Thông tư 119/2000/TT-BTC
Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án thuộc đề án tổng thể quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 2000-12-25

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc quản lý, thanh tóan vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án thuộc đề án tổng thể Quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển. Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định 12 /2000/NĐ- CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý dầu tư và xây dựng; Căn cứ Quyết định số 277 /QĐ-TTg ngày 31/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể Quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển; Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh tóan vốn đầu tư cho các dự án thuộc đề án tổng thể quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu quốcphòng an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển như sau: I. QUY ĐỊNH CHUNG l.Các dự án được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước thuộc đề án tổng thể Quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển (sau đây được gọi tắt là các dự án khu kinh tế quốc phòng) phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 12 /2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sun gmột số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, các quy định tại Thông tư này. 2.Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này áp dụng cho các dự án khu kinh tế quốc phòng đượcđầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. 3.Bộ Quốc phòng và các chủ đầu tư có trách nhiệm chấp hành đúng các chính sách, chế độ quản lý tài chính của. Nhà nước nhằm sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để lồng ghép vốn của các dự án, chương trình mục tiêu trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ l. Vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án khu kinh tế quốc phòng dùng để chi cho các nội dung sau đây: Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, thủy lợi, điện, cấp nước sinh họat, trạm y tế, trường học; Xây dựng trại giống mang tính chất của cụm, vùng; Xây dựng cơ sở chuyển giao khoa học, công nghệ theo từng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Về công tác kế họach: Quy trình, căn cứ, nội dung, thời hạn lập kế họach vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, hàng qúy thực hiện theo quy định trong Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 52/1999/NĐ-CP, Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau: 2.l.Về kế họach năm: Dự án khu kinh tế quốc phòng là một dự án tổng hợp, có liên quan tới nhiều chương trình mục tiêu khác của Chính phủ và liên quan tới các cấp chính quyền địa phương. Để tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ trên địa bàn, trong kế họach hàng năm Bộ Quốc phòng cần xác định rõ nguồn vốn thực hiện từng nhiệm vụ của dự án. Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh được Chính phủ phê duyệt (hoặc ủy quyền cho Bộ Quốc phòng phê duyệt) trong từng dự án, căn cứ tiến độ thực hiện dự án, các chủ đầu tư xây dựng kế họach vốn đầu tư, ghi cụ thể từng nguồn vốn (nguồn vốn XDCB tập trung, nguồn vốn tín dụng...) gửi Bộ Quốc phòng xem xét, tổng hợp chung trong kế họach của Bộ; gửi Bộ Kế họach- Đầu tư, Bộ Tài chính để làm cơ sở bố trí kế họach và tổng hợp chung trong kế họach ngân sách nhà nước hàng năm báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội phê duyệt. 