 của Quy định này. 3. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa; trong thời gian 01 ngày làm việc, Bộ phận một cửa tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ hợp lệ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. - Trong thời hạn 14 ngày làm việc, Sở Xây dựng thẩm định (lấy ý kiến của các Sở, Ngành, địa phương có liên quan nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trong thời hạn 05 ngày làm việc. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Bộ phận một cửa nhận kết quả và trả cho Nhà đầu tư 01 bộ hồ sơ; chuyển cho Sở Xây dựng 01 bộ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện 01 bộ hồ sơ để lưu trữ theo quy định. Điều 17. Lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy họach Phân khu, quy họach chi tiết, thiết kế đô thị riêng 1. Nhà đầu tư tiến hành lập đồ án Quy họach ngay sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy họach. 2. Nội dung đồ án Quy họach phân khu thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 11, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng. 3. Nội dung đồ án Quy họach chi tiết thực hiện theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 12, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng. 4. Nội dung đồ án thiết kế đô thị riêng thực hiện theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng. 5. Thành phần Hồ sơ: Theo Phụ lục số 4, 5, 6 của Quy định này. 6. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa; trong thời gian 01 ngày làm việc, Bộ phận một cửa tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ hợp lệ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. - Trong thời hạn 17 ngày làm việc, Sở Xây dựng thẩm định (lấy ý kiến của các Sở, Ngành, địa phương có liên quan nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trong thời hạn 08 ngày làm việc. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Bộ phận một cửa nhận kết quả và trả cho Nhà đầu tư 01 bộ hồ sơ; chuyển cho Sở Xây dựng 01 bộ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện 01 bộ hồ sơ để lưu trữ theo quy định. Điều 18. Điều chỉnh Quy họach Trình tự thực hiện như trường hợp lập mới Quy họach. Thành phần Hồ sơ có thêm: - Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy họach phân khu của cấp có thẩm quyền; - Bản sao Quyết định phê duyệt đồ án Quy họach phân khu ( hoặc Quy họach chi tiết 1/2000) của cấp có thẩm quyền kèm theo bản sao Bản đồ Quy họach sử dụng đất; Điều 19. Trình tự lập, thẩm định, chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình 1. Các dự án thực hiện theo Khỏan 4 Điều 12 của Quy định này phải lập hồ sơ để thẩm định, chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình. 2. Thành phần hồ sơ: Theo Phụ lục số 7 của Quy định này. 3. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa; trong thời gian 01 ngày làm việc, Bộ phận một cửa tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ hợp lệ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. - Trong thời hạn 17 ngày làm việc, Sở Xây dựng thẩm định (lấy ý kiến của các Sở, Ngành, địa phương có liên quan nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trong thời hạn 08 ngày làm việc. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Bộ phận một cửa nhận kết quả và trả cho Nhà đầu tư 01 bộ hồ sơ; chuyển cho Sở Xây dựng 01 bộ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện 01 bộ hồ sơ để lưu trữ theo quy định. Điều 20. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt đối với Quy họach chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị 1. Quy họach chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị áp dụng cho các quy họach chuyên ngành trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất giữa các ngành khi thực hiện Quy họach. 2. Nội dung Đối với Quy họach chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị thực hiện theo Điều 22 đến 30, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ, Điều 13, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng. 3. Thành phần hồ sơ: Theo Phụ lục số 8 của Quy định này. 4. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa; trong thời gian 01 ngày làm việc, Bộ phận một cửa tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ hợp lệ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. - Trong thời hạn 17 ngày làm việc, Sở Xây dựng thẩm định (lấy ý kiến của các Sở, Ngành, địa phương có liên quan nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trong thời hạn 08 ngày làm việc. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Bộ phận một cửa nhận kết quả và trả cho Nhà đầu tư 01 bộ hồ sơ; chuyển cho Sở Xây dựng 01 bộ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện 01 bộ hồ sơ để lưu trữ theo quy định. Điều 21. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy họach đô thị - Các đồ án Quy họach phải được lấy ý kiến theo quy định tại Điều 20 của Luật Quy họach đô thị; Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt. Điều 22. Lưu trữ hồ sơ đồ án quy họach đô thị 1. Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng lưu trữ và quản lý nhà nước về Quy họach xây dựng theo quy định của pháp luật. 2. Các nhà đầu tư đã lập và trình duyệt quy họach chỉ được giữ 01 hồ sơ quy họach để thực hiện với chức năng là nhà tư vấn lập quy họach. 3. Hồ sơ đồ án quy họach đô thị đã được phê duyệt phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật lưu trữ. Điều 23. Công bố công khai quy họach 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy họach đô thị phải được công bố công khai và thực hiện như quy định tại khỏan 1 Điều 53, Luật Quy họach đô thị. 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Công bố công khai đồ án quy họach chung đã được lập và phê duyệt; Các đồ án quy họach phân khu, quy họach chi tiết được lập cho các khu vực thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 3. Các chủ đầu tư lập quy họach có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý quy họach cấp huyện để thực hiện công bố công khai quy họach được giao lập (hoặc giao làm chủ đầu tư dự án). Mục III. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Điều 24. Đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư 1. Các dự án phải đăng ký đầu tư: a. Các dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư; khỏan 1, Điều 37, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư tại Bộ phận một cửa. b. Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngòai có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì Nhà đầu tư làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận một cửa để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 2. Các dự án không phải đăng ký đầu tư: Các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì Nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư. 3. Trường hợp Nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư và yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào nội dung đăng ký đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 4. Hồ sơ đề nghị Đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư: Theo phụ lục số 09 kèm theo Quy định này. 5. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: a. Các dự án thuộc diện đăng ký đầu tư (không cấp Giấy chứng nhận đầu tư) theo quy định của Luật Đầu tư: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa; cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trao giấy biên nhận đăng ký đầu tư sau khi nhận được văn bản đăng ký đầu tư, thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc. b. Các dự án đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa; cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư. Thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại IPA Quảng Ninh trong 05 ngày làm việc. Đối với các hồ sơ cần phải xin ý kiến của các Sở, Ngành liên quan hoặc nội dung xin ưu đãi đầu tư thì thời gian thẩm định là 08 ngày làm việc. - Thời gian giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ khi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, xử lý, trình và được phê duyệt: 02 ngày làm việc. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Bộ phận một cửa biết để cử cán bộ đến nhận kết quả và thực hiện trả kết quả cho Nhà đầu tư tại Bộ phận một cửa. Điều 25. Thẩm tra dự án đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư 1. Đối với dự án đầu tư: a. Đối với các dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện quy định theo Điều 29 Luật Đầu tư thực hiện theo Điều 45 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP. b. Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định theo Điều 29 Luật Đầu tư thực hiện theo Điều 46 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP. c. Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định theo Điều 29 của Luật Đầu tư thực hiện theo Điều 47 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP. 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư: Theo phụ lục số 09 kèm theo Quy định này. 3. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa; cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư. Thời gian thẩm tra dự án đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại IPA Quảng Ninh trong 08 ngày làm việc. - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, IPA Quảng Ninh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Sở, Ngành liên quan (nếu cần thiết); trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan. - Đối với các hồ sơ theo quy định phải lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành Trung ương: Thời gian các Bộ, Ngành tham gia ý kiến là 15 ngày làm việc (theo quy định của Luật Đầu tư là 15 ngày làm việc). Lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan phải có nhiệm vụ liên hệ hoặc làm việc trực tiếp các Bộ, Ngành chủ quản để sớm có kết quả. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, IPA Quảng Ninh lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. - Thời gian giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ khi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, xử lý, trình và được phê duyệt: 02 ngày làm việc. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Bộ phận một cửa biết để cử cán bộ đến nhận kết quả và thực hiện trả kết quả cho Nhà đầu tư tại Bộ phận một cửa. Điều 26. Thẩm tra dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ 1. Các dự án thuộc trường hợp quy định tại Điều 37, Nghị định 108/2006/NĐ-CP. 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư: Theo phụ lục số 09 kèm theo Quy định này. 3. