Quyết định 39/2007/QĐ-UBND
V/v Ban hành Quy định lập dự toán kiên cố hoá kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày ban hành: 2007-09-13

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định lập dự tóan kiên cố hóa kênh mương lọai III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam __________ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương; Căn cứ Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đọan 2006 - 2010; Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số: 948 /TTr-NN & PTNT ngày 21 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Quy định lập dự tóan kiên cố hóa kênh mương lọai III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định lập dự tóan kiên cố kênh mương lọai III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Điều 2 . Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế họach và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn kịp thời cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện qui định này. Điều 3 . Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế họach và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 31/2002/QĐ-UB, ngày 27/5/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Ngọc Quang QUY ĐỊNH Về việc lập dự tóan kiên cố kênh mương lọai III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007) ______________________________ Kiên cố hóa kênh mương lọai III là công trình được đầu tư theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ” nhằm khuyến khích các địa phương, đơn vị huy động mọi nguồn lực tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng kiên cố hóa kênh mương, thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Ngày 27/5/2002 UBND tỉnh đã có Quyết định số 31/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy định lập dự tóan kiên cố hóa kênh mương lọai III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, một số nội dung của Quyết định này hiện nay không còn phù hợp do một số chế độ chính sách có liên quan đã được điều chỉnh hoặc thay đổi. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị Quyết 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, khóa VII, kỳ họp thứ 8, ngày 04 tháng 5 năm 2006 về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đọan 2006-2010; nhằm đơn giản hóa thủ tục trong công tác lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ thực chương trình kiên cố kênh mương lọai III, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số quy định như sau: I. VỀ TÍNH TÓAN KHỐI LƯỢNG: 1. Đối với các tuyến kênh lọai III áp dụng thiết kế mẫu: - Căn cứ vào độ dốc đáy kênh và diện tích tưới để chọn mặt cắt mẫu phù hợp: Tra bảng (5-1); (5-2); (6-1); (6-2) (theo bảng đính chính) và các bảng (7-1); (7-2); (7-3) trong thiết kế mẫu ban hành tại QĐ số 19/2001/QĐ-UB và QĐ số 29/2006/QĐ-UB để tính khối lượng kiên cố kênh mương như bê tông, đá xây... và các lọai vật liệu như đá hộc, đá chẻ, đá 1x2, đá 4x6, sỏi 1x2, cát xây, cát tô, gạch xây, thép, ván cốt pha ... - Phần khối lượng bê tông và cốt thép các thanh giằng hoặc một số chi tiết nhỏ không có trong các bảng trên được bổ sung theo yêu cầu và kích thước thực tế. - Khối lượng đất đào, đất đắp căn cứ vào tài liệu địa hình hiện trạng và mặt cắt mẫu để tính tóan. 2. Đối với các tuyến