2.2.Căn cứ tổng mức vốn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm, Bộ Quốc phòng chủ trì phân bổ kế họach vốn cụ thể cho các dự án, gửi Bộ Tài chính để kiểm tra và làm căn cứ thanh tóan vốn. Việc phân bổ vốn cho các dự án phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây: Đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu do Chính phủ giao về tổng mức vốn, cơ cấu vốn, cơcấu ngành, lĩnh vực và đặc biệt ưu tiên bố trí vốn cho các dự án công trình ở vùng xung yếu, vùng trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; Tuân thủ các nguyên tắc bố trí kế họach đã được quy định, các dự án phải có quyết định đầu tư từ thời điểm tháng 10 về trước của năm trước năm 2 kế họach; các dự án nhóm C phải được bố trí đủ vốn để thực hiện không quá 2 năm, các dự án nhóm B phải được bố trí đủ vốn để thực hiện không quá 4 năm. Đối với các dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án, trong đó nếu từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án có thể độc lập vận hành, khai thác và thực hiện theo phân kỳ đầu tư được ghi trong văn bản phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án được thực hiện giai đọan chuẩn bị đầu tư, từ khâu lập,trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và quản lý quá trình thực hiện đầu tư như một dự án đầu tư độc lập. Đảm bảo thực hiện đúng trình tự và các thủ tục đầu tư và xây dựng theo Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Sau khi kiểm tra, nếu việc phân bổ kế họach chưa đảm bảo các yêu cầu trên đây, BộTài chính có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị điều chỉnh lại. 2.3.Trên cơ sở kế họach đã phân bổ hoặc sau khi điều chỉnh phù hợp với quy định, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu kế họach cho các chủ đầu tư để thực hện, đồng gửi cơ quan Kho bạc nhà nước, làm căn cứ kiểm sóat, thanh tóan vốn. 3. Phương thức cấp phát, thanh tóan vốn XDCB: 3.l.Phương thức cấp phát: Bộ Tài chính chuyển vốn sang Kho bạc nhà nước để thanh tóan cho từng chủ đầu tư. Trường hợp đặc biệt, đối với những dự án phục vụ mục đích quốc phòng có độ mật cao, hoặc dự án ở những địa bàn quá xa xôi, hẻo lánh, Bộ Tài chính chuyển vốn cho Cục Tài chính Bộ Quốc phòng để trực tiếp cấp phát, thanh tóan vốn cho các dự án. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tài chính kiểm sóat, thành tóan, quyết tóan vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Danh mục các dự án lọai này do Bộ Quốc phòng đề nghị hàng năm và thống nhất với Bộ Tài chính. Căn cứ vào kế họach đã giao và tiến độ thực hiện các dự án theo văn bản đề nghị của Bộ Quốc phòng (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện của các dự án, số vốn đã cấp, nhu cầu vốn cấp tiếp), Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) chuyển vốn cho Cục Tài chính Bộ Quốc phòng để cấp phát, thanh tóan cho các dự án. 3.2.Điều kiện để được thanh tóan vốn đầu tư: Các dự án đầu tư được thanh tóan vốnkhi có đủ các điều kiện sau đây: a.Được bố trí trong kế họach vốn đầu tư XDCB hàng năm. b.Có đầy đủ các thủ tục đầu tư và xây dựng, bao gồm: Đốivới các dự án giai đọan chuẩn bị đầu tư: Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành chuẩn bị đầu tư. Dự tóan chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án giai đọan chuẩn bị thực hiện dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư) và quyết định đầu tư thẩm quyền. Thiết kế kỹ thuật và tổng dự tóan, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự tóan. Những dự án nhóm A,B, nếu chưa có thiết kế kỹ thuật và tổng dự tóan được duyệt, thì trong quyết định đầu tư phải quy định mức vốn của từng hạng mục công trình và phải có thiết kế và dự tóan hạng mục công trình thi công trong năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. c.Quyết định giao nhiệm vụ chủ đấu tư, thành lập Ban Quản lý dự án (trường hợp phải thành lập Ban QLDA), bổ nhiệm trưởng ban, kế tóan trưởng hoặc phụ trách kế tóan. d.Đã tổ chức đấu thấu hoặc được chỉ định thầu tuyển chọn tư vấn, mua sắm thiết bị, xây lắp theo quy định của Quy chế Đấu thấu ban hành kèm theo Nghị định số88/1999/NĐ-CP ngày l//9/1999 và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ. e.Đủ điều kiện để được tạm ứng vốn và có khối lượng hòan thành đủ điều kiện được thanh tóan theo quy định tại diểm 3.3 và 3.4 của Thông tư này. 3.3.Cấp và thu hồi vốn tạm ứng: a.Các dự án cấp phát qua Cục Tài chính Bộ Quốc phòng được tạm ứng vốn tối đa bằng 50% kế họach năm. Vốn tạm ứng được thu hồi dần vào từng kỳ thanh tóan khối lượng, mức thu hồi lừng lần bằng số vốn thanh tóan nhân tỷ lệ tạm ứng. b.