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, IPA Quảng Ninh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, Ngành liên quan. - Thời gian các Bộ, Ngành ở Trung ương tham gia ý kiến là 15 ngày làm việc. Sau 03 ngày làm việc kể từ khi có ý kiến của các Bộ, Ngành tham gia, IPA Quảng Ninh dự thảo tờ trình báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định về chủ trương đầu tư. - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Chính phủ thông báo bằng văn bản ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư. - Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư, trong thời hạn 03 ngày làm việc, IPA Quảng Ninh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư. - Thời gian giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ khi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, xử lý, trình và được phê duyệt: 02 ngày làm việc. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển ngay cho IPA Quảng Ninh để IPA Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư. Điều 27. Điều chỉnh dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư. 1. Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, Nhà đầu tư phải làm thủ tục tại Bộ phận một cửa để làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. 2. Không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh đối với các dự án đầu tư điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án thuộc các trường hợp sau: - Các dự án đầu tư trong nước sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; - Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư, tiến độ thực hiện, ưu đãi đầu tư (nếu có). 3. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư: a. Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: Dự án có vốn đầu tư nước ngòai sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định không phải đăng ký điều chỉnh tại khỏan 2 Điều này. b. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điểm b, Khỏan 1, Điều 52, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. c. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, IPA Quảng Ninh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Đối với các hồ sơ cần phải xin ý kiến của các Sở, Ngành liên quan hoặc nội dung xin ưu đãi đầu tư thì thời gian thẩm định là 08 ngày làm việc. - Thời gian giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ khi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, xử lý, trình và được phê duyệt: 02 ngày làm việc. 4. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư: a. Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngòai sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. b. Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điểm b, Khỏan 2, Điều 52, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. c. IPA Quảng Ninh tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Thời gian giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ khi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, xử lý, trình và được phê duyệt: 02 ngày làm việc. d. Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy họach hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì IPA Quảng Ninh chuẩn bị hồ sơ để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư. e. Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì IPA Quảng Ninh dự thảo văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến thẩm tra của Bộ, Ngành có liên quan trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư. 5. Chuyển nhượng dự án đầu tư: a. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định tại Khỏan 2, Điều 65 và Điều 66, Nghị định 108/2006/NĐ-CP và các quy định khác liên quan; Chuyển nhượng dự án liên quan đến chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê phải thực hiện chuyển nhượng tài sản theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ. b. Việc chuyển nhượng dự án thực hiện đồng thời với việc đăng ký, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (để giảm bớt thủ tục hành chính, phù hợp theo quy định của Luật đầu tư; trong quá trình thẩm định, cơ quan tham mưu sẽ xem xét các điều kiện chuyển nhượng theo quy định). c. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư gồm: Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án; hợp đồng chuyển nhượng dự án; văn bản về tư cách pháp lý của Bên nhận chuyển nhượng; báo cáo tình hình họat động triển khai dự án, hồ sơ đất đai theo quy định. Mục IV. THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG Điều 28. Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án 1. Căn cứ văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và địa điểm xây dựng, quy họach chi tiết được phê duyệt, Nhà đầu tư lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. - Người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án do người quyết định đầu tư chỉ định. - Khi thẩm định dự án người quyết định đầu tư quyết định việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên ngành khi thấy cần thiết theo quy định tại Khỏan 3, Điều 2, Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công Thương đối với dự án thăm dò, khai thác khóang sản… và lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật. 2. Thành phần hồ sơ thiết kế cơ sở: Theo phụ lục số 10 kèm theo Quy định này. 3. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa; sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận một cửa tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Xây dựng hoặc chuyên ngành để tổ chức tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án. - Thời gian xem xét cho ý kiến về thiết kế cơ sở là: + Không quá 12 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; + Không quá 08 ngày làm việc đối với dự án nhóm C. Quá thời hạn nêu trên, nếu các cơ quan liên quan không có ý kiến thì được coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình. Sở Xây dựng hoặc Sở chuyên ngành tham gia ý kiến, chuyển hồ sơ về Bộ phận một cửa tiếp nhận để trả hồ sơ cho Nhà đầu tư. Điều 29. Cấp giấy phép xây dựng Các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định, trước khi khởi công xây dựng công trình, Chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng theo quy định (Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định riêng về quy định các thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định). Mục V. CÁC QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Điều 30. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: a. Dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ. b. Việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi). Chủ dự án có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm về các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. c. Thời điểm trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điểm 2, Điều 13, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. 2. Thành phần hồ sơ: Yêu cầu hồ sơ kèm theo phải đầy đủ theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 3. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bộ phận một cửa. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình phê duyệt theo thẩm quyền. - Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong đó, 10 ngày là thời gian ra Quyết định thành lập hội đồng và thời gian họp Hội đồng thẩm định và thực hiện các họat động hỗ trợ khác; 05 ngày để thẩm định hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung hợp lệ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM. Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày phải có văn bản trả lại hồ sơ gửi Bộ phận một cửa đã tiếp nhận hồ sơ để thông báo cho Nhà đầu tư. - Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lập hồ sơ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời hạn 02 ngày làm việc. - Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ký phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển ngay cho Bộ phận một cửa đến nhận kết quả và thực hiện trả kết quả cho Nhà đầu tư tại Bộ phận một cửa. Điều 31. Cam kết bảo vệ môi trường 1. Dự dự án thuộc các đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 45, Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2. Thời điểm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. 3. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 46, Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT. 4. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết: - Chủ dự án có trách nhiệm gửi Hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Bộ phận một cửa để chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án để đăng ký và cấp giấy xác nhận. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn quản lý của từ 02 (hai) huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên, Bộ phận một cửa lựa chọn Ủy ban nhân dân của một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi Hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để gửi đến đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp huyện đã lựa chọn. - Sau khi nhận Hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Bộ phận một cửa có trách nhiệm chuyển Hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã nơi có dự án đầu tư để giải quyết theo thẩm quyền. - Trong thời hạn 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố phải hòan thành việc cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho chủ dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT. - Trong thời hạn 01 ngày làm việc, sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện hòan thành việc cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho chủ dự án, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho Bộ phận một cửa biết để cử cán bộ đến nhận kết quả và thực hiện trả kết quả cho Nhà đầu tư tại Bộ phận một cửa hoặc thông báo cho Nhà đầu tư đến nhận (nếu Nhà đầu tư nộp trực tiếp). Mục VI GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT Điều 32. Căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 1. Căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: - Quy họach sử dụng đất, kế họach sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. - Trường hợp chưa có Quy họach sử dụng đất hoặc kế họach sử dụng đất được duyệt thì căn cứ vào Quy họach xây dựng đô thị hoặc Quy họach xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. 2. Nhu cầu sử dụng đất: - Đối với các tổ chức thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, trong Quy họach xây dựng chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư; - Đối với các dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì căn cứ vào Quy họach xây dựng chi tiết. Điều 33. Các trường hợp Nhà nước ra Quyết định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư: 1. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, gồm: a. Sử dụng đất để xây dựng công trình quốc phòng, an ninh; b. Sử dụng đất để xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, công trình sự nghiệp của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; c. Sử dụng đất để xây dựng trụ sở của tổ chức nước ngòai có chức năng ngọai giao; d. Sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; e. Phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; đất nghĩa trang tập trung; 2. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, gồm: a. Sử dụng đất để xây dựng các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế; b. Sử dụng đất để thực hiện các dự án kinh tế quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư được thể hiện trong Nghị quyết của Quốc hội; c. Sử dụng đất để thực hiện các dự án kinh tế quan trọng do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Điều 37, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; d. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); dự án sử dụng 100% vốn đầu tư nước ngòai đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền duyệt hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế. e. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thăm dò, khai thác khóang sản theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về khóang sản; sử dụng đất để làm mặt bằng di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc theo quy họach mà không thể bố trí vào Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế. f. Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ công cộng bao gồm các công trình giao thông, điện lực, thủy lợi, cấp nước, thóat nước, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, đường ống dẫn dầu, đường ống dẫn khí, giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học kỹ thuật, y tế, thể thao, chợ; g. Sử dụng đất để thực hiện các dự án khu dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, gồm: - Các dự án phát triển kinh tế trong khu đô thị hiện có gồm dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, dự án xây dựng nhà ở công vụ, dự án xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm; dự án xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn từ hạng 3 sao trở lên. Các dự án phát triển kinh tế nêu tại Khỏan này phải được thể hiện trong Quy họach sử dụng đất hoặc Quy họach chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với từng dự án. - Các dự án phát triển kinh tế trong khu vực mở rộng khu đô thị hiện có hoặc khu đô thị mới gồm tòan bộ các dự án kinh tế (không phân biệt quy mô, lọai hình) được thể hiện trong Quy họach sử dụng đất hoặc Quy họach chung xây dựng đô thị hoặc Quy họach chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế nêu tại Khỏan này chỉ được tiến hành sau khi Nhà nước đã thu hồi một phần hoặc tòan bộ diện tích đất Quy họach mở rộng khu đô thị hiện có hoặc Quy họach xây dựng khu đô thị mới. - Các dự án phát triển kinh tế trong khu dân cư nông thôn hiện có, khu dân cư nông thôn mở rộng hoặc khu dân cư nông thôn xây dựng mới bao gồm các dự án được thể hiện trong Quy họach sử dụng đất hoặc Quy họach xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế trong khu vực mở rộng khu dân cư hiện có hoặc khu dân cư nông thôn xây dựng mới nêu tại Khỏan này chỉ được tiến hành sau khi Nhà nước đã thu hồi một phần hoặc tòan bộ diện tích đất Quy họach mở rộng khu dân cư nông thôn hiện có hoặc Quy họach xây dựng khu dân cư nông thôn mới. h. Sử dụng đất để xây dựng các khu kinh doanh tập trung có cùng chế độ sử dụng đất quy định tại Khỏan 1, Điều 40, và Khỏan 1, Điều 90, Luật Đất đai năm 2003, bao gồm: - Khu thương mại - dịch vụ tổng hợp với nhiều lọai hình mua bán, dịch vụ và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh; - Khu du lịch có mối liên kết về kết cấu hạ tầng, về lọai hình kinh doanh và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh (không bao gồm khu du lịch sinh thái); - Khu vui chơi giải trí ngòai trời phục vụ rộng rãi các đối tượng thuộc mọi lứa tuổi với nhiều lọai hình vui chơi, giải trí có đông người tham gia và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh; - Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo hình thức chăn nuôi công nghiệp, có hạ tầng đồng bộ và có nhiều chủ thể đầu tư chăn nuôi. l. Khu kinh doanh quy định tại Mục h, Khỏan 2, Điều này phải có đủ các điều kiện sau đây: - Đã thể hiện trong Quy họach, kế họach sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; - Đã có chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc đã có quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc được thể hiện trong Quy họach tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã được phê duyệt; - Không bố trí đất ở, nhà ở; không bố trí xen lẫn với đất ở, nhà ở. 3. Nhà nước thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Quy họach. Điều 34. Các trường hợp Nhà nước không ban hành Quyết định thu hồi đất 1. Nhà nước không thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế đối với các dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khỏan 2, Điều 29, Quy định này; hoặc trong trường hợp Nhà đầu tư thực hiện dự án có đủ điều kiện theo quy định tại Khỏan 2, Điều 29, Quy định này nhưng Chủ đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất. 2. Trường hợp nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án mà làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại bản Quy định này. 3. Trường hợp thuê lại đất của người đang sử dụng đất thì người thuê lại đất không được chuyển mục đích sử dụng đất. Điều 35. Trình tự, thủ tục thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 1. Trình tự, thủ tục thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được quy định cụ thể tại Khỏan 2, khỏan 3 Điều này và Điều 32, 33 của quy định này. 2. Nội dung và thẩm quyền phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 45 Quyết định số 499/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh “về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. 3. Thông báo thu hồi đất a. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo thu hồi đất sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư và Quy họach chi tiết sử dụng đất được duyệt. Thông báo thu hồi đất thể hiện các nội dung sau: - Giao nhiệm vụ cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; - Ranh giới, diện tích thu hồi; - Lý do thu hồi, vị trí khu đất thu hồi. * Đối với các dự án Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Trung tâm phát triển qũy đất của Tỉnh thực hiện việc bồi thường GPMB tạo qũy đất sạch thì Ủy ban nhân dân Tỉnh ra thông báo thu hồi đất. b. Trường hợp khu đất thu hồi đã có Quy họach, kế họach sử dụng đất, Quy họach xây dựng đô thị, Quy họach xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt hoặc công bố thì thông báo thu hồi đất theo vị trí, diện tích, ranh giới quy họach: Trường hợp chưa có Quy họach thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện thông báo thu hồi đất để cho phép Chủ đầu tư khảo sát, đo đạc lập dự án đầu tư, phương án bồi thường GPMB tổng thể và chi tiết. c. Thông báo thu hồi đất là căn cứ pháp lý để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện nhiệm vụ được giao và để Chủ đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư. d. Việc thông báo thu hồi đất được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tại địa điểm sinh họat chung của khu dân cư có đất thu hồi. 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư phổ biến kế họach khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để Chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát đo đạc lập dự án đầu tư. Điều 36. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Sau khi dự án đầu tư được xét duyệt hoặc Quy họach chi tiết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Tổ chức phát triển qũy đất có trách nhiệm lập và trình phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nội dung lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Quyết định số 499/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Điều 37. Hồ sơ, trình tự giao đất, cho thuê đất với trường hợp Nhà nước thu hồi đất (Không thông qua đấu giá) 1. Thành phần hồ sơ: Theo phụ lục số 13 kèm theo Quy định này. 2. Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất: a. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị giao đất, thuê đất tại Bộ phận một cửa. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình phê duyệt theo thẩm quyền. b. Thẩm tra hồ sơ đất đai: Trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường làm Giấy mời các đơn vị liên quan đi thẩm tra thực địa khu đất. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cùng Chủ đầu tư và Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiến hành thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa và hướng dẫn Chủ đầu tư hòan thiện hồ sơ. c. Sau khi thẩm tra hồ sơ, Chủ đầu tư và Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hòan thiện hồ sơ giao đất, thuê đất theo nội dung yêu cầu trong biên bản thẩm tra hồ sơ; nộp cho phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. d. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện căn cứ vào hồ sơ giao đất, cho thuê đất đã hòan thiện có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thu hồi tòan bộ diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền. Nếu không được, trả lời Chủ đầu tư, Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bằng văn bản. e. Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất như sau: - Trường hợp khu đất thu hồi có cả đất của hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức hoặc chỉ có đất của hộ gia đình cá nhân thì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền và gửi hồ sơ thu hồi đất (gồm tờ trình, 05 bản đồ có ký xác nhận của UBND cấp huyện, các quyết định thu hồi đất của các hộ dân, bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết đã được thẩm định, biên bản thẩm định, các hồ sơ khác có liên quan) về sở Tài nguyên và Môi trường để làm các thủ tục tiếp theo. - Trường hợp thu hồi mà chỉ có đất của các tổ chức (không có hộ gia đình cá nhân) thì UBND cấp huyện gửi hồ sơ (gồm tờ trình, 05 bản đồ thu hồi đất có ký xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết của các tổ chức đã được thẩm định, biên bản thẩm định, các hồ sơ khác có liên quan) về Sở Tài ngyên và Môi trường để làm thủ tục tiếp theo. f. Trình phê duyệt hồ sơ đất đai: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường làm tờ trình xin giao đất, thuê đất để Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, phê duyệt. g. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất (của các tổ chức) và giao đất, cho thuê đất (trong cùng một quyết định). h. