Quyết định 09/2004/QĐ-BXD
Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 305:2004 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 2004-05-10

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 09/2004/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 305: 2004 “Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu'' BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/ 2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ biên bản số 131/BXD-KHCN ngày 03/11/2003 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu đề tài khoa học ''Biên sọan Quy phạm xây dựng Việt Nam : Thi công bê tông khối lớn''; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Xây dựng tại công văn số 909/CKH-KHKT ngày 26/11/2003 và Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 305: 2004 ''Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu''. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG ( đã ký) Nguyễn Hồng Quân TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 305: 2004 BÊ TÔNG KHỐI LỚN - QUI PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mass concrete - Code of practice of construction and acceptance HÀ NỘI - 2004 Lời nói đầu TCXDVN 305: 2004 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên sọan, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số:09.. ngày..10.. tháng..5... năm..2004.. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 305: 2004 Bê tông khối lớn – Qui phạm thi công và nghiệm thu Mass concrete - Code of practice of construction and acceptance 1 PHẠM VI ÁP DỤNG Quy phạm này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép khối lớn bằng bê tông nặng thông thường thuộc các công trình công nghiệp, dân dụng và thủy lợi, nhằm khắc phục tình trạng nứt kết cấu do hiệu ứng nhiệt thủy hóa của xi măng. Tiêu chuẩn này thay thế mục 6.8 của Tiêu chuẩn TCVN 4453-1995. 2 Thuật ngữ- định nghĩa Khối đổ - Thể tích kết cấu được thi công liên tục trong một đợt đổ bê tông. Phần khối đổ - Một phần thể tích của kết cấu được chia nhỏ để đổ bê tông trong một đợt đổ. Chiều cao lớp đổ - Chiều dày lớp bê tông được quy định để có thể đầm một lần bằng thiết bị đầm hiện có. Chiều cao đợt đổ - Kích thước theo chiều cao của kết cấu được quy định để đổ bê tông liên tục trong một đợt đổ. Độ chênh nhiệt độ - Mức chênh nhiệt độ giữa các điểm trong khối bê tông. Đơn vị tính là 0 C. Mô dun độ chênh nhiệt độ - Mức chênh nhiệt độ giữa hai điểm trong khối bê tông cách nhau 1m. Đơn vị thính là 0 C/m. 3 Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 4453 : 1995 - Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép tòan khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu; TCVN 1770 : 1986 - Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 1771 : 1987 - Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 5592 : 1991 - Bê tông nặng. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên; TCVN 4506 : 1987- Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật. 4 Yêu cầu giải pháp chống nứt cho bê tông khối lớn Kết cấu bê tông hoặc bê tông cốt thép được coi là khối lớn khi có kích thước đủ để gây ra ứng suất kéo, phát sinh do hiệu ứng nhiệt thủy hóa của xi măng, vượt quá giới hạn kéo của bê tông, làm nứt bê tông, và do đó cần phải có biện pháp để phòng ngừa vết nứt. