Chỉ thị 09/CT-UBND
Về việc tăng cuửng chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản,đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2007
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành: 2007-05-25

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 09/CT-UBND Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 05 năm 2007 CHỈ THỊ Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế họach xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2007 _________________ Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế họach phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2007 của Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế họach vốn đầu tư năm 2007. Sau gần 5 tháng thực hiện kế họach xây dựng cơ bản, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh tình hình thực hiện kế họach xây dựng cơ bản và việc giải ngân vốn đầu tư năm 2007 tính đến 22/5/2007 đạt được 216.262 triệu đồng bằng 18,26% kế họach, trong đó các dự án ngân sách Trung ương đạt 48.764 triệu đồng bằng 9,6% kế họach, các dự án ngân sách địa phương đạt 167.498 triệu đồng bằng 24,7% kế họach, tiến độ giải ngân chậm hơn so với cùng kỳ năm ngòai. Một số dự án đã được ghi vốn kế họach năm 2007 nhưng chưa hòan thành thủ tục phê duyệt Dự án; nhiều dự án chưa có khối lượng thanh tóan, hoặc chủ đầu tư chưa làm thủ tục thanh tóan, trong khi đó một số Dự án hòan thành, đã quyết tóan vốn đầu tư thì thiếu vốn thanh tóan v.v... nguyên nhân chủ yếu thuộc về trách nhiệm của Chủ đầu tư và vướng mắc về công tác bồi thường, GPMB. Để khắc phục tình trạng trên và đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh tóan vốn đầu tư kế họach năm 2007, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đòan thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc một số công việc sau: 1.Giám đốc Sở Kế họach và Đầu tư tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện khối lượng xây dựng cơ bản các công trình dự án thuộc kế họach năm 2007 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hòan thành việc giải ngân vốn đầu tư kế họach năm 2007. Đặc biệt là các Dự án giao thông trọng điểm xây dựng thị xã Hà Tĩnh thành Thành phố trực thuộc tỉnh, Dự án đường xuống mỏ sắt Thạch Khê, Hồ chứa nước Thượng nguồn Sông Trí, Xây dựng đê hữu sông Lam v.v... 2.UBND các huyện, thị xã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư các dự án, bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư theo đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm như Dự án đường xuống mỏ sắt Thạch Khê, các Dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng, Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, các Dự án xây dựng thị xã Hà Tĩnh thành Thành phố trực thuộc tỉnh... Xử lý dứt điểm tồn đọng về công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án có liên quan đến khiếu kiện của công dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. 3.Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc địa phương mình quản lý đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hòan thành bàn giao đưa các công trình vào khai thác sử dụng theo kế họach, hòan chỉnh thủ tục nghiệm thu thanh quyết tóan và giải ngân theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 4.Chủ đầu tư các công trình, dự án tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý dự án, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình theo đúng quy định, hồ sơ nghiệm thu phải đảm bảo chính xác, không thể thất thóat vốn đầu tư và thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư kế họach 2007 kịp thời. Các Chủ đầu tư để công trình, dự án tiến độ thi công chậm, chất lượng công trình không đảm bảo và không hòan thành việc giải ngân vốn đầu tư kế họach năm 2007, phải chịu hòan tòan trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 5.Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám định chất lượng các công trình xây dựng, kiểm tra và hướng dẫn các Chủ đầu tư làm hồ sơ thủ tục nghiệm thu, thanh quyết tóan vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thực hiện mục tiêu đưa thị xã Hà Tĩnh thành Thành phố trực thuộc tỉnh, yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo thực hiện, hòan thành đồ án điều chỉnh quy họach chung thị xã Hà Tĩnh và vùng phụ cận trình duyệt trong tháng 6/2007, hòan chỉnh và trình duyệt các đồ án quy họach chi tiết trên địa bàn thị xã Hà Tĩnh, phối hợp với UBND thị xã Hà Tĩnh hòan thành điều chỉnh quy họach khu đô thị Bắc thị xã Hà Tĩnh. 6.Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trên địa bàn thị xã Hà Tĩnh, tranh thủ thời tiết thuận lợi hòan thành nền đường các công trình giao thông trọng điểm trong qúy II/2007, đồng thời hòan thành thủ tục nghiệm thu khối lượng xây lắp, lập hồ sơ thanh tóan kịp thời. Tập trung hòan thành đảo giao thông tại ngã tư đường Quốc lộ 1A và đường Phan Đình Phùng trong tháng 6/2007. Phối hợp với Hội đồng bồi thường thị xã Hà Tình xử lý dứt điểm tồn đọng về bồi thường GPMB trên các tuyến giao thông trên địa bàn thị xã Hà Tĩnh 7.Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi, khắc phục hậu quả bão lụt và có kế họach bồi trúc các tuyến đê sông, đê biển, hồ đập đảm bảo an tòan trong mùa mưa bão, chỉ đạo Chủ đầu tư hòan chỉnh hồ sơ Dự án nắn chuyển kênh Nl-9 tại Khu đô thị Bắc thị xã Hà Tĩnh, để khởi công xây dựng cuối qúy 11/2007 8.Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo thực hiện công tác thẩm tra quyết tóan vốn đầu tư các dự án hòan thành, tranh thủ thời gian thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo nhanh, kịp thời; Đồng thời đảm bảo nguồn vốn thanh tóan khối lượng hòan thành các công trình dự án trong kế họach năm 2007. 9.Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, kiểm sóat chặt chẽ trong công tác thanh tóan vốn đầu tư, hướng dẫn các chủ đầu tư làm đầy đủ các thủ tục thanh tóan, giải ngân vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tập trung xử lý kịp thời hồ sơ thanh tóan vốn đầu tư của các công trình dự án, không để hồ sơ ứ đọng và tránh phiền hà cho các Chủ đầu tư. 10.Giao Sở Kế họach và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước rà sóat việc thực hiện các công trình, dự án đầu tư trong kế họach năm 2007, tổng hợp các công trình, dự án có tiến độ xây dựng chậm, không giải ngân được vốn đầu tư, hoặc đến 30/6/2007 chưa có quyết định đầu tư, đề xuất phương án rút vốn đầu tư để bố trí trả nợ các công trình đã hòan thành và không xem xét bố trí vốn đầu tư kế họach năm 2008 cho các công trình dự án đã rút vốn trong kế họach năm 2007, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2007. UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã Ký) Võ Kim Cự