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày UBND Tỉnh ra quyết định thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất; Phòng Tài nguyên Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết theo quy định tại Khỏan 2,3,4,5, Điều 31, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Quyết định số 499/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, chi trả tiền bồi thường theo phương án đã được phê duyệt. i. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng nhận bàn giao đất theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau đó báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chủ trì bàn giao đất tại thực địa cho Chủ đầu tư, gửi 04 biên bản bàn giao đất (bản chính) cho các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường 02 bản, cơ quan thuế 01 bản, Sở Tài chính 01 bản để làm các thủ tục tiếp theo. k. Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định giao đất, cho thuê đất, kèm theo tờ khai tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, biên bản bàn giao đất tại thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin sang Sở Tài chính để xác định giá thuê đất, giá tiền sử dụng đất khi giao đất. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển thông tin, Sở Tài chính có trách nhiệm xác định giá tiền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong thời hạn (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định phê duyệt giá tiền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính ra quyết định về đơn giá thuê đất (trường hợp thuê đất), l. Sau khi có quyết định phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ đầu tư đến ký hợp đồng thuê đất (trường hợp thuê đất), hướng dẫn nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính. m. Chủ đầu tư nộp các chứng từ hòan thành nghĩa vụ tài chính (hoặc giấy tờ được miễn nghĩa vụ tài chính) cho Sở Tài nguyên và Môi trường để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều 38. Về việc giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức đang sử dụng đất 1. Thành phần hồ sơ: Theo phụ lục số 14 kèm theo Quy định này. 2. Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khỏan 1, Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: - Lấy ý kiến của Sở Xây dựng về sự phù hợp Quy họach. - Chủ trì tổ chức kiểm tra thực địa, thẩm tra hồ sơ. - Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức đang sử dụng đất sau khi xử lý theo các quy định tại Khỏan 1, Khỏan 2, Điều 36 của Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 và khỏan 2, Điều 55, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/11/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. - Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã bàn giao đất tại thực địa; - Chuyển thông tin sang Sở Tài chính để xác định gía; ký hợp đồng thuê đất (theo Mục k, m, l thuộc Khỏan 2, Điều 33). Điều 39. Nội dung thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, xác nhận về việc chấp hành chính sách Pháp luật về đất đai 1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất: 1.1. Đối tượng áp dụng là các trường hợp dự án đầu tư không phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 1.2. Nội dung thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Dự án đầu tư như sau: a) Rà sóat mức độ phù hợp của dự án đầu tư với: Quy họach, kế họach sử dụng đất của Tỉnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; chủ trương đầu tư và Quy họach phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Quy họach kế họach phát triển ngành; phương án tài chính khả thi để thực hiện dự án theo quy định; b) Rà sóat nhu cầu sử dụng đất của Dự án đầu tư về việc tuân thủ theo Quy họach tổng mặt bằng hoặc Quy họach chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; c) Thẩm tra, cân đối với các chỉ tiêu trong dự án đầu tư đã được phê duyệt về việc tuân thủ theo quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường... phù hợp với các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; 1.3. Hồ sơ thẩm định nộp 07 bộ gồm: - Đơn xin giao đất. - Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư của UBND Tỉnh. - Quy họach tổng mặt bằng đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt. - Dự án đầu tư do Chủ đầu tư lập. - Phương án bồi thường tổng thể đã được phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ đến các Sở Ngành, Ủy ban nhân dâ cấp huyện (nơi có đất) để lấy ý kiến bằng văn bản đối với từng dự án, nội dung thẩm định quy định tại Khỏan 2, Điều này. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp để thẩm tra xác định nhu cầu sử dụng đất. Biên bản và kết luận của cuộc họp là căn cứ để Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo kết quả thẩm định. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và có văn bản thông báo kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất, Chủ đầu tư hòan thiện hồ sơ dự án và quyết định đầu tư Dự án theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng. 1.4. Thời gian giải quyết hồ sơ: 15 ngày làm việc. a) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đến các Ngành; b) Sau 07 ngày làm việc, các Sở, Ngành gửi ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường; c) Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các ý kiến của các Ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng đất và có văn bản thông báo kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất để trả chủ đầu tư. 1.5. Chủ đầu tư có trách nhiệm hòan thiện hồ sơ dự án và quyết định đầu tư Dự án theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng theo ý kiến tại văn bản thông báo kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất để lập hồ sơ thu hồi đất theo quy định tại Điều 33 quy định này. 2. Xác nhận về việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai. Việc chấp hành tốt pháp luật về đất đai của người xin giao đất, thuê đất đối với trường hợp người xin giao đất, thuê đất đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trên cơ sở bản tự kê khai của người xin giao đất, thuê đất về tất cả diện tích đất, tình trạng sử dụng đất đã được Nhà nước giao, cho thuê trước đó và tự nhận xét về chấp hành pháp luật về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đang làm thủ tục giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đã giao, đã cho thuê để xác minh mức độ chấp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng đất trong quá trình thực hiện các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trường hợp người xin giao đất, thuê đất là tổ chức kinh tế không thuộc sở hữu Nhà nước thì phải kê khai tất cả diện tích đất, tình trạng sử dụng đất mà Nhà nước đã giao, đã cho thuê đối với tổ chức kinh tế đó và các tổ chức kinh tế khác có cùng chủ sở hữu. Điều 40. Trình tự thực hiện với các dự án sử dụng đất mà Chủ đầu tư tự thỏa thuận với người đang sử dụng đất (không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất) Sau khi được chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư, Chủ đầu tư tiến hành lập và duyệt Quy họach xây dựng, dự án đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định. Chủ đầu tư và người đang sử dụng đất thỏa thuận theo hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 1. Đối với trường hợp người đang sử dụng đất có quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 106, Luật Đất đai năm 2003 hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và việc nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê lại đất đảm bảo quy định tại các Điều 98, 103, 106, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. Chủ đầu tư thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định. Trường hợp mục đích sử dụng đất của dự án khác với mục đích của các thửa đất nhận chuyển nhượng, thuê lại đất, nhận góp vốn thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; trình tự thực hiện theo quy định tại Điểm 2.1, Khỏan 2, Mục II, Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi hòan tất các thủ tục trên và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Khỏan 2, Điều này, Chủ đầu tư tiến hành triển khai theo dự án đã được phê duyệt hoặc chấp thuận. 2. Trường hợp trong khu vực đất thực hiện dự án có một phần diện tích đất không được tham gia thị trường bất động sản thì Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện thu hồi đất để cho thuê hoặc giao cho nhà đầu tư theo quy định. Trường hợp trong khu vực đất thực hiện dự án bao gồm nhiều diện tích đất có nguồn gốc khác nhau do nhận chuyển nhượng, do thuê quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất, do nhận góp vốn, do Nhà nước giao, do Nhà nước cho thuê thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho thửa đất mới là tòan bộ khu vực đất thực hiện dự án, trong đó tại điểm ghi về nguồn gốc sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi rõ diện tích đất đối với từng nguồn gốc sử dụng đất, trường hợp không đủ chỗ ghi từng nguồn gốc sử dụng đất thì lập trang bổ sung và đóng dấu giáp lai (dấu của cơ quan Tài nguyên và Môi trường) với trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản. 3. Trường hợp trong khu vực đất thực hiện dự án mà Nhà đầu tư chỉ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định (không nhận góp vốn, thuê lại đất) thì sau khi nhận chuyển nhượng, Nhà đầu tư được lựa chọn hình thức giao đất hoặc thuê đất theo quy định tại Khỏan 1, Điều 28, Nghị định 84/2007/NĐ-CP. Khỏan tiền Nhà đầu tư đã trả để nhận chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại Khỏan 2 và 3 Điều 28, Nghị định 84/2007/NĐ-CP. 4. Sau khi Chủ đầu tư thực hiện xong việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn và thuê lại quyền sử dụng đất, Chủ đầu tư phải có báo cáo chi tiết về nội dung này (số thửa đất nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê lại, hợp pháp hay không hợp pháp, tên Chủ sử dụng đất, diện tích… và đề xuất hình thức sử dụng đất theo Khỏan 3, Điều này) làm cơ sở cho Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất. Báo cáo phải có ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Điều 41. Thu hồi đất sau khi Quy họach, kế họach sử dụng đất, Quy họach xây dựng đô thị, Quy họach điểm dân cư nông thôn được công bố mà chưa có dự án đầu tư. Sau khi Quy họach, kế họach sử dụng đất hoặc Quy họach xây dựng đô thị, Quy họach xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt và công bố mà chưa có dự án đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ra thông báo thu hồi đất, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển qũy đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thu hồi đất theo quy định tại các Điều 29, 30, 31, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương giao nhiệm vụ cho Trung tâm phát triển qũy đất tỉnh thực hiện việc bồi thường GPMB tạo qũy đất sạch thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ra thông báo thu hồi đất. Nguồn kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được vay từ Qũy phát triển đất (ngân sách tỉnh ứng vốn khi chưa thành lập được Qũy phát triển đất). Đất sau khi thu hồi được giao cho Trung tâm phát triển qũy đất quản lý sử dụng theo quy định. Điều 42. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Điều 38 Luật Đất đai Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khỏan 2 và Khỏan 8 của Điều 38, Luật Đất đai thực hiện theo Điều 131, Nghị định 181/2004/NĐ-CP. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khỏan 3,4,5,6,7,9,10,11 và 12 của Điều 38, Luật Đất đai thực hiện theo Điều 132, Nghị định 181/2004/NĐ-CP. Điều 43. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 1. Trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép được thực hiện theo Điều 133, Nghị định 181/2004/NĐ-CP. 2. Trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép được thực hiện theo quy định tại Điều 134, Nghị định 181/2004/NĐ-CP. 3. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất là công sản của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước được áp dụng theo quy định tại Điều 6, Nghị định 84/2007/NĐ-CP. Điều 44. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngòai, cá nhân nước ngòai, người Việt nam định cư ở nước ngòai đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư 1. Trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp hồ sơ xin gia hạn. - Thành phần hồ sơ: Theo phụ lục số 15 kèm theo Quy định này. 2. Trình tự thực hiện: - Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng cơ quan Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cùng Chủ đầu tư tiến hành thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa; trình Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn thời hạn sử dụng đất nếu đủ điều kiện. - Sau khi có Quyết định gia hạn, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin cho Sở Tài chính để xác định giá thuê đất. - Việc xác định giá tiền sử dụng đất, tiên thuê đất thực hiện theo nội dung Điểm h, Khỏan 2, Điều 33 của Quy định này. - Sau khi có Quyết định phê duyệt giá thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường ký lại hợp đồng thuê đất, chuyển thông tin cho cơ quan thuế để thực hiện viêc thu tiền thuê đất. 3. Các trường hợp không được gia hạn thời gian sử dụng đất: Người sử dụng đất không thực hiện đúng quy định tại Khỏan 1 và 2 Điều này, thì yêu cầu người sử dụng đất phải lập hồ sơ giao đất, thuê đất theo quy định. Điều 45. Trình tự và thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trình tự và thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1178/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chương IV QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Điều 46. Nguyên tắc quản lý chung 1. Việc đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở phải đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; đồng bộ các công trình hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, bền vững; đáp ứng các mục tiêu phát triển đô thị, phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường; 2. Qũy đất dành để xây dựng nhà ở thu nhập thấp và các mục đích chung của địa phương: a. Đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở có quy mô từ 10 ha trở lên thực hiện trên địa bàn có nhu cầu xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp phải dành tối thiểu 20% qũy đất để xây dựng nhà ở xã hội (Nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân Khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị); Chủ đầu tư cấp 1 đồng thời là chủ đầu tư xây dựng khu nhà đó theo quy định tại Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009. b. Đối với các dự án không phải bố trí qũy đất xây dựng nhà ở xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh trưng dụng 20% qũy đất ở để sử dụng vào các mục tiêu chung của địa phương. c. Trường hợp dự án phải dành qũy đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật liên khu, hoặc xây dựng công trình công cộng phục vụ cho khu vực nhằm kết hợp thực hiện mục tiêu chung của địa phương (diện tích đất kinh doanh nhỏ hơn 35%); Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định trưng dụng với mức thấp hơn 20%. Diện tích, vị trí cụ thể qũy đất xây dựng nhà ở xã hội, qũy đất dành cho địa phương được xác định trong bước thẩm định, phê duyệt Quy họach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 3. Các Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở phải được đầu tư xây dựng trên cơ sở Quy họach chi tiết xây dựng, hoặc Quy họach tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được cấp thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án và cân đối cho mục tiêu phát triển chung. 4. Các dự án cấp 2 đầu tư, xây dựng trong Khu đô thị mới, Khu nhà ở được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 5. Ủy ban nhân dân tỉnh giao IPA Quảng Ninh là đầu mối theo dõi quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh các Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở. Điều 47. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở 1. Đấu giá quyền sử dụng đất: a. Điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: - Các thông số Quy họach của khu đất thực hiện dự án đã được phê duyệt hoặc chấp thuận. - Suất đầu tư tối thiểu trên đơn vị diện tích đất hoặc tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. - Giá sàn thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đã được phê duyệt. - Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư đã được công bố theo quy định. - Đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong. - Danh sách các nhà đầu tư đủ năng lực, ý tưởng đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận. b. Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Quyết định số 720/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 2. Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: a. Được áp dụng với các dự án có từ 02 Nhà đầu tư trở lên quan tâm đăng ký đầu tư vào 1 địa điểm và dự án có đủ các điều kiện tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư: - Có Quy họach xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc 1/500) được phê duyệt; - Dự án thuộc danh mục đã được công bố theo quy định tại Mục IV, phần I, Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế họach và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; - Có phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với qũy đất sẽ lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư dự án; hoặc giá sàn tiền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với khu đất dự án đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng; b. Trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế họach và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số: 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ. 3. Chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án: Thực hiện theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế họach và Đầu tư (chỉ định có hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất và chế tài cụ thể). a. Áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án trong các trường hợp sau: - Dự án đã được công bố theo quy định, nhưng chỉ có 01 Nhà đầu tư quan tâm đăng ký đầu tư; Dự án đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không thành; - Dự án cần phải thực hiện nhanh để đáp ứng yêu cầu phát triển nhà ở của địa phương theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. b. Trình tự, thủ tục chỉ định Nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế họach và Đầu tư và Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng. 4. Kinh phí cho việc tổ chức, thực hiện lựa chọn Nhà đầu tư được ngân sách tỉnh cấp hàng năm theo Kế họach lựa chọn Nhà đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 5. Nhà đầu tư thực hiện ký qũy theo Mục f, Khỏan 2, Điều 8, quy định này. Điều 48. Lập, thẩm định và phê duyệt quy họach xây dựng Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy họach xây dựng theo Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 của Quy định này. Điều 49. Lập, thẩm định dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư 1. Lập dự án đầu tư: Căn cứ văn bản cho phép nghiên cứu đầu tư, Quy họach chi tiết Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở được duyệt, Nhà đầu tư lập dự án đầu tư, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. a. Dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở phải đáp ứng các yêu cầu tại Khỏan 1, Điều 13, của Quy chế khu đô thị mới ban hành tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ; Điều 5, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ. b. Nội dung dự án đầu tư theo quy định tại Điều 14 của Quy chế khu đô thị mới; Mục III, Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng; Điều 6, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 và phải phù hợp với quy định tại các Điều 7, 8, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. c. Tổng mức đầu tư được lập theo phương pháp “Tính theo thiết kế cơ sở” quy định tại Điểm a, Khỏan 1, Điều 5, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 2. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: a. Hồ sơ trình thẩm định bao gồm: - Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, trong đó có đủ các nội dung quy định tại Điểm b, Khỏan 2, Điều 7, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010. - Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở, - Các văn bản pháp lý có liên quan. b. Trình tự và thời gian giải quyết: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa; Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận một cửa có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Kế họach và Đầu tư để tổ chức thẩm định, Sở Kế họach và Đầu tư có trách nhiệm: Chủ trì thẩm định, xin ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Kế họach và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư đối với dự án khu đô thị mới có quy mô từ 200 ha đất trở lên, dự án phát triển nhà ở có quy mô từ 2500 căn trở lên. Chủ trì thẩm định, tổng hợp ý kiến tham gia thiết kế cơ sở và ý kiến về nội dung cần thiết khác của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án còn lại. - Thời gian thẩm định dự án (gồm cả Thiết kế cơ sở): Không quá 35 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 25 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; không quá 16 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, thời gian tham gia ý kiến thiết kế cơ sở: không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 12 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; không quá 08 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Điều 50. Điều chỉnh dự án đầu tư 1. Dự án đầu tư điều chỉnh đối với các trường hợp sau đây: - Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, dịch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; - Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án; - Khi quy họach xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án; 2. Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi quy mô, mục tiêu dự án, qũy đất xây dựng, hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Nhà đầu tư phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. c. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: - Hồ sơ trình thẩm định bao gồm: Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư; Dự án đầu tư điều chỉnh bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; Các văn bản pháp lý có liên quan. - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa; Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận một cửa có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Kế họach và Đầu tư để tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 3. Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục quyết định điều chỉnh đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng. Điều 51. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình 1. Lập hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: a. Các bước thiết kế xây dựng: - Thực hiện thiết kế ba bước đối với dự án khu đô thị mới có quy mô từ 200 ha trở lên, hoặc các dự án nhóm A, hoặc một số hạng mục có yêu cầu đặc thù, phức tạp; Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khi phê duyệt dự án đầu tư, hoặc quyết định cho phép đầu tư. - Thực hiện thiết kế hai bước (Thiết kế cơ sở đã lập trong dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công) đối với các dự án, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khác. b. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình thực hiện theo Điều 17, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. c. Quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế công trình: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, Nghị định 49/2008/NĐ-CP và Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng. 2. Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; tổng dự tóan, dự tóan: a. Nhà đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình, hạng mục công trình thiết kế 03 bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình, hạng mục công trình thiết kế 02 bước theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự tóan và dự tóan theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. Nhà đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn độc lập, đủ năng lực thẩm tra thiết kế, dự tóan, tổng dự tóan để đảm bảo tính khách quan trong việc xác định nghĩa vụ tài chính. b. Thiết kế kỹ thuật và tổng dự tóan đối với các dự án phải xác định giá đất: Chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự tóan đến Sở Xây dựng để thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự tóan. Điều 52. Giấy phép xây dựng Các dự án đầu tư xây dựng các Khu đô thị mới, Khu nhà ở; Công trình xây dựng thuộc dự án Khu đô thị, Khu nhà ở có Quy họach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không phải xin cấp Giấy phép xây dựng. Trước khi khởi công thực hiện dự án, Nhà đầu tư phải gửi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt đến Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án để theo dõi, kiểm tra. Điều 53. Hình thức quản lý dự án Nhà đầu tư quyết định lựa chọn một trong hai hình thức quản lý dự án theo quy định tại Khỏan 2, Điều 45 của Luật Xây dựng: a. Trực tiếp quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án, được quy định tại Khỏan 2, Điều 33, Nghị định 12/2009/NĐ-CP. b. Thuê tư vấn quản lý điều hành dự án, nếu không đủ điền kiện về năng lực quản lý dự án theo quy định tại Khỏan 3, Điều 33, Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Điều 54. Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong khu đô thị mới, khu dân cư đô thị, dự án phát triển nhà ở 1. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về chất lượng các công trình xây dựng thuộc dự án của mình theo quy định của pháp luật về xây dựng; Phải tổ chức thực hiện đầy đủ những nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định tại Điều 5 Nghị định 02/2006/NĐ-CP; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP; Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng. 2. Việc nghiệm thu sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công thực hiện theo quy định tại các Điều 23, 24, 25, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và Khỏan 5, 6, Điều 1 Nghị định 49/2008/NĐ-CP và Thông tư số 27/2009/TT-BXD. Điều 55. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thống nhất quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến xây dựng 2009, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP và các quy định điều chỉnh liên quan khác đối với các dự án Khu đô thị mới, Khu nhà ở. Nội dung, trình tự, thủ tục quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. Điều 56. Nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; chuyển giao qũy đất và công trình xây dựng 1. Nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng: Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện thị, thành phố nơi có dự án chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp quản lý, cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc... tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa công trình có chuyển giao vào sử dụng theo đúng quy định hiện hành. Đối với các dự án do Nhà đầu tư khai thác sử dụng, Nhà đầu tư báo cáo cơ quan quyết định cho phép đầu tư để tổ chức nghiệm thu và đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 2. Chuyển giao qũy đất: Qũy đất xây dựng công trình mà Chủ đầu tư dự án cấp 1 không được giao đầu tư xây dựng công trình; Qũy đất tỉnh trưng dụng tại dự án, sau khi kết thúc dự án, Nhà đầu tư bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án để quản lý và sử dụng vào các mục đích của địa phương. 3. Chuyển giao công trình: Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã xây dựng xong, sau khi kết thúc dự án, hòan thành các thủ tục nghiệm thu, Nhà đầu tư bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý vận hành theo quy định về chuyển giao công trình. Điều 57. Chuyển nhượng tòan bộ dự án 1. Trong trường hợp dự án thực hiện dở dang mà Nhà đầu tư gặp khó khăn, không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt, hoặc Chủ đầu tư không còn nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án và có đủ các điều kiện chuyển nhượng quy định tại Điều 7, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ thì Chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép chuyển nhượng tòan bộ dự án cho Chủ đầu tư khác. 2. Trách nhiệm và quyền lợi của Nhà đầu tư cũ, Nhà đầu tư mới thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP. 3. Hồ sơ và thủ tục chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định tại Điều 8 và 9 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP và Mục II, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ xây dựng. 4. Trình tự thực hiện thủ tục chuyển nhượng tòan bộ dự án thực hiện theo Điều 23 của quy định này. Điều 58. Giao đất và cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất 1. Trình tự, thủ tục thực hiện theo Điều 29, 30,31 của Quy định này. 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ xin giao đất, thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án đối với qũy đất đã giải phóng mặt bằng xong. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất sau khi có Quyết định phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất. Đối với đất chưa giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án, hoặc trung tâm phát triển qũy đất để thực hiện giải phóng mặt bằng. 3. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giao đất đã giải phóng mặt bằng tại thực địa cho Nhà đầu tư thực hiện dự án. 4. Đối với diện tích đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã giải phóng mặt bằng xong và đã nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách theo quy định); Nhà đầu tư được lựa chọn việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc đề nghị Chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất, không bắt buộc phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư cấp 1. 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ nhà đầu tư theo thẩm quyền đối với diện tích đất đã hòan thành đầu tư cơ sở hạ tầng theo dự án, quy họach, thiết kế kỹ thuật được duyệt và được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, Nhà đầu tư đã hòan thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác nhận. 6. Nhà đầu tư căn cứ vào Phương án phân kỳ đầu tư, thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt, hoặc cho phép đầu tư dự án, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi lập kế họach triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, kế họach giao đất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiến độ giao đất. Điều 59. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1. Đối với các dự án tại những khu vực có lợi thế thương mại: Trong bước thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Quy họach, hoặc cấp Giấy phép Quy họach theo thẩm quyền được quy định tại Luật Quy họach đô thị, Sở Xây dựng, hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất để Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo qũy đất cho Tỉnh, sau đó tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư do ngân sách Tỉnh cân đối từ nguồn thu tiền sử dụng đất. 2. Đối với các trường hợp khác: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, các văn bản hướng dẫn thi hành, Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gồm: Chi phí chi trả cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Nhà đầu tư chi trả và được tính vào Tổng mức đầu tư của dự án. Điều 60. Xác định giá đất 1. Việc xác định giá đất đối với các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở được thực hiện trên các nguyên tắc, phương pháp chung về xác định giá các lọai đất quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan đến xác định giá đất. 2. Hồ sơ xác định giá đất: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hòan thành giải phóng mặt bằng, Nhà đầu tư gửi hồ sơ xác định giá đất đến Sở Tài chính, hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị xác định giá thu tiền sử dụng đất của dự án. - Bản sao Quyết định phê duyệt Quy họach chi tiết xây dựng kèm theo Bản đồ Quy họach chi tiết sử dụng đất của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định chấp thuận dự án đầu tư; - Bản sao Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, văn bản xác nhận đất đã giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án; - Bản sao báo cáo dự án khả thi; - Quyết định chấp thuận tổng dự tóan của cấp có thẩm quyền; - Các văn bản khác có liên quan (nếu có). 