kênh không áp dụng thiết kế mẫu: Căn cứ khối lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt để lập dự tóan. II. VỀ CHẾ ĐỘ LẬP DỰ TÓAN: 1. Các chi phí khác : (Áp dụng cho cả thiết kế mẫu và không thiết kế mẫu) 1.1. Các chi phí khác không được tính: - Thuế thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra. - Chi phí Ban quản lý công trình. - Chi phí thẩm định, chi phí quyết tóan, nghiệm thu, khởi công. - Chi phí bảo hiểm công trình. - Chi phí lán trại, chuyển quân, phát tuyến... 1.2. Các chi phí được tính vào giá trị dự tóan: - Chi phí khảo sát tính bằng 57% mức quy định hiện hành. - Chi phí thiết kế đối với kênh mương lọai III áp dụng thiết kế mẫu tính bằng 25% mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhưng tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa không quá 3.500.000 đồng với một hồ sơ thiết kế để hỗ trợ cho công tác thiết kế như: chi phí phôtô, in ấn, máy móc... - Chi phí thiết kế đối với kênh mương lọai III không áp dụng thiết kế mẫu: + Nếu có tính thủy lực và kết cấu kênh thì áp dụng theo mức qui định hiện hành của Nhà nước. + Nếu có tính thủy lực nhưng không tính kết cấu thì tính bằng 50% mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. - Chi phí giám sát tính bằng 30% mức quy định hiện hành của Nhà nước để bồi dưỡng cho cán bộ của các phòng chuyên môn hoặc cán bộ xã, địa phương thực hiện giám sát. 2. Đơn giá đào đắp đất, vận chuyển bộ: (chỉ áp dụng đối với thiết kế mẫu) 2.1. Tiền công đào đắp đất, đá: a) Công đào đất móng công trình trên kênh, đào kênh mương được tính như sau: - Đào đất cấp I : 22.700đồng/1m 3 - Đào đất cấp II : 33.900đồng/1m 3 - Đào đất cấp III: 50.300đồng/1m 3 - Đào đất cấp IV: 76.800đồng/1m 3 b) Công đào đất để đắp tính như sau: - Đào đất cấp I : 16.800đồng/1m 3 - Đào đất cấp II : 23.100đồng/1m 3 - Đào đất cấp III: 29.100đồng/1m 3 Ghi chú: Đất cấp I : Đất dùng xẻng đạp bình thường đã ngập xẻng. Đất cấp II : Đất dùng cuốc bàn mới cuốc được. Đất cấp III: Cuốc bàn không đào được, phải dùng cuốc chim. Đất cấp IV: Dùng xà beng mới đào được. c) Công phá đá mặt bằng dày <=0,5m được tính như sau: - Đào đá cấp I : 216.100đồng/1m 3 - Đào đá cấp II : 167.700đồng/1m 3 - Đào đá cấp III: 145.300đồng/1m 3 - Đào đá cấp IV: 130.400đồng/1m 3 Ghi chú: Đá cấp I : Đá rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm 2 . Đất cấp II : Đá cứng, có cường độ chịu nén > 800kg/cm 2 . Đất cấp III : Đá cứng trung bình, có cường độ chịu nén > 600kg/cm 2 . Đất cấp IV: Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, có cường độ chịu nén ≤ 600kg/cm 2 . d) Vận chuyển tiếp 1m 3 đất cứ 10m tới được tính 1.200đồng (không phân cấp đất). e) Đất đắp bờ kênh và công trình được tính 21.200đồng/1m 3 (không phân cấp đất). f) Công tác xây lắp: Để thuận lợi tra bảng trong thiết kế mẫu và dễ sử dụng đối với những người không có chuyên môn, tiền công cho các công tác xây lắp như: Xây gạch, xây đá, trát vữa, đóng cốt pha, đỗ bê tông, gia công thép được tính 54.000đồng/1công. 2.2 Chi phí vận chuyển bộ: Chi phí vận chuyển bộ được tính như bảng sau: ĐVT: đồng Số TT Tên vật liệu Đơn vị Lọai phương tiện vận chuyển Gánh bộ Xe cút kít (xe rùa) Xe bánh lốp (xe bò) 10m đầu (cả xúc vào) 10m tiếp 10m đầu (cả xúc vào) 10m tiếp 10m đầu (cả xúc vào) 100m tiếp 1 