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam kết cấu có cạnh nhỏ nhất (a) và chiều cao (h) lớn hơn 2m có thể được xem là khối lớn. Đối với các kết cấu có dạng ngàm hoặc kết cấu có hình khối phức tạp thì kích thước khối lớn sẽ do người thiết kế xem xét quyết định. Khi kết cấu có kích thước vượt quá giới hạn trên thì cần phải có giải pháp phòng ngừa nứt bê tông ngay từ trong khâu thiết kế và chuẩn bị thi công. Cụ thể là: - Khi a và h đến 1m: Không cần cấu tạo cốt thép chống nứt bê tông. - Khi a và h đến 2m: Nên có cấu tạo cốt thép chống nứt bê tông. - Khi a và h trên 2m: Cần có thiết kế cốt thép chống nứt và biện pháp phòng ngừa vết nứt trong thi cộng 5 YÊU CẦU ĐỐI VỚI THI CÔNG BÊ TÔNG KHỐI LỚN 5.1 Thi công kết cấu bê tông khối lớn phải đảm bảo đạt được bê tông có cường độ, độ đặc chắc, độ chống thấm theo yêu cầu thiết kế và không bị nứt do hiệu ứng nhiệt thủy hóa của xi măng trong bê tông sau khi thi công. 5. 2 Đơn vị thi công cần có biện pháp cụ thể để thực thi giải pháp phòng chống nứt do thiết kế đề ra bao gồm: chuẩn bị vật tư, thiết kế thành phần bê tông, trộn, vận chuyển, đổ đầm, và bảo dưỡng bê tông, nhằm đảm bảo kết cấu sẽ không bị nứt do hiệu ứng nhiệt thủy hóa của xi măng trong quá trình đóng rắn của bê tông. 6 THI CÔNG BÊ TÔNG KHỐI LỚN 6.1 NGUYÊN TẮC CHUNG 6.1.1 Thi công bê tông khối lớn cần được thực hiện theo chỉ dẫn của TCVN 4453:1995 và của Quy phạm này 6.1.2 Nhà thầu cần đặc biệt quan tâm tới biện pháp phòng chống nứt khối bê tông do hiệu ứng nhiệt thủy hóa của xi măng trong quá trình đóng rắn của bê tông. 6.2 Sử dụng vật liệu 6.2.1 Xi măng: Xi măng dùng cho bê tông khối lớn nên chọn các lọai sau đây: a/ Xi măng poóc lăng thông thường, có lượng nhiệt thủy hóa sau 7 ngày không quá 70cal/g. b/ Xi măng ít tỏa nhiệt, có lượng nhiệt thủy hóa sau 7 ngày không quá 60 Cal/g. Xi măng ít tỏa nhiệt thường phải dùng cho các công trình có yêu cầu đặc biệt về an tòan và chống thấm. c/ Xi măng Pooclăng - puzzơlan (có hàm lượng puzzơlan từ 15% đến 40% khối lượng), hoặc xi măng poolăng - xỉ (có hàm lượng xỉ lò cao 20% ¸ 70% khối lượng). Các xi măng này nên sử dụng cho các công trình xây dựng ở vùng ven biển có tiếp xúc với nước chua phèn. Chú thích - Có thể dùng bột puzzơlan hoặc bột xỉ lò cao đã nghiền mịn trộn với xi măng poolăng thường theo một tỷ lệ nhất định để có xi măng poclăng-puzzơlan, hoặc xi măng pooclăng-xỉ. Nhưng cần làm thí nghiệm xác định tính năng yêu cầu của hỗn hợp xi măng trong quá trình thiết kế thành phần bê tông. 6.2.2 Cốt liệu a/ Cát : Cát dùng cho bê tông khối lớn là cát sông hoặc cát đập từ đá, có mô đun độ lớn không dưới 2,2. Ngòai ra cát cần có chất lượng thỏa mãn các yêu cầu ghi trong TCVN 1770 : 1986 hoặc trong các tiêu chuẩn hiện hành khác về chất lượng cát cho bê tông. b/ Đá dăm , sỏi : Đá dăm hoặc sỏi, dùng cho bê tông khối lớn có Dmax không dưới 10 và không quá 150. Kích thước Dmax của đá dăm, sỏi phải đảm bảo không vượt quá 1/3 khỏang cách nhỏ nhất giữa các cốt thép, và không lớn hơn khỏang cách từ cốt thép biên tới thành cốp pha. Khi hỗn hợp bê tông được vận chuyển trong ống bơm thì Dmax cuả cốt liệu lớn phải không vượt quá 1/3 đường kính ống bơm. Ngòai các yêu cầu trên, đã dăm, sỏi dùng cho kết cấu bê tông khối lớn phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật ghi trong TCVN 1771 : 1987 hoặc trong các tiêu chuẩn hiện hành khác về chất lượng cốt liệu lớn dùng cho bê tông. 6.2.3 Nước Nước dùng để trộn bê tông, bảo dưỡng bê tông và làm lạnh khối bê tông cần thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 4506 : 1987, hoặc các tiêu chuẩn hiện hành khác về chất lượng nước cho bê tông và vữa. 6.2.4 Phụ gia a/ Các phụ gia sau đây thường dùng trong bê tông khối lớn: Phụ gia cuốn khí; Phụ gia giảm nước (phụ gia dẻo hóa, dẻo hóa cao, hay siêu dẻo); Phụ gia chậm ninh kết. Phụ gia sử dụng cần có chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, và phải có thử nghiệm tính năng của phụ gia trong quá trình thiết kế thành phần bê tông. b/ Phụ gia dùng cho bê tông khối lớn cần đạt hiệu quả sau đây đối với hỗn hợp bê tông: Tăng độ công tác hoặc giảm lượng nước trộn; Kéo dài thời gian ninh kết bê tông; Điều khiển được độ tách nước; Giảm độ phân tầng; Giảm mức tổn thất độ sụt theo thời gian. c/ Phụ gia dùng cho bê tông khối lớn cần đạt hiệu quả sau đây đối với bê tông ở trạng thái đóng rắn: Giảm tốc độ phát nhiệt thủy hóa của xi măng khi đóng rắn; Giảm hàm lượng xi măng trong bê tông; Tăng cường độ bê tông; Tăng độ chống thấm nước của bê tông; Tăng độ chống mài mòn của bê tông. 6.3 Thiết kế thành phần bê tông Thành phần bê tông khối lớn được thiết kế như đối với bê tông nặng thông thường. Ngòai ra, cần đảm bảo những yêu cầu sau đây trong quá trình thiết kế thành phần bê tông khối lớn: 6.3.1 Thành phần bê tông phải đảm bảo nhận được bê tông có cường độ và độ chống thấm đạt yêu cầu thiết kế. Bê tông phải sử dụng được các vật liệu sẵn có tại địa phương, đạt được yêu cầu về độ công tác để dễ thi công, và có hàm lượng xi măng ít nhất. Khuyến khích chọn kích thước cốt liệu lớn đến mức lớn nhất có thể, để giảm lượng xi măng sử dụng. Kích thước cốt liệu lớn cần được chọn cho từng bộ phận kết cấu để đảm bảo sử dụng thích hợp và kinh tế. 6.3.2 Để giảm lượng dùng xi măng trong bê tông, đối với các công trình có nhu cầu chịu tải muộn hơn 28 ngày tuổi, có thể thiết kế mác bê tông ở tuổi 60, 90 ngày đến 1 năm (thí dụ đối với đập thủy lợi). Với trang thiết bị thi công hiện có, cần thiết kế thành phần bê tông với độ sụt thấp nhất đến mức có thể. 6.3.3 Đối với những công trình có điều kiện thì nên sử dụng kỹ thuật đầm lăn để thi công bê tông. Khi đó việc thiết kế thành phần bê tông đầm lăn sẽ cho phép giảm đáng kể lượng dùng xi măng. 6.4 Quy trình thi công bê tông khối lớn 6.4.1 Định lượng và trộn bê tông Việc định lượng vật liệu bằng cân đong và trộn bê tông được tiến hành tại các trạm trộn bằng các thiết bị chuyên dùng. Độ chính xác cân đong, thời gian trộn, chu kỳ trộn được quy định theo kinh nghiệm của trạm trộn. 6.4.2 Vận chuyển bê tông a/ Bê tông được vận chuyển đến công trình bằng xe trộn, ống bơm, băng chuyền. Khi vận chuyển bằng ống bơm hoặc băng chuyền thì cần có biện pháp che chắn để bê tông không bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Thời gian chờ bê tông không nên quá 1,5h. Được phép tối đa đến 4h. Cứ sau 0,5 giờ phải trộn lại 1 lần và trước khi đổ phải trộn lại bê tông. Nếu vận chuyển bằng bơm thì trong thời gian chờ bê tông, cứ 0,5 giờ lại phải đẩy bê tông trong ống bơm dịch đi khỏang 20cm. b/ Bê tông được chuyển đến chỗ đổ bằng xe trộn đổ trực tiếp, ống bơm, băng chuyền, cần cẩu. 6.4.3 Đổ và đầm bê tông a/ Bê tông khối lớn được đổ và đầm theo phương pháp dùng cho bê tông nặng thông thường (TCVN 4453 : 1995). Ngòai ra cần đảm bảo những yêu cầu sau đây: Chiều cao mỗi đợt đổ: Một đợt đổ liên tục có chiều cao không quá 1,5m. Thời gian chờ để đổ tiếp đợt phía trên không ít hơn 4 ngày đêm tính từ lúc đổ xong đợt đổ dưới. Chiều cao lớp đổ: Chiều cao mỗi lớp đổ được quy định tùy theo đặc điểm của kết cấu và thiết bị thi công nhưng không nên vượt quá 50cm. Các lớp đổ cần được đổ và đầm liên tục quay vòng cho tới khi đạt đủ chiều cao của một đợt đổ. Thời gian quay một vòng lớp đổ không nên quá 1h vào mùa hè và 2h vào mùa đông, tùy theo thời tiết. Thi công ban đêm: Vào mùa hè, đổ bê tông ban đêm có tác dụng hạn chế tốc độ phát nhiệt thủy hóa của xi măng. b/ Đối với các kết cấu dùng bê tông đầm lăn thì quy trình thi công, chiều cao lớp đổ được người thi công xác định tùy theo đặc tính của thiết bị đầm lăn. c/ Xử lý bề mặt bê tông đợt đổ trước: Bề mặt bê tông của mỗi đợt đổ cần phải được giữ gìn để tránh những tác động cơ học (như đi lại, kéo thiết bị đi qua, va đập v.v...), và tránh làm bẩn bề mặt bê tông (như rơi vãi vật liệu, rác, dầu mỡ v.v...). Trước khi đổ tiếp đợt sau, bề mặt đợt trước cần được làm nhám, rửa sạch, tưới nước + xi măng. Xong trải một lớp vữa xi măng cát dày 1 ¸ 1,5 cm có thành phần giống như vữa xi măng cát trong bê tông. Đổ bê tông đến đâu, trải vữa xi măng + cát đến đấy. Khi dùng chất trợ dính để xử lý bề mặt bê tông thì thực hiện theo chỉ dẫn của nhà sản xuất chất trợ dính. Chú thích - Đối với các công trình có yêu cầu chống thấm cao (thí dụ các đập thủy lợi), tại nơi tiếp giáp các đợt đổ có thể phải khoan phun ép hồ xi măng sau khi dỡ cốp pha. 6.4.4 Bảo dưỡng bê tông a/ Bảo dưỡng bằng tưới nước được thực hiện theo yêu cầu của TCVN 5592 : 1991. Việc tưới nước phải đáp ứng yêu cầu thóat nhiệt nhanh khỏi khối bê tông. Vì vậy chu kỳ tưới nước cần đảm bảo sao cho bề mặt bê tông luôn ướt. Nhiệt độ nước tưới và nhiệt độ bề mặt bê tông không nên chênh nhau quá 15 0 C. b/ Bảo dưỡng bằng bọc vật liệu cách nhiệt được thực hiện theo chỉ dẫn ở điều 6.8..2 c/ Vào mùa hè, để hạn chế việc thúc đẩy quá trình thủy hóa xi măng làm tăng nhiệt độ bê tông, khối bê tông đổ xong cần được che chắn nắng chiếu trực tiếp trong thời gian khỏang 2 tuần lễ đầu tiên. 6.5 Công tác cốp pha 6.5.1 Cốp pha cho bê tông khối lớn, ngòai việc đảm bảo về độ chính xác hình học, vị trí, độ kín khít để chống mất nước xi măng, độ cứng và độ ổn định dưới tải trọng thi công theo yêu cầu của TCVN 4453:1995, còn cần đảm bảo những yêu cầu sau đây: Đối với kết cấu bê tông được bảo dưỡng bằng tưới nước, để thóat nhiệt nhanh thì nên dùng cốp pha thép hoặc cốp pha hợp kim. Cốp pha gỗ, thép và hợp kim có thể dùng cho kết cấu có yêu cầu giữ nhiệt thủy hóa trong quá trình bảo dưỡng (theo chỉ dẫn ở điều 6.8..2). 6.5.2 Cốp pha thành kết cấu bê tông khối lớn chỉ được tháo khi bê tông đã có tuổi không ít hơn 5 ngày đêm. 6.6 Biện pháp phòng chống nứt trong thi công bê tông khối lớn 6.6.1 Yếu tố gây nứt bê tông khối lớn Bê tông khối lớn bị nứt do hiệu ứng nhiệt thủy hóa xi măng khi có đủ 2 yêú tố sau đây: 1) Độ chênh nhiệt độ DT giữa các điểm hoặc các vùng trong khối bê tông vượt quá 20 0 C: DT > 20 0 C. 2) Môđun độ chênh nhiệt độ MT giữa các điểm trong khối bê tông đạt không dưới 50 0 C/m.( Xem định nghĩa Môđun độ chênh nhiệt độ ở mục 2): MT ³ 50 0 C/m. Để giám sát 2 thông số này trong thi công, cần đặt hệ thống các điểm đo trong khối bê tông để khảo sát diễn biến nhiệt độ bê tông trong quá trình đóng rắn. Trong đó cần phải có các điểm đo tại tâm khối đổ, tại sát cạnh ngòai và tại điểm cách mặt ngòai bê tông khỏang 40-50cm. 6.6.2 Để đảm bảo cho khối bê tông không bị nứt thì cần phải có biện pháp kỹ thuật để lọai trừ một trong hai yếu tố trên. Biện pháp kỹ thuật ở đây là: Hạn chế tốc độ phát nhiệt thủy hóa của xi măng trong bê tông. Hạn chế độ chênh lệch nhiệt độ DT. 6.7 Biện pháp hạn chế tốc độ phát nhiệt thủy hóa của xi măng trong bê tông 6.7.1 Các biện pháp sau đây cho phép hạn chế tốc độ phát nhiệt thủy hóa của xi măng trong bê tông a/ Hạn chế lượng dùng xi măng Để hạn chế lượng dùng xi măng trong bê tông, có thể thực hiện các giải pháp sau đây: Thiết kế thành phần bê tông có độ sụt nhỏ nhất tới mức có thể, sử dụng phụ gia để giảm nước trộn bê tông, dùng bê tông đầm lăn. b/ Dùng xi măng ít tỏa nhiệt: (Xem điều 6.2.1) c/ Hạ nhiệt độ hỗn hợp bê tông. Nhiệt độ hỗn hợp bê tông trước khi đổ nên khống chế ở mức không cao hơn 25 0 C, tốt nhất nên ở mức không quá 20 0 C. Để đạt được nhiệt độ này, nhất là vào mùa hè nắng nóng, cần phải có biện pháp hạ thấp nhiệt độ các vật liệu thành phần của bê tông và nước, và che đậy bảo vệ hỗn hợp bê tông trước khi đổ. Dưới đây là các biện pháp cụ thể: 6.7.2 Biện pháp hạ nhiệt độ cốt liệu