Đối với những dự án cấp phát qua Kho bạc nhà nước, việc cấp và thu hồi vốn tạmứng thực hiện như sau: b.l-Đối với các gói thầu xây lắp thực hiện đấu thấu và chỉ định thầu: Hổ sơ tạm ứng vốn gồm: Văn bản phê duyệt kết quả đấu thấu (đối với các gói thấu xây lắp thực hiện đấu thầu) hoặc văn bản chi định thầu (đối với các gói thấu xây lắp thực hiện chỉ định thầu) của cấp có thẩm quyền. Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng của nhà thầu (đối với gói thầu thực hiện đấu thầu). Mức vốn được tạm ứng như sau: Đối với gói thấu thực hiện đấu thầu: Các gói thầu có trị giá từ 50 tỷ đồng trở lên, mức tạm ứng bằng 20% giá trị hợp đồng nhưng không vượt kế họach vốn hàng năm của gói thấu. Các gói thấu có trị giá từ 10 đến dưới 50 tỷ đồng, mức tạm ứng bằng 25% giá trị hợp đồng nhưng không vượt kế họach vốn hàng năm của gói thấu. Các gói thầu có trị giá dưới 10 tỷ đồng, mức tạm ứng bằng 30% giá trị hợp đồng nhưng không vượt kế họach vốn hàng năm của gói thầu. Đối với gói thầu chỉ định thầu: Mức tạm ứng bằng 20% giá trị hợp đồng nhưng không vượt kế họach vốn hàng năm của gói thầu. Thu hồi tạm ứng: Thời điểm bắt đầu thu hồi: Khi thanh tóan khối lượng hòan thành đạt 30% giá trị hợp đồng. Thời điểm thu hồi hết vốn tạm ứng: Khi thanh tóan khối lượng hòan thành đạt 80% giá trị hợp đồng. b.2-Đối với mua sắm thiết bị (kể cả thiết bị nhập khẩu và thiết bị trong nước): Hồ sơ để tạm ứng vốn bao gồm: Văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền (đối với phần thiết bị tổ chức đấu thầu) hoặc văn bản chỉ định thầu (đối với phần thiết bị không tổ chứcđấu thấu). Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thấu cung ứng, gia công, chế tạo thiết bị. Riêng đối với thiết bị nhập khẩu phải có văn bản phê duyệt hợp đồng của cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng của nhà thầu (đối với phần thiết bị thực hiện đấu thầu). M ứcvốn tạm ứng là số tiền mà chủ đầu tư phải thanh tóan theo hợp đồng, nhưng nhiều nhất không vượt kế họach vốn trong năm. Vốn tạm ứng được cấp theo tiến độ thanh tóan tiền của chủ đầu tư đối với nhà thầu cung ứng gia công chế tạo thiết bị được quy định trong hợp đồng kinh tế và được thực hiện cho đến khi thiết bị đã nhập kho của chủ đầu tư (đối với thiết bị không cần lắp) hoặc đã được lắp đặt xong và nghiệm thu (đối với thiết bị cần lắp). Thu hồi vốn tạm ứng: Vốn tạm ứng cho thiết bị được thu hồi khi thanh tóan khối lượng thiết bị hòan thành (đối với thiết bị không cần lắp đặt: khi thiết bị đã được nghiệm thu và nhập kho chủ đầu tư, đối với thiết bị cần lắp đặt: khi thiết bị đã lắp đặt xong và nghiệm thu). b.3-Đối với các hợp đồng tư vấn: Hồ sơ tạm ứng vốn bao gồm: Văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền (đối với những công việc thực hiện đấu thầu tuyển chọn tư vấn); văn bản chỉ định thầu hoặc giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền (đối với những công việc chỉ định thầu); hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn. Mức vốn tạm ứng tối thiểu là 25% giá trị gói thầu nhưng không vượt kế họach vốn cả năm đã bố trí cho công việc phải thuê tư vấn. Vốn tạm ứng được thu hồi vào từng lần thanh tóan khối lượng hòan thành; số vốn thu hồi từng lần bằng số vốn thanh tóan nhân với tỷ lệ tạm ứng. b.4-Đối với một số công việc thuộc chi phí khác các dự án: Đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Căn cứ phương án đền bù và dự tóan chi phí được duyệt, mức vốn tạm ứng theo yêu cầu cần thiết cho công việc đền bù nhưng không vượt kế họach năm đã bố trí cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đối với chi phí cấp đất, thuế đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất: căn cứ thông báo của cơ quan chuyên môn yêu cầu chủ đầu tư nộp tỉền; chi phí họat động của bộ máy quản lý dự án phải có dự tóan được duyệt: Mức vốn tạm ứng theo yêu cầu cần thiết của chủ đầu tư nhưng không vượt kế họach vốn cả năm đã bố trí cho công việc được tạm ứng vốn. Việc thu hồi vốn tạm ứng được thực hiện một lần vào kỳ thanh tóan khối lượng hòan thành của công việc đó. 