Ximăng tấn 7.700 1.200 7.600 800 10.100 3.000 2 Cát vàng m3 4.700 1.200 6.800 700 7.500 3.000 3 Sỏi các lọai m3 11.400 1.500 9.300 800 9.300 800 4 Đá hộc m3 12.600 1.500 10.400 800 10.900 3.000 5 Dăm các lọai m3 10.600 1.400 10.900 800 12.100 3.000 6 Thép thanh tấn 15.400 2.500 15.400 2.500 15.900 2.800 7 Ván khuôn m3 8.300 1.100 8.300 1.100 7.800 2.000 8 Gạch 1.000v 17.300 3.000 11.500 3.200 17.300 3.000 Ghi chú: Trường hợp vận chuyển trên những đọan đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì chi phí vận chuyển được nhân với các hệ số như bảng sau: Phương tiện vận chuyển Độ dốc 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Lên dốc Xe bánh lốp 1,00 1,28 2,64 3,92 5,57 5,57 5,57 Xe cút kít 1,00 1,20 1,68 2,40 3,28 4,24 5,09 Gánh bộ 1,00 1,12 1,54 2,15 3,17 3,90 5,26 Xuống dốc Xe bánh lốp 1,00 1,00 1,30 1,23 3,10 4,50 6,22 Xe cút kít 1,00 1,00 1,14 1,79 2,78 2,50 5,74 Gánh bộ 1,00 1,00 1,02 1,55 2,46 3,70 5,26 Cho tất cả 3 lọai phương tiện vận chuyển Đường gồ ghề lởm chởm 1,20 Đường trơn, lầy lún 2,40 * Trường hợp độ dốc khác với các giá trị trong bảng trên thì dùng phương pháp nội suy để tính các hệ số tương ứng. Ví dụ: Vận chuyển cát vàng từ A đến E bằng xe cút kít. Trong đó; đọan AB = 20m đường bằng phẳng, đọan BC lên dốc 20% dài 30m, đọan CD xuống dốc 30% dài 40m, đọan DE dài 50m bằng phẳng. 2.3 Chi phí vận chuyển bằng ôtô: Chi phí vận chuyển ôtô được tính chung cho tất cả các lọai vật liệu, cụ thể như bảng sau: ĐVT: đồng/tấn/1km Lọai đường Cự ly (km) Đường lọai 1 Đường lọai 2 Đường lọai 3 1 4.200 6.300 10.500 2 - 5 3.000 4.500 7.500 6 - 10 2.400 3.600 6.000 11 - 30 2.000 3.100 5.100 30 trở lên 1.800 2.700 4.500 Ghi chú: Đường lọai 1 : Mặt đường rải bê tông nhựa, đá dăm nhựa, đá dăm, cấp phối... có ổ gà nhỏ, tỷ lệ ổ gà không quá 8%. Nền đường rộng tối thiểu 9m, xe tránh nhau không phải giảm tốc độ; (gồm các lọai sau: A 1,2,3 ,B 1,2 ,C 1 ) Đường lọai 2 : Mặt đường rải bê tông nhựa, đá dăm nhựa, đá dăm, cấp phối... tỷ lệ ổ gà từ (8-20)%, hư hỏng nhiều hoặc tỷ lệ ổ gà sâu 15cm không quá 15%. Mặt đường rộng tối thiểu 6m, xe tránh nhau phải giảm tốc độ; (gồm các lọai sau: B 3 ,C 2,3 ,D 1,2 ) Đường lọai 3 : các lọai đường còn lại.(gồm các lọai sau: D 3 , E và các lọai đường xấu hơn bậc 3) (Cấp đường và bậc đường phân theo Quyết định 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ Giao thông vận tải) III. TRÌNH TỰ LẬP DỰ TÓAN: 1. Đối với các tuyến kênh áp dụng thiết kế mẫu: Bước 1: Tổng hợp khối lượng công việc thực hiện: (bảng 1) TT Công việc Đơn vị Khối lượng 1 Đào đất m 3 2 Đắp đất m 3 3 Đắp đất m 3 4 .... ... 5 Đào đá phong hóa m 3 6 Đá xây M75 m 3 7 Bê tông tấm đanh M150 m 3 8 Gạch xây m 3 9 Bê tông M200 m 3 10 Bê tông lót M100 m 3 11 Ván cốt pha m 3 12 Vữa trát M100 m 3 ... ... ... Bước 2: Lập kinh phí vật liệu, nhân công: (bảng 2) TT Công việc Đơn vị Khối lượng Tiền vật liệu Tiền công Thành tiền vật liệu Thành tiền công A B C D E F G H 1 Đào đất m 3 2 Đắp đất m 3 3 Đắp đất m 3 4 .... ... 