Có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật dưới đây để hạ nhiệt độ vật liệu đầu vào nhằm hạ nhiệt độ hỗn hợp bê tông trước lúc đổ. a/ Che chắn nắng kho chứa cốt liệu: Các kho chứa cát, đá dăm, sỏi cần được che chắn khỏi tác động trực tiếp của bức xạ mặt trời làm nóng vật liệu chứa trong kho. b/ Phun nước lên đá dăm, sỏi: Đá dăm, sỏi trong kho chứa được phun nước theo chu kỳ để giữ ướt bề mặt tạo cơ chế nước bay hơi làm hạ nhiệt độ vật liệu c/ Làm lạnh cát bằng nước lạnh: Dòng nước lạnh từ máy làm lạnh được chạy qua hộc chứa cát để hạ thấp nhiệt độ cát trước khi trộn, phương pháp này cho phép hạ thấp nhiệt độ hỗn hợp bê tông khỏang 4 0 C. Nước đã qua cát sẽ trở về máy làm lạnh để làm lạnh trở lại. d/ Nhúng đá dăm sỏi vào nước lạnh: Đá dăm, sỏi trong thùng chứa có đáy và thành hở được nhúng vào nước đã được làm lạnh để hạ thấp nhiệt độ vật liệu. Sau đó đổ lên băng tải rung để lọai bớt nước thừa trước khi đưa vào máy trộn. Phương pháp này cho phép hạ nhiệt độ hỗn hợp bê tông khỏang 12 0 C. e/ Phun nước lạnh lên cốt liệu: Nước làm lạnh đến khỏang 4 0 C được phun lên cát hoặc đá dăm, sỏi chạy trên băng chuyền trước khi vào máy trộn, phương pháp này cho phép hạ nhiệt độ hỗn hợp bê tông khỏang 7 0 C. f/ Làm lạnh chân không: Cát hoặc đá sỏi trong xi lô hay thùng chứa dung tích 100 ¸ 300 tấn được tạo chân không (6mm thủy ngân) để tạo cơ chế hạ thấp nhiệt độ sôi và tăng khả năng hấp thụ nhiệt hóa hơi của nước. Do đó nước dễ dàng bay hơi khỏi cốt liệu làm hạ thấp nhiệt độ cốt liệu. Thời gian nhúng được xác định sao cho lạnh thấm vào hết hạt cốt liệu lớn. Phương pháp này cho phép hạ thấp nhiệt độ hỗn hợp bê tông khỏang 18 0 C. Chú thích - Tùy theo điều kiện và yêu cầu thi công cụ thể có thể áp dụng một hoặc một số giải pháp hạ nhiệt độ cốt liệu nêu trên. - Khi thiết kế thành phần bê tông cần phải tính đến lượng nước hấp thụ của cốt liệu khi đã qua xử lý làm lạnh nêu trên. 6.7.3 Biện pháp hạ thấp nhiệt độ nước trộn bê tông a/ Sử dụng nước đá : Nước đá ở dạng cục được đập nhỏ hoặc ở dạng viên nước đá nhỏ chế sẵn được dùng thay nước trộn bê tông. Tùy theo yêu cầu thi công, có thể thay thế nước đá một phần hay tòan bộ nước trộn. Sử dụng nước đá cho phép hạ thấp nhiệt độ hỗn hợp bê tông khỏang 12 0 C. b/ Làm lạnh nước bằng nitrogen lỏng: Nitrongen lỏng (ở nhiệt độ -196 0 C) được dẫn trong hệ thống ống đi qua thùng chứa nước trước khi sử dụng để trộn bê tông. Phương pháp này cho phép hạ thấp nhiệt độ nước trộn có thể xuống tới 1 C. 6.7.4 Che đậy hỗn hợp bê tông: Hỗn hợp bê tông chạy trong ống bơm hay trên băng chuyền hoặc nằm trong thùng vận chuyển bằng cẩu vào mùa hè cần được che đậy để tránh tác động trực tiếp của bức xạ mặt trời, làm nóng hỗn hợp bê tông trước khi đổ. 6.8 Biện pháp hạn chế độ chênh nhiệt độ khối bê tông Độ chênh nhiệt độ lớn giữa các phần của khối bê tông là nguyên nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhiệt làm nứt bê tông. Các biện pháp kỹ thuật sau đây có thể làm giảm độ chênh nhiệt độ DT của khối bê tông trong những ngày đầu đóng rắn: Đưa nhiệt trong khối bê tông ra ngòai; Bọc vật liệu cách nhiệt để giữ nhiệt khối đổ; Chia nhỏ khối đổ để thi công; Chống xung nhiệt khi tháo dỡ cốp pha; Chống mất nhiệt nhanh ở các gờ cạnh và góc kết cấu. Dưới đây là nội dung chi tiết của các biện pháp này: 6.8.1 Đưa nhiệt trong khối bê tông ra ngòai a/ Do nhiệt độ ở tâm khối đổ thường lớn hơn nhiều so với nhiệt độ vùng xung quanh, nên việc đưa nhiệt từ vùng tâm khối đổ thóat ra ngòai sẽ làm giảm độ chênh nhiệt độ DT giữa lớp bê tông trong và ngòai khối đổ. Có thể thực hiện việc này bằng cách đặt một dàn ống thóat nhiệt bằng kim lọai trong lòng khối đổ. Sau đó bơm nước lạnh chạy