3.4-Thanh tóan khối lượng hòan thành: a.Thanh tóan khối lượng xây lắp: Khối lượng xây lắp hòan thành theo hình thức chỉ định thấu được thanh tóan là khối lượn gthực hiện đã nghiệm thu đúng chế độ quy định, theo hợp đồng, đã được ghi trong kế họach vốn đầu tư được giao, có thiết kế và dự tóan chi tiết được duyệt theo đúng định mức, đơn giá của Nhà nước. Hồ sơ thanh tóan bao gồm: Văn bản phê duyệt thiết kế và dự tóan chi tiết hạng mục công trình; Hợp đồng kinh: tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu; Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hòan thành kèm theo bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu; Phiếu giá và chứng từ thanh tóan. Khối lượng xây lắp hòan thành theo hình thức đấu thầu được thanh tóan là khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu theo hợp đồng, đã được ghi trong kế họach vốn đầu tư được giao. Hồ sơ thanh tóan bao gồm: Văn bản phê duyệt kết quả đầu thầu; hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu; Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hòan thành kèm theo bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu; Phiếu giá và chứng từ thanh tóan. b.Thanh tóan khối lượng thiết bị: Khối lượng thiết bị được thanh tóan phải phù hợp với: danh mục thiết bị trong Quyết định đầu tư và đã được bố trí trong kế họach vốn đầu tư; phù hợp với hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu; đã được chủ đầu tư nhập kho (đối với thiết bị không cần lắp đặt) hoặc đã lắp đặt xong và nghiệm thu (đối với thiết bị cần lắp đặt). Hồ sơ thanh tóan bao gồm: Hợp đồng; hóa đơn kiêm phiếu xuất kho (đối với thiết bị mua trong nước) hoặc bộ chứng từ nhập khẩu (đối với thiết bị nhập khẩu); phiếu nhập kho (đối với thiết bị không cần lắp đặt) hoặc phiếu giá thanh tóan khối lượng lắp đặt thiết bị (đối với thiết bị cần lắp); các chứng từ vận chuyển, bảo hiểm .thuế, phí lưu kho; phiếu giá và chứng từ thanh tóan. c.Thanh.tóan khối lượng công tác tư vấn: Khối lượng công tác tư vấn hòan thành được thanh tóan là khối lượng thực hiện được nghiệm thu phù hợp với hợp đồng kinh tế và đã được bố trí lrong kế họach vốn đầu tư được giao. Hồ sơ thanh tóan bao gồm: Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc tư vấn hòan thành; Chứng từ thanh tóan. d.Thanh tóan khối lượng chi phí khác: Được thanh tóan khi có đủ căn cứ chứng minh công việc đã được thực hiện; Hồ sơ thanh lóan bao gồm: Hóa đơnchứng từ hợp lệ của cơ quan thu tiền đối với lệ phí cấp đất xây dựng, thuế đất hoặc thuế chuyển quyền sử dụng đất; Phương án và dự tóan đền bù được duyệt, bản xác nhận khối lượng đề bù đã thực hiện của công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Dự tóan, kế họach tiền mặt, bảng kê các chi phí, các chứng từ liên quan tới chi phí bộ máy quản lý dự án; Dự tóan, bảng kê chi phí khởi công, nghiêm thu, chạy thử, khánh thành; Dự tóan, hợp đồng kinh tế chi phí chuyên gia đào tạo; Hợp đồng bảo hiểm công trình. 4. Chế độ, kiểm tra và quyết tóan: Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng qúy, năm về tình hình thực hiện đầu tư, tình hình nhận vốn, sử dụng vốn. Báo cáo được gửi Bộ Quốc phòng và Kho bạcnhà nước nơi dự án mở tài khỏan (đối với các dự án do KBNN thanh tóan vốn). BộQuốc phòng, Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm tra định kỳ vàđột xuất các chủ đầu tư về tình hình thực hiện dự án, tình hình thanh tóan vốnvà chấp hành hành sách chế độ tài chính của Nhà nước. Chủ đầu tư cố trách nhiệm lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm và lập báo cáo quyết tóan vốn đầu tư theo quy định tại Thông tư 70/2000/TC-BTC ngày 17/7 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết tóan vốn đầu tư. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện dự án để để báo cáo Chính phủ và các cơ quan có liên quan theo quy định. III. ĐIỀUKHỎAN THI HÀNH Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong qụá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở kịp thời phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Vũ Văn Ninh