Nghị quyết 107/2007/NQ-HĐND
Về đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007; Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2008 tỉnh Lai Châu
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành: 2007-12-11

NGHỊ QUYẾT Về đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007; Kế họach vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2008 tỉnh Lai Châu ___________________ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ, về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Căn cứ Quyết định số 87/2006/QĐ-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy họach tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006-2020; Sau khi xem xét Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu về "Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007, tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư và phân bổ kế họach đầu tư từ NSNN năm 2008", báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu về tình hình thực hiện đầu tư năm 2007 và dự kiến phân bổ kế họach 2008 và nhấn mạnh một số vấn đề sau: I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2007: Nhìn chung công tác đầu tư XDCB năm 2007 có nhiều chuyển biến tích cực, kế họach vốn đầu tư được Tỉnh giao đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm, Tỉnh đã có những giải pháp kịp thời nhằm tăng cường quản lý đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, sớm đưa công trình vào sử dụng, hiệu quả vốn đầu tư được phát huy, góp phần cải thiện một bước kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, quản lý và thực hiện theo đúng các quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản hiện hành,… Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan cần khắc phục, đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực hơn nữa của các cấp, các ngành. Các quy định về quản lý đầu tư vẫn còn nhiều bất cập, các văn bản quy định về đầu tư xây dựng cơ bản còn chồng chéo, chưa cụ thể và rõ ràng; Nguồn lực cho đầu tư còn hạn chế, phụ thuộc hòan tòan ngân sách hỗ trợ từ Trung ương, trong khi nhu cầu đầu tư của tỉnh là rất lớn. Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm; công tác quyết tóan vốn đầu tư vẫn chưa được quan tâm thực hiện, tình trạng thanh tóan vốn dồn vào các tháng cuối năm chưa được cải thiện. Công tác giám sát đánh giá đầu tư chưa được quan tâm và thực hiện theo quy định. Chế độ báo cáo định kỳ của các chủ đầu tư chưa thường xuyên, chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng báo cáo thấp, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. II. KẾ HỌACH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2008: 1. Về vốn đầu tư: Tổng vốn nguồn NSNN từ nguồn cân đối ngân sách địa phương, bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương, chương trình mục tiêu quốc gia và dự án lớn, vốn nước ngòai (ODA) là 879.349 triệu đồng . Trong đó: Vốn đầu tư phát triển 798.254 triệu đồng ; vốn sự nghiệp là 81.095 triệu đồng . 2. Nguyên tắc phân bổ: (1). Ưu tiên cho các khỏan nợ vay đến hạn trả theo hợp đồng và khế ước vốn vay. (2). Ưu tiên vốn cho các công trình hòan thành, các công trình nợ quá hạn (nhóm C quá 2 năm, nhóm B quá 4 năm); tập trung bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp để đảm bảo cân đối thời gian không nợ quá hạn; các công trình trọng điểm. (3). Hạn chế các công trình khởi công mới, chỉ khởi công những công trình có đủ thủ tục đầu tư theo quy định; các công trình trọng điểm chuẩn bị lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, 5 năm chia tách tỉnh và 60 năm thành lập Đảng bộ Lai Châu. (4). Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án lớn được thực hiện theo mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung tại Quyết định số 210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ quản lý chương trình. Tập trung vốn cho các công trình hòan thành, tiếp chi cho các dự án chuyển tiếp, chỉ bố trí vốn khởi công mới khi cân đối đủ nguồn vốn trong phạm vi của chương trình. 3. Danh mục công trình khởi công mới: Các danh mục công trình khởi công mới nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2008 (có biểu kèm theo). III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kế họach đầu tư các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2008, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu như sau: (1). Tiếp tục rà sóat các quy định trong quản lý đầu tư và xây dựng của tỉnh, đảm bảo đúng theo các văn bản quy phạm pháp lưuật và phù hợp với điều kiện của tỉnh; tăng cường phân cấp quản lý đầu tư cho các huyện, thị xã, các chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp lưuật. (2). Tiếp tục tập trung nguồn vốn trong năm 2008 ưu tiên cho các dự án trọng điểm, quan trọng, đặc biệt là các dự án chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Để đảm bảo nguồn lực cho các dự án trọng điểm như: Trụ sở hợp khối các cơ quan tỉnh, Bệnh viện Đa khoa, hạ tầng đô thị và một số công trình trọng điểm. Huy động vốn được bổ sung để ưu tiên tập trung cho các dự án quan trọng được xác định, ưu tiên về nguồn vốn. (3). Tiếp tục kiện tòan tổ chức và nâng cao năng lực của các đơn vị tham gia quản lý dự án của các Sở, Ngành, các chủ đầu tư, các Ban QLDA đảm bảo giảm thấp nhất thất thóat lãng phí trong đầu tư xây dựng. (4). Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà sóat tình hình thực hiện dự án; tiếp tục thực hiện chế tài đối với các dự án đã hòan thành bàn giao sử dụng mà không thực hiện công tác quyết tóan vốn đầu tư. Kiên quyết xử phạt các chủ đầu tư không thực hiện công tác quyết tóan vốn đầu tư theo quy định. Thực hiện tốt các quy định của Trung ương về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đầu tư. (5). Tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương để tăng nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và giảm bớt áp lực cho ngân sách địa phương. Năm 2008 tập trung xúc tiến đầu tư để thu hút mạnh nguồn vốn nước ngòai (ODA) cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để tìm kiếm cơ hội đầu tư từ nhiều nguồn vốn; huy động hiệu quả nguồn vốn từ các thành phần kinh tế để giảm bớt áp lực cho nguồn ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị. (6). Tiếp tục nâng cao công tác tham mưu chỉ đạo điều hành kế họach vốn hàng năm, đảm bảo cân đối nguồn vốn (đặc biệt ưu tiên cho các công trình trọng điểm), hạn chế thấp nhất nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. (7). Tăng cường công tác quản lý và điều hành về kế họach đầu tư, thực hiện đúng các quy định về chế độ báo cáo định kỳ. Giao UBND tỉnh ban hành chế tài đối với việc thực hiện báo cáo về đầu tư xây dựng. (8). Cùng với việc đẩy mạnh phân cấp quản lý đầu tư, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả vốn đầu tư; đẩy mạnh công tác giám sát đầu tư cộng đồng, đẩy mạnh họat động của nhân dân trong công tác giám sát cộng đồng. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này chủ động chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư XDCB năm 2008. Giao cho UBND tỉnh cân đối từ nguồn ngân sách địa phương đầu tư lưới điện hạ thế sau các trạm biến áp đã được đầu tư xây dựng và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi Quyết định. Giao cho Thường trực, các Ban HĐND và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.