qua dàn ống để đưa nhiệt trong khối đổ ra ngòai (hình 1). Việc đặt dàn ống này cần phải do các nhà chuyên môn tính tóan về phạm vi không gian thóat nhiệt và khả năng trao đổi nhiệt của dàn ống. b/ Những thông số sau đây của dàn ống có thể được tham khảo để tính tóan: Dùng ống thép có đường kính (25 ¸ 30)mm, thành ống dày 1,5 mm, kích thước dàn ống được xác định trên cơ sở kích thước khối bê tông cần thóat nhiệt. Dùng nước lạnh tự nhiên từ mạng cấp nước thành phố hoặc nước sông, hồ, hoặc nước đã được làm lạnh trước để cấp cho dàn ống. Tốc độ bơm nước qua dàn cần đạt (15 ¸ 17)l/phút. Nước lạnh đi vào Nước nóng đi ra 1 1. Bê tông khối lớn 2. Dàn ống thóat nhiệt Hình 1- Sơ đồ đặt dàn ống thóat nhiệt cho khối lớn bê tông Thông thường nhiệt độ nước cấp có thể để ở nhiệt độ không khí tự nhiên. Đối với những công trình cần dùng nước đã được làm lạnh trước thì nhiệt độ nước cấp vào dàn ống có thể để ở khỏang trên 3 0 C. Khi cần nước lạnh hơn thì có thể dùng 70% nước và 30% propylene glycol (chất chống đóng băng), khi đó nhiệt độ nước cấp có thể thấp ở mức 1 0 C. c/ Dàn ống thóat nhiệt được duy trì họat động liên tục trong thời gian 7-10 ngày, tùy theo mức yêu cầu thóat nhiệt và hiệu quả thóat nhiệt của dàn ống. Cần có biện pháp theo dõi diễn biến nhiệt độ của khối bê tông trong thời gian dàn ống họat động. d/ Xử lý dàn ống thóat nhiệt sau khi ngừng họat động: Sau khi kết thúc quá trình thóat nhiệt khối bê tông, dàn ống thóat nhiệt được bơm rửa sạch trong lòng ống, đuổi hết nước ra khỏi dàn ống và bơm ép vữa xi măng cát lấp đầy tất cả các ống của dàn. Vữa xi măng cát có cường độ không thấp hơn cường độ vữa trong bê tông. Khi vữa đã đóng rắn thì cắt bỏ các phần ống thừa ra ngòai khối bê tông. Chú thích - Kết cấu của dàn ống thóat nhiệt phải được thiết kế sao cho đảm bảo việc bơm vữa sau này được thực hiện dễ dàng, không gây ách tắc trong quá trình bơm. 6.8.2 Bọc vật liệu cách nhiệt để giữ nhiệt khối đổ a/ Nguyên tắc chung: Biện pháp bọc vật liệu cách nhiệt cho phép giữ cho nhiệt thủy hóa của xi măng không thóat ra ngòai, mà tích tụ trong khối bê tông và cân bằng nhiệt giữa vùng tâm với vùng xung quanh khối đổ. Biện pháp này chỉ được áp dụng đối với các kết cấu bê tông có khối tích cho phép đổ liên tục và kết thúc trong thời gian không quá 2 ngày đêm. b/ Vật liệu cách nhiệt sử dụng: Có thể dùng các vật liệu cách nhiệt sau đây để bọc xung quanh khối đổ: 1) Vật liệu tấm: Tấm xốp polystyrene hoặc polyurethane dày (4¸5)cm, có khối lượng thể tích không dưới 20kg/m 3 . (Dùng để bọc bề mặt và thành bê tông). Tấm bông khóang có chiều dày (7¸10)cm (dùng để bọc bề mặt và thành bê tông). 2) Vật liệu rời: Hạt polystyrene xốp với chiều dày không dưới 10 cm (dùng để phủ bề mặt bê tông). Trấu thóc với chiều dày không dưới 15 cm (dùng đổ phủ mặt bê tông). Chú thích - Các vật liệu cách nhiệt trên cần phải gữi ở trạng thái khô, độ ẩm không quá 12%. c/ Quy trình bọc vật liệu cách nhiệt (1) Bọc thành xung quanh khối đổ: Vật liệu tấm cách nhiệt được bọc áp sát mặt ngòai cốp pha thành trước lúc đổ bê tông. Cần có biện pháp che chắn mặt ngòai để chống mưa làm ướt vật liệu cách nhiệt. (2) Phủ mặt bê tông: Sau khi hòan thiện bề mặt bê tông cần nhanh chóng thực hiện việc phủ vật liệu cách nhiệt lên bề mặt bê tông. Đầu tiên cần trải một lớp nilon polyethylene để ngăn nước trong bê tông tiếp xúc với vật liệu cách nhiệt. Sau đó xếp ken các tấm vật liệu cách nhiệt, hoặc trải các vật liệu rời cho đủ chiều cao yêu cầu và phủ kín bề mặt bê tông. Đối với vật liệu rời thì nhất thiết phải có lớp che đậy ở phía trên (như vải bạt, nilon v.v...) để giữ ổn định lớp vật liệu này và chống mưa làm ướt chúng. Đối với vật liệu tấm thì có thể tùy