Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND
Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2012
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành: 2011-12-09

NGHỊ QUYẾT Kế họach vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2012 ______________________________ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 ; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự tóan ngân sách Nhà nước năm 2012. Sau khi xem xét Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh; Dự thảo nghị quyết tại Tờ trình số 1566 ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về Kế họach vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành việc đánh giá tình hình thực hiện kế họach đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2011 và thông qua Kế họach vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2012 những nội dung chính sau: 1. Đánh giá chung tình hình thực hiện Kế họach đầu tư từ nguồn NSNN năm 2011 Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Kế họach phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đọan 2011-2015. UBND tỉnh đã có những đổi mới trong giao kế họach vốn đầu tư đó là bố trí 100% nhu cầu vốn cho các dự án hòan thành và 80% nhu cầu cho các dự án chuyển tiếp và chỉ khởi công mới các dự án cần thiết, cấp bách, nên đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công chủ động thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, làm việc với các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công các công trình; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội . Kết quả: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tăng 5,8 điểm % so với cùng kỳ năm trước; quyết tóan các dự án hòan thành được tăng cường, thu hồi vốn tạm ứng các năm trước tăng. Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế, yếu kém: Tiến độ thực hiện một số dự án chậm, tỷ lệ giải ngân, thanh tóan khối lượng hòan thành vẫn đạt thấp so với yêu cầu; chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư còn hạn chế; một số dự án chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả dự án, gây lãng phí vốn đầu tư. 2. Kế họach vốn đầu tư năm 2012 2.1. Tổng nguồn vốn: 1.248.800 triệu đồng, trong đó: a/. Vốn trong nước: 1.168.800 triệu đồng. - Vố n cân đối ngân sách địa phương: 311.300 triệu đồng. + Vốn cân đối theo thời kỳ ổn định: 241.800 triệu đồng. + Vốn thu sử dụng đất: 60.000 triệu đồng. + Vốn hỗ trợ Doanh nghiệp công ích: 1.500 triệu đồng. + Vốn thu xổ số kiến thiết: 8.000 triệu đồng - Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo các mục tiêu: 857.500 triệu đồng. b/. Vốn nước ngòai (ODA): 80.000 triệu đồng. 2.2. Nguyên tắc phân bổ a./ Vốn cân đối ngân sách địa phương: - Vốn cân đối theo thời kỳ ổn định: + Ưu tiên trả nợ vay Ngân hàng phát triển theo khế ước. + Bố trí đảm bảo đủ mức tối thiểu cho lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Khoa học - Công nghệ theo dự tóan Trung ương giao. + Bố trí cân đối ngân sách huyện, thị xã theo đúng Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đọan 2011-2015. + Về thực hiện dự án: Ưu tiên bố trí 100% nhu cầu cho các dự án hòan thành trong năm 2011; 80% nhu cầu cho các dự án hòan thành trong năm 2012; vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới theo nguyên tắc: dự án nhóm C, bố trí 35% nhu cầu; dự án nhóm B bố trí 20% nhu cầu. b/ Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo các mục tiêu, vốn nước ngòai (ODA): Thực hiện theo quyết định của Bộ Kế họach và Đầu tư. 2.3 Phương án phân bổ vốn đầu tư danh mục khởi công mới và danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư (có biểu chi tiết kèm theo) 3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2012 3.1. Sớm triển khai Nghị quyết đầu tư năm 2012 đã được HĐND tỉnh thông qua; Trong qúy I hòan thành việc ký kết hợp đồng triển khai các dự án khởi công mới năm 2012, phân bổ chi tiết các nguồn vốn để đảm bảo hòan thành kế họach đầu tư năm 2012. Tăng cường tuyên truyền, công khai dự án đầu tư, nhất là nơi triển khai các dự án, nhằm huy động mọi công dân, tổ chức, các đòan thể... giám sát công tác triển khai thực hiện để dự án đạt hiệu quả cao nhất. 3.2. Đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục thông thóang cho các cơ quan quản lý đầu tư ở mỗi cấp ngành, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến họat động đầu tư. 3.3. Tăng cường công tác giải ngân, thanh quyết tóan công trình: Ưu tiên bố trí đủ vốn cho thanh tóan chi phí đền bù GPMB. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng kinh tế trong họat động xây dựng công trình: Thực hiện giải ngân vốn theo kế họach, tạo điều kiện tốt nhất về vốn để các nhà thầu thực hiện dự án; thực hiện tốt việc thanh tóan, thu hồi vốn tạm ứng khi có khối lượng phát sinh theo quy định, không để tăng dư nợ tạm ứng so với năm trước. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quyết tóan công trình hòan thành theo đúng quy định; Quyết tóan dứt điểm các dự án hòan thành kéo dài từ những năm trước. 3.4 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP: rà sóat các dự án chưa thật sự cấp bách, cần thiết giãn, hõan để tập trung vốn cho các dự án quan trọng, trực tiếp phục vụ sản xuất. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo điều kiện bố trí kế họach đầu tư năm 2013. 3.5 Quan tâm bồi dưỡng, kiện tòan đội ngũ cán bộ, công chức tham gia các họat động đầu tư xây dựng trên địa bàn; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo chính xác đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp các ngành. 3.6 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các nhà thầu, cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến họat động đầu tư; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các phương tiện thông tin. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 3 . Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.