3. Sở Tài chính chủ trì xác định giá đất, xây dựng phương án giá đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Điều 61. Phê duyệt lại giá đất 1. Các trường hợp phê duyệt lại giá đất: Dự án được cơ quan thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy họach làm thay đổi cơ cấu và diện tích đất kinh doanh so với cơ cấu, diện tích đất kinh doanh được xác định trong Quy họach và dự án đã được duyệt; 2. Hồ sơ xác định lại giá đất do Nhà đầu tư lập, chủ động gửi cho Sở Tài chính gồm: - Văn bản đề nghị xác định lại giá thu tiền sử dụng đất của dự án do điều chỉnh Quy họach. - Bản chụp Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy họach kèm bản đồ Quy họach chi tiết sử dụng đất điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định cho phép điều chỉnh dự án theo quy họach điều chỉnh hoặc Quyết định chấp thuận dự án thành phần đầu tư tăng thêm do điều chỉnh quy họach; Quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng dự tóan, hoặc dự tóan phần đầu tư tăng thêm; - Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). Điều 62. Thu, nộp tiền sử dụng đất Việc thu nộp tiền sử dụng đất đối với các dự án được giao đất có thu tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 63. Huy động và quản lý vốn 1. Nhà đầu tư phải mở tài khỏan họat động tại các tổ chức tài chính ở Quảng Ninh, được huy động vốn của các tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trong dự án Khu đô thị mới, Khu nhà ở được thực hiện nhiều lần thông qua hợp đồng giữa bên bán và bên mua, lần đầu chỉ được huy động sau khi hòan thành công tác san nền đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau khi hòan thành phần móng công trình đối với trường hợp bán nhà, căn hộ. Các lần huy động tiếp theo được thực hiện phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng, nhưng tổng số tiền huy động không vượt quá 70% giá trị hợp đồng. 2. Vốn huy động theo Khỏan 1, Điều này, Nhà đầu tư phải gửi vào tài khỏan mở tại tổ chức tài chính ở Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định và chỉ được sử dụng đúng mục đích tiền huy động của người mua. Quyền, nghĩa vụ của bên bán và bên mua phải được thể hiện bằng văn bản thông qua hợp đồng. 3. Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án được huy động theo tiến độ ghi trong dự án được quyết định cho phép đầu tư, thỏa thuận trong Hợp đồng Dự án, hoặc xác định trong dự án đầu tư và phải đạt tỷ lệ tối thiểu là 20% tổng mức đầu tư dự án đối với dự án Khu đô thị mới, Khu nhà ở từ 20 ha trở lên; 15% tổng mức đầu tư dự án đối với dự án Khu đô thị, Khu nhà ở dưới 20 ha và không thấp hơn phần kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Điều 64. Kinh doanh quyền sử dụng đất và công trình 1. Nhà đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở được bán nhà gắn với quyền sử dụng đất; chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở, thực hiện các dự án cấp 2 khi đã có các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với dự án đã được quyết định chấp thuận và tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở. a. Hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất: thông qua đấu thầu thực hiện dự án do Chủ đầu tư kêu gọi đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, thỏa thuận chuyển nhượng trực tiếp. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được thực hiện đúng pháp luật. Người tổ chức và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc do mình thực hiện. b. Giá bán nhà ở, công trình; chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định thông qua đấu thầu, đấu giá hoặc thỏa thuận giữa các bên phù hợp với các quy định của pháp luật. c. Nhà đầu tư được tổ chức Sàn giao dịch về nhà ở, quyền sử dụng đất hoặc hình thức kinh doanh khác theo quy định hiện hành; thông qua sàn giao dịch niêm yết giá nhà ở, giá chuyển quyền sử dụng đất của dự án do Chủ đầu tư quyết định; Giới thiệu địa điểm đầu tư, cung cấp thông tin về Quy họach, kế họach sử dụng đất, tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất và nhà ở; ký hợp đồng chuyển nhượng, mua bán. Điều 65. Quyết tóan vốn đầu tư Công trình hòan thành đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết tóan vốn đầu tư theo quy định hiện hành. Chương V XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP Điều 66. Xử lý các trường hợp chuyển tiếp 1. Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương, địa điểm lập Quy họach xây dựng (còn thời hạn thực hiện) nhưng chưa được phê duyệt Quy họach chi tiết xây dựng và chưa được giao làm Chủ đầu tư thì thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định này. 2. Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương địa điểm lập Quy họach xây dựng và đã được phê duyệt Quy họach chi tiết xây dựng nhưng chưa được giao làm Chủ đầu tư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì phải thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư (không phải làm thủ tục xin làm chủ đầu tư) và phải cam kết tiến độ thực hiện dự án bằng văn bản. Nếu sau 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực mà không triển khai thì phải làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phải thực hiện ký qũy theo Điều 7 đến Điều 10 của quy định này. 3. Đối với các dự án đã được quyết định làm Chủ đầu tư hoặc được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng trước ngày quyết định này có hiệu lực thì xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phải cam kết tiến độ thực hiện dự án bằng văn bản; thực hiện các thủ tục tiếp theo quy định này. 4. Đối với các dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thực hiện đầu tư hoặc dự án chậm tiến độ theo Giấy chứng nhận đầu tư thì phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và phải có cam kết thực hiện dự án bằng văn bản. Nếu sau 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, dự án không đăng ký điều chỉnh tiến độ mà chậm tiến độ quá 12 tháng mà không có lý do chính đáng thì bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và Quy họach, đất đai theo quy định. 5. Đối với các dự án đã hòan thành, đưa vào sử dụng có nhu cầu đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì không phải thực hiện ký qũy. Đối với dự án đang triển khai thi công nhưng mới làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc xin gia hạn thời hạn thực hiện dự án, Nhà đầu tư phải có cam kết tiến độ bằng văn bản. Nếu đã được gia hạn mà tiến độ dự án đầu tư chậm vì lý do không chính đáng thì Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục Quy họach xây dựng, đất đai theo quy định. 6. Đối với việc cấp giấy phép xây dựng công trình trong khi chờ Thông tư hướng dẫn Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ để ban hành Quyết định mới thay thế cho Quyết định số 1848/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì vẫn áp dụng theo Quyết định số 1848/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010. Điều 67. Xử lý các trường hợp chuyển tiếp các dự án Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở 1. Các Nhà đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn giao lập Quy họach chi tiết xây dựng, nghiên cứu đầu tư, hoặc dự án đã có Quy họach chi tiết được duyệt, hoặc dự án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì phải thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phải thực hiện ký qũy theo Điều 7 đến Điều 10 của quy định này. 2. Đối với các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giao đất thực hiện dự án trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng thời gian thực hiện dự án quá tiến độ phê duyệt thì phải thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh và phải cam kết bằng văn bản tiến độ triển khai thực hiện. 3. Các dự án đã được phê duyệt các thủ tục giao đất, phê duyệt giá đất trước ngày ban hành quyết định này và trong thời gian tiến độ được phê duyệt thì tiếp tục thực hiện theo các quyết định phê duyệt. Nếu Nhà đầu tư thấy cần thiết phải điều chỉnh lại một số nội dung đã được phê duyệt thì kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét giải quyết. 4. Những dự án chưa nộp hồ sơ đề nghị xác định giá đất thì tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo bản quy định này. Đối với các dự án đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo thông báo nộp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không hồi tố để hòan trả và xác định lại việc thu nộp tiền sử dụng đất. Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 68. Giải quyết thủ tục hành chính đối với việc thành lập doanh nghiệp - Giao Sở Kế họach và Đầu tư Quảng Ninh là cơ quan đầu mối theo dõi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp theo quy định riêng. - Sở Kế họach và Đầu tư, Công an tỉnh bố trí cán bộ thường trực tiếp nhận hồ sơ trong việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Bộ phận một cửa bố trí chỗ ngồi và đảm bảo các điều kiện thuận lợi để cán bộ của Sở Kế họach và Đầu tư, Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ. Kinh phí họat động được thực hiện theo dự tóan hàng năm của Bộ phận một cửa. Điều 69. Xử lý vi phạm 1. Mọi họat động làm trái, hoặc không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ theo quy định tại Bản quy định này và các quy định của pháp luật liên quan đến họat động đầu tư, kinh doanh và quản lý Khu đô thị mới, Dự án xây dựng nhà ở đều bị coi là vi phạm. Chủ đầu tư; các Sở, Ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án phải chịu trách nhiệm theo chức năng, thẩm quyền được giao; trong đó, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính về mọi hành vi vi phạm trong phạm vi dự án. 2. Căn cứ vào mức độ vi phạm, các Sở, Ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý về các lĩnh vực quản lý: đầu tư, xây dựng, quy họach kiến trúc, đất đai và môi trường, kinh doanh bất động sản, quản lý thuế theo quy định. Điều 70. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng cho Nhà đầu tư trong quy định này. 1. Trách nhiệm chung: a. Các Sở, Ban, Ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng quy trình và các thủ tục nội bộ bao gồm trình tự giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho đến khi trả kết quả cho Nhà đầu tư, thống nhất với cơ quan đầu mối bảo đảm thực hiện đúng thời hạn quy định tại văn bản này và niêm yết công khai tại nơi làm việc của Bộ phận một cửa. b. Ban hành danh mục tài liệu trong hồ sơ, bao gồm: Số lượng các lọai giấy tờ, hướng dẫn chi tiết về bộ hồ sơ, quy chuẩn các mẫu biểu cần thiết, đảm bảo tính đơn giản và dễ thực hiện đối với Nhà đầu tư. c. Bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất tốt, có am hiểu về chuyên môn, và có khả năng giao tiếp làm việc tại bộ phận một cửa của tỉnh và tại đơn vị không trực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Khi có đề nghị của Bộ phận một cửa, các Sở, Ngành có trách nhiệm cử cán bộ xuống Bộ phận một cửa để hướng dẫn, cung cấp thông tin cho Nhà đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. d. Ủy ban nhân dân tỉnh giao IPA Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế họach và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan để giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng cho Nhà đầu tư, đảm bảo nhanh chóng và hiệu quả. - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phân công nội bộ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Quy định này và các quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh. - Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp thực hiện các nội dung trong quy trình này để cùng Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh thực hiện một đầu mối xử lý hồ sơ cho các Nhà đầu tư nhanh nhất và hiệu quả; Trường hợp vắng mặt, nếu ủy quyền cho cấp phó đi thay thì phải có quyết định cụ thể nhưng người đứng đầu đơn vị vẫn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tòan bộ hồ sơ, thủ tục từ Bộ phận một cửa chuyển đến các đơn vị phối hợp chỉ trao đổi, liên hệ trực tiếp với người đứng đầu đơn vị hoặc người được ủy quyền. Các cơ quan phối hợp không được tự ý yêu cầu các Chủ đầu tư bổ sung các hồ sơ, giấy tờ ngòai quy định đã được công bố công khai tại bộ phận một cửa của tỉnh. 2. Các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định tại các nội dung và các nhiệm vụ cụ thể như sau: (1). Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh: a. Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng quy chế, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch về quy trình, thời gian, phí và lệ phí có liên quan đến các thủ tục đầu tư trên để mọi tổ chức, công dân biết, thực hiện theo quy định. b. Thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những trường hợp gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp của các Sở, Ban, Ngành, địa phương làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. c. Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự tóan kinh phí triển khai thực hiện quy trình giải quyết một cửa và chính sách đối với cán bộ trực tiếp làm tại bộ phận một cửa luân chuyển hồ sơ theo Quy định này. d. Công khai các thủ tục đầu tư, thông tin về Quy họach, Đất đai và các dự án các dự án Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở; e. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan thẩm tra hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và địa điểm xây dựng; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; quản lý thống nhất họat động đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án ngòai Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư bao gồm các nhiệm vụ quản lý sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư (kiểm tra, giám sát, quản lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư; theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư...). f. Đối với việc quản lý các dự án đầu tư Khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh: - Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở theo phương thức đấu thầu, chỉ định theo quy định của pháp luật liên quan và quy định tại Điều 30 bản quy định này. - Làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan theo dõi quản lý chất lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường các dự án; Trực tiếp quản lý các dự án khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. - Tổng hợp, báo cáo về họat động đầu tư - kinh doanh các dự án Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. (2). Sở Kế họach và Đầu tư: a. Chủ động xây dựng kế họach đầu tư phát triển của tỉnh hàng năm, 5 năm. b. Xây dựng và rà sóat các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách đầu tư. c. Tổ chức thẩm định kế họach đấu thầu; hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật liên quan. d. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư Khu đô thị mới, Khu nhà ở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Tổ chức thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư Khu đô thị mới, Khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. e. Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. (3). Sở Xây dựng: a. Quản lý nhà nước về Quy họach xây dựng, chất lượng công trình xây dựng; chủ trì phối hợp với các Sở chuyên ngành trong việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng. b. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất Quy họach các khu vực phát triển đô thị làm cơ sở lập Kế họach sử dụng đất, Kế họach đầu tư xây dựng hàng năm, 5 năm. c. Hướng dẫn Nhà đầu tư lập Nhiệm vụ Quy họach và Quy họach chi tiết xây dựng, Quy họach tổng mặt bằng các dự án; Thỏa thuận chức năng sử dụng đất đối với các dự án nhỏ lẻ để Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Quy họach tổng mặt bằng; d. Phối hợp với các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan thực hiện công tác quản lý và hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện xây dựng theo Quy họach, Kiến trúc được duyệt; quản lý chất lượng xây dựng, trật tự xây dựng, vê sinh môi trường tại các dự án; bàn giao và bảo hành, bảo trì công trình; Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các dự án đầu tư; xử lý vi phạm, hoặc đề xuất xử lý; Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi thông tin về Bộ phận một cửa để tổng hợp chung. e. Gửi thông tin bằng văn bản cho Bộ phận một cửa, Sở Tài chính, Sở Kế họach và Đầu tư, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư về các nội dung Quy họach đã được phê duyệt điều chỉnh có liên quan đến các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này. f. Tham mưu, đề xuất và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tực thủ tục cấp phép xây dựng công trình theo quy định mới. (4). Sở Tài nguyên và Môi trường: a. Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất đai, việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại các dự án; xử lý, hoặc đề xuất cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường; Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi thông tin về Bộ phận một cửa để tổng hợp; b. Tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo qũy đất tại những khu vực có lợi thế thương mại, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; kịp thời thông tin về các dự án được thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giao đất đã giải phóng mặt bằng cho các Chủ đầu tư để thực hiện dự án gửi về các sở: Tài chính, Kế họach và Đầu tư, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư và Bộ phận một cửa. (5). Sở Tài chính: a. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án có đủ điều kiện; b. Lập phương án giá đất, xác định giá đất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; c. Phối hợp với Cục thuế tỉnh đôn đốc các nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách; d. Phối hợp thẩm tra, xác định năng lực tài chính của Nhà đầu tư trong bước lựa chọn Chủ đầu tư. e. Chủ trì thẩm định kinh phí họat động của bộ phận một cửa đảm bảo cho quá trình luân chuyển hồ sơ, hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai. f. Công khai quy trình, hướng dẫn thủ tục ký qũy đầu tư; mở sổ theo dõi, quản lý đầu tư theo quy định hiện hành; hòan trả tiền ký qũy cho Nhà đầu tư theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; g. Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện ký qũy; Định kỳ hàng qúy, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình ký qũy của các Chủ đầu tư, sao gửi Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh để phối hợp thực hiện. (6). Cục Thuế Quảng Ninh: a. Theo dõi, đôn đốc thu tiền sử dụng đất, các khỏan thuế, phí đối với các dự án; báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thu, nộp, số còn phải nộp tiền sử dụng đất của các dự án; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các nhà đầu tư; tham gia chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật. Tổng hợp tình hình, hàng qúy báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời gửi Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài chính, Sở Kế họach và Đầu tư; b. Kiểm tra, xử lý, hoặc đề xuất xử lý các vi phạm trong việc nộp tiền sử dụng đất, các khỏan thuế, phí đối với các dự án. (7). Sở Nội vụ: Có trách nhiệm cùng Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, chủ trì tổ chức thanh tra công vụ theo kế họach, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các vi phạm trong việc giải quyết thủ tục hành chính một cửa đối với các Nhà đầu tư, đầu tư sản xuất, kinh doanh. (8). Ủy ban nhân dân cấp huyện: a. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư tại địa phương đối với các dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn. b. Đối với các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn: Trực tiếp tham gia vào việc quản lý chất lượng thi công xây dựng đối với các công trình, hạng mục công trình thuộc đối tượng chuyển giao, để thực hiện chức năng của Bên nhận chuyển giao công trình tham gia vào họat động quản lý chất lượng xây dựng và nghiệm thu công trình; Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng qúy, năm và báo cáo đột xuất khi cần về tình hình thực hiện dự án về các nội dung nêu trên, đồng thời gửi Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh để tổng hợp và phối hợp. c. Tổ chức việc điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường khu vực thực hiện dự án, khu vực lân cận theo đề nghị của Sở Tài chính; chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả điều tra, khảo sát, thông tin thu thập; d. Cung cấp cho Sở Tài chính quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy họach dự án kèm bản đồ Quy họach điều chỉnh theo thẩm quyền được phân cấp. e. Xác nhận công tác GPMB, khối lượng xây lắp thực tế của dự án đã thực hiện để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét miễn giảm, giãn tiến độ nộp tiền ký qũy của các dự án (thông qua Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tổng hợp đề xuất). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về các xác nhận của mình đối với các dự án. Điều 71. Điều khỏan thi hành Thủ trưởng các Sở, Ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, các tổ chức, cá nhân và các Nhà đầu tư phản ánh kịp thời về Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.