tình hình thời tiết có mưa hay không để giải quyết việc có cần che đậy phía trên hay không. Đối với các khối đổ có diện tích bề mặt lớn thì hòan thiện bề mặt bê tông đến đâu, tiến hành phủ vật liệu cách nhiệt ngay đến đấy. Sơ đồ bọc vật liệu cách nhiệt cho khối đổ xem hình 2. (3) Dỡ vật liệu cách nhiệt và cốp pha thành: Vật liệu cách nhiệt được dỡ khi bê tông đã có không ít hơn 5 ngày tuổi. Dỡ làm 2 bước: Đầu tiên dỡ bung các tấm vật liệu cách nhiệt ra nhưng chưa chuyển đi. Đối với vật liệu rời thì tháo dỡ lớp nilon phía trên và xáo trộn lớp vật liệu rời. Ngày hôm sau mới tháo dỡ vật liệu cách nhiệt chuyển ra khỏi khối bê tông (cho cả thành và mặt bê tông). Tiếp đó cốp pha thành được tháo bung ra và cũng qua một ngày mới chuyển ra khỏi mặt thành bê tông. Không dỡ vật liệu cách nhiệt và côp pha vào lúc trời mưa. Chú thích: Cần có biện pháp theo dõi diễn biến nhiệt độ trong khối bê tông trong suốt thời gian không ít hơn 7 ngày tuổi của bê tông. 1 6 5 4 6 1 3 2 3 1 4 1. Nilon phủ tránh mưa 2. Lớp bông khóang dày (7 ¸ 10)cm 3. Nilon đậy mặt bê tông 4. Tấm xốp polystyrene dày (4 ¸ 5)cm 5. Bê tông khối lớn 6. Cốp pha thành Hình 2 - Sơ đồ bọc vật liệu cách nhiệt để giữ nhiệt khối đổ 6.8.3 Chia nhỏ khối đổ để thi công a/ Nguyên tắc chung : Đối với các khối bê tông có thể tích lớn, không thể thi công xong trong thời gian ngắn, thì có thể chia khối đổ thành các phần nhỏ để thi công. Các phần của khối đổ được chia với kích thước sao cho có một cạnh hoặc chiều cao nhỏ hơn 2m. Kích thước này có thể lớn hơn nếu kết cấu đã được tính cốt thép phòng chống nứt cho khối lớn. Khi đó người thiết kế sẽ quy định cụ thể kích thước chia nhỏ khối đổ. Tùy theo đặc điểm của kết cấu, người thiết kế sẽ quyết định vị trí chia khối đổ sao cho đảm bảo tính tòan vẹn và sự làm việc bình thường của khối bê tông sau này. b/ Phương pháp chia nhỏ khối đổ Đầu tiên cần xem xét khả năng chỉ chia khối đổ theo chiều cao, sao cho một đợt đổ không quá 1,5m và có thể đổ hết độ cao của đợt trong thời gian không quá 2 ngày đêm. Trường hợp diện tích bề mặt khối đổ quá lớn, không thể đáp ứng được yêu cầu về thời gian nêu trên nếu chỉ chia khối bê tông theo chiều cao, thì cần phải chia khối đổ cả theo mặt bằng. Sơ đồ chia khối đổ theo mặt bằng xem ở hình 3. c / Thi công các phần của khối đổ : Việc thi công các phần của khối đổ được thực hiện theo trật tự sao cho mỗi phần đều có thể thóat nhiệt thủy hóa xi măng nhanh nhất mà tiết kiệm được thời gian thi công (Hình 3 làm thí dụ). Khi phần đổ sau có một hoặc nhiều cạnh áp sát với phần đổ trước thì phần đổ sau chỉ bắt đầu đổ khi bê tông ở phần đổ trước đã đủ tuổi không dưới 4 ngày đêm. Khi chiều cao của các phần khối đổ lớn hơn 1,5m thì cần chia chiều cao thành các đợt đổ, mỗi đợt không cao quá 1,5m. Đợt sau bắt đầu đổ khi bê tông đợt trước đã có tuổi không dưới 4 ngày đêm. Chú thích : Cần có biện pháp theo dõi quá trình diễn biến nhiệt độ của các phần khối đổ trong quá trình đổ bê tộng. 8 4 5 2 1 3 7 6 3 2 1 4 3 2 1 2 4 5 6 3 1 4 1 2 3 2 1 Hình 3 - Sơ đồ mặt bằng chia khối đổ thành các phần nhỏ. 6.8.4 Chống xung nhiệt khi tháo dỡ cốp pha Để tránh tác động xung nhiệt cho lớp bê tông xung quanh phía ngòai khối đổ, việc tháo dỡ cốp pha cần đảm bảo những yêu cầu sau đây: Chỉ tháo cốp pha thành khi bê tông đã có tuổi không ít hơn 5 ngày đêm (điều 6.5.2). Tháo cốp pha làm 2 bước: Đầu tiên tháo bung thành cốp pha nhưng vẫn để cốp pha tại chỗ. Sau một ngày đêm mới chuyển cốp pha đi. Đối với các kết cấu có dùng biện pháp bọc vật liệu cách nhiệt thì việc tháo dỡ vật liệu cách nhiệt và cốp pha thành được thực hiện theo điều 6.8.2c. 6.8.5 Chống mất nhiệt nhanh ở các gờ cạnh và góc kết cấu Các gờ cạnh và