5 Đào đá phong hóa m 3 6 Công đổ bê tông + cốt pha công 7 Công xây đá + trát vữa công 8 Công xây gạch + trát vữa m 3 9 Đá hộc m 3 10 Gạch thẻ m 3 11 Gạch ống m 3 12 Đá 1x2 m 3 13 Sỏi 1x2 m 3 14 Cát m 3 15 Xi măng Tấn 16 Gỗ cốt pha m 3 17 Thép Tấn 18 Đinh Kg 19 Thép buộc Kg ... ... ... Tổng chi phí phí vật liệu, nhân công X Y * Ghi chú: Cột E: Giá vật liệu áp theo giá Liên Sở Tài chính Vật giá - Xây dựng tại thời điểm xây dựng của từng địa phương. Cột G = Cột D nhân cột E. Cột H = Cột D nhân cột F. X: Cộng tổng cột G là tổng chi phí mua vật liệu. Y: Cộng tổng cột H là tổng chi phí nhân công. Bước 3: Lập kinh phí vận chuyển: (bảng 3) Số TT Tên vật liệu Lọai đường Đơn vị Khối lượng Vận chuyển ôtô Vận chuyển bộ Tổng cộng Cự ly (km) Đơn giá Thành tiền Lọai phương tiện Đơn giá Thành tiền (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Ximăng Lọai 1 tấn Gánh bộ Lọai 2 tấn Cút kít Lọai 3 tấn Bánh lốp 2 Cát Lọai 1 m 3 Gánh bộ Lọai 2 m 3 Cút kít Lọai 3 m 3 Bánh lốp 3 ... Lọai 1 ... Gánh bộ Lọai 2 ... Cút kít Lọai 3 ... Bánh lốp Tổng tiền công vận chuyển Z * Ghi chú: - Lọai đường (cột 5) và đơn giá (cột 7) tra theo mục III.2.3. - Cột (8) = Cột (4) nhân cột (6) nhân cột (7). - Đơn giá vận chuyển bộ cột (10) được tính như mục III.2.2. - Cột (11) = Cột (4) nhân cột (10). - Cột (12) = Cột (8) nhân cột (11). - Z: Cộng tổng cột (12) là tổng chi phí vận chuyển vật liệu. (Quy đổi từ 1m 3 ra trọng lượng một số lọai vật liệu như sau: Đá hộc bằng 1,50 tấn; đá 1x2 bằng 1,56 tấn; đá dăm bằng 1,55 tấn; cát bằng 1,40 tấn; ván khuôn bằng 0,70 tấn ) Bước 4: Tổng hợp giá thành công trình: (bảng 4) TT Nội dung công việc Cách tính Thành tiền 1 Chi phí vật liệu X 2 Chi phí nhân công Y 3 Chi phí vận chuyển Z Cộng G 4 Chi phí khảo sát 57% quy định nhà nước 0,57x[KS] 5 Chi phí thiết kế 25% quy định nhà nước 0,25x[TK]xG 6 Chi phí giám sát 30% quy định nhà nước 0,3x[GS]xG Tổng cộng K 2. Công trình trên kênh: Do khối lượng và kinh phí của các công trình trên kênh khá nhỏ so với khối lượng công trình kênh vì vậy trong quá trình thực hiện, các địa phương, đơn vị căn cứ vào thực tế của các công trình tương tự đã có trên địa bàn để xác định khối lượng và lập dự tóan tương tự như đối với các tuyến kênh áp dụng thiết kế mẫu. 3. Đối với các tuyến kênh không thực hiện thiết kế mẫu: - Lập dự tóan theo quy định hiện hành. - Các chi phí khác áp dụng theo điểm 1 mục III của qui định này. IV. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TÓAN VÀ HỒ SƠ QUYẾT TÓAN CÔNG TRÌNH: Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự tóan kênh mương lọai III; chỉ đạo Phòng Tài chính - KH chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Chủ đầu tư thẩm tra hồ sơ quyết tóan, trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: - Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với Sở tài chính, Sở Kế họach - Đầu tư tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện qui định này. - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng Kinh tế, Tài chính-KH, UBND các xã, phường triển khai thực hiện đúng những nội dung qui định; chỉ đạo các phòng chuyên môn có trách nhiệm báo cáo kế họach thực hiện từng qúy, 6 tháng, năm (kể cả vốn ngòai chương trình) gởi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp báo cáo HĐND, UBND tỉnh. - Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định có vướng mắc hoặc chưa phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, yêu cầu các ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời với Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi./.