góc kết cấu bê tông khối lớn thường bị mất nhiệt nhanh, tạo ra chênh lệch lớn giữa nhiệt độ của gờ cạnh hoặc góc với nhiệt độ khối bê tông, chừng mực nào đó có thể gây nứt bê tông ở các vị trí này. Vì vậy cần có biện pháp bảo vệ để tránh mất nhiệt nhanh cho các gờ cạnh và góc kết cấu. 6.9 Công tác kiểm tra Ngòai những công tác kiểm tra thực hiện theo chỉ dẫn của TCVN 4453 : 1995 , đối với bê tông khối lớn cần chú ý kiểm tra những vấn đề dưới đây: 6.9.1 Kiểm tra trước khi đổ bê tông Trước khi đổ bê tông cần kiểm tra những vấn đề sau đây: Tình trạng vật liệu xi măng, cát đá sỏi (có phù hợp với bê tông khối lớn hay không); Hàm lượng xi măng trong bê tông (với tinh thần là càng ít càng tốt); Biện pháp bảo vệ hỗn hợp bê tông (che chắn nắng); Nhiệt độ hỗn hợp bê tông trước lúc đổ (khống chế theo điều 6.7.1c); Tình trạng vật liệu cách nhiệt sẽ sử dụng; Biện pháp thi công chống nứt, chiều cao lớp đổ và đợt đổ; Tình trạng thiết bị thi công (để đảm bảo thi công liên tục các lớp đổ và đợt đổ theo mức thời gian quy định); Tình trạng cốp pha (theo yêu cầu của điều 6.5); Tình trạng lắp đặt hệ dàn ống thóat nhiệt (nếu có) và vận hành thử chúng; Chế độ bảo dưỡng ẩm bằng tưới nước (sao cho thóat nhiệt nhanh); Biện pháp xử lý dàn ống thóat ra nhiệt khi kết thúc thi công; Biện pháp thi công bọc vật liệu cách nhiệt. 6.9.2 Kiểm tra sau khi đổ bê tông Tiến hành kiểm tra những vấn đề sau đây: Chất lượng thi công bọc vật liệu cách nhiệt để giữ nhiệt khối đổ. Đặc biệt các gờ cạnh và góc; Tình trạng bảo dưỡng bằng tưới nước ( đảm bảo thóat nhiệt nhanh); Tình trạng dỡ cốp pha và vật liệu cách nhiệt (không gây xung nhiệt); Có xuất hiện vết nứt hay không sau khi tháo cốp pha và sau một vài ngày tiếp theo; Chất lượng bê tông theo thiết kế; Chế độ vận hành hệ dàn ống thóat nhiệt (nếu có); Diễn biến nhiệt độ, bê tông khối đổ; Chất lượng liền khối của khối đổ (khi có chia nhỏ khối đổ). 6.9.3 Tổ chức kiểm tra Đơn vị thi công tự kiểm tra thường ngày những việc nêu trong điều (6.9.1 và 6.9.2). Đơn vị thiết kế và chủ đầu tư tiến hành kiểm tra song song. Người kiểm tra cần có trình độ chuyên môn về bê tông và công nghệ bê tông. 7 Công tác nghiệm thu 7.1 Ngòai những quy định về nghiệm thu ghi trong TCVN 4453 : 1995, đối với thi công bê tông khối lớn cần được chú trọng nghiệm thu những vấn đề sau đây: Chất lượng vật liệu đầu vào phù hợp với bê tông khối lớn; Chất lượng hỗn hợp bê tông (Độ sụt, hàm lượng xi măng nhiệt độ trước khi đổ); Chất lượng thi công (đổ bê tông liên tục các lớp đổ và đợt đổ theo mức thời gian quy định); Chất lượng bọc vật liệu cách nhiệt để giữ nhiệt khối đổ; Chất lượng lắp đặt hệ thống dàn ống thóat nhiệt (nếu có) và tình trạng vận hành; Tình trạng nứt khối bê tông sau thi công; Chất lượng liền khối các phần của khối bê tông đã thi công; Chất lượng xử lý hệ dàn ống thóat nhiệt; Diễn biến nhiệt độ bê tông sau khi đổ. 7.2 Trường hợp có xuất hiện vết nứt khối bê tông thì việc xử lý vết nứt sẽ do người thiết kế xem xét cụ thể để quyết định. 7.3 Những vấn đề cần nghiệm thu được viết thành biên bản có chữ ký của đại diện các bên chủ đầu tư và nhà thầu trước hoặc sau mỗi công đọan thi công. Cuối cùng cần có một biên bản nghiệm thu đánh giá tổng thể tòan khối bê tông đã đổ. 8 Ghi chép và lưu giữ hồ sơ 8.1 Tòan bộ diễn biến của quá trình thi công và nghiệm thu công trình cần được ghi chép đầy đủ dưới dạng biên bản xác nhận các bên hoặc sổ nhật ký công trình. 8.2 Các tài liệu bao gồm: Bản vẽ thiết kế, bản vẽ hòan công, phiếu kiểm tra chất lượng, biên bản nghiệm thu giữa các bên, nhật ký công trình cần được chủ đầu tư lưu giữ cẩn thận để sử dụng lâu dài. BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Hồng Quân