Thông tư 06/2003/TT-BKH
Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành: 2003-09-09

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế họach và Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ; Căn cứ các điều khỏan của Hiệp định tín dụng chuyên ngành được ký giữa Chính phủ Việt Nam và JBIC; Bộ Kế họach và Đầu tư hướng dẫn thực hiện các dự án thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành như sau: I- ĐặC ĐIểM Và nguyên tắc sử dụng VốN CủA CHƯƠNG TRìNH tín dụng chuyên ngành A- ĐặC ĐIểM : 1. Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn (gọi tắt là Chương trình tín dụng chuyên ngành) là chương trình sử dụng nguồn vốn vay của JBIC để tiến hành xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn nghèo trong phạm vi cả nước thuộc các lĩnh vực quy định trong Hiệp định tín dụng đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và JBIC. Nguồn vốn tín dụng của JBIC có thể chi trả 100% trị giá xây lắp của công trình. 2. Việc thanh tóan cho các dự án được tiến hành theo tiến độ thực hiện, dựa vào khối lượng hòan thành, được nghiệm thu và có xác nhận khối lượng và trị giá của Kho bạc nhà nước tỉnh mà không phụ thuộc vào số vốn phân bổ theo kế họach năm. 3. Quy trình thực hiện chương trình phải tuân thủ các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và các quy định của JBIC. Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ Kế họach và Đầu tư thông báo đến Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố danh mục dự án và mức vốn JBIC cho từng dự án. b- Nguyên tắc sử dụng vốn 1 Vốn vay JBIC được dùng để: a. Thanh tóan giá trị khối lượng xây lắp và mua sắm vật tư, thiết bị trong nước của dự án. b. Nhập khẩu vật tư, thiết bị mà trong nước chưa sản xuất được cho các dự án. c. Chi phí thuê tư vấn cho Chương trình. d. Phí ngân hàng nước ngòai và phí JBIC thu khi rút vốn. Khi kết thúc Chương trình, Ban quản lý Chương trình sẽ thông báo các khỏan (c) và (d) để Chủ dự án/Ban quản lý dự án lập quyết tóan công trình. 2 Vốn vay JBIC không được dùng để chi các khỏan: a. Các khỏan thuế phải nộp. b. Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. c. Chi phí quản lý. d. Chi phí mua đất và tài sản cố định. e. Các khỏan chi phí gián tiếp khác. Đối với các khỏan chi phí không được sử dụng vốn JBIC, Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố có trách nhiệm bố trí từ nguồn vốn đối ứng của địa phương để thực hiện. II- NHIệM Vụ CáC CƠ QUAN 1. Thành lập Ban quản lý dự án các cấp Để thực hiện chương trình, từ Chương trình tín dụng chuyên ngành IV trở đi, JBIC yêu cầu thành lập Ban quản lý chương trình từ trung ương đến địa phương bao gồm: a. Ban chỉ đạo Chương trình (BCĐCT), được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư. Thành viên của BCĐCT gồm đại diện của các Bộ/ngành liên quan. b. Ban quản lý Chương trình (BQLCT) (trực thuộc Bộ Kế họach và Đầu tư), được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư. Thành viên của BQLCT do Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư chỉ định. c. Ban quản lý dự án JBIC tỉnh/thành phố (BQLDA Tỉnh) (trực thuộc Sở Kế họach và Đầu tư tỉnh/thành phố), được thành lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền của tỉnh/thành phố. Thành viên của BQLDA Tỉnh do cấp có thẩm quyền của tỉnh/thành phố chỉ định. d. Ban quản lý dự án của từng dự án (BQLDA) được thành lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền của tỉnh/thành phố. Thành viên của BQLDA do cấp có thẩm quyền của tỉnh/thành phố chỉ định. Đối với các tỉnh chưa thành lập BQLDA Tỉnh thì cơ cấu tổ chức thực hiện Chương trình vẫn giữ nguyên như hiện có. 2. Nhiệm vụ của Ban quản lý các cấp như sau: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Chương trình a. Các thành viên của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin như quy họach ngành, các văn bản pháp quy do ngành mình phụ trách để Chương trình được thực hiện một cách đồng bộ. b. Các thành viên, trong lĩnh vực do mình phụ trách, đề xuất các giải pháp về tổ chức thực hiện, huy động các nguồn vốn bảo đảm đầu tư đồng bộ cho từng dự án để đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao. c. Theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện Chương trình theo đúng mục tiêu và kế họach đã được duyệt. d. Định kỳ, hoặc khi thấy cần thiết, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình triệu tập cuộc họp để kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình và giải quyết những vấn đề tồn tại. Nhiệm vụ của Ban Quản lý Chương trình a. Tổng hợp và báo cáo với BCĐCT các vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện Chương trình và đề xuất giải pháp xử lý. b. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình đã được ký kết với JBIC bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. c. Làm đầu mối giao dịch với Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh, BQLDA, Công ty tư vấn và JBIC về những vấn đề liên quan đến Chương trình. d. Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và của JBIC. e. Tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn và nhập khẩu vật tư, thiết bị cho cả Chương trình theo kế họach đấu thầu đã được duyệt. f. Kiểm tra hồ sơ và làm thủ tục giải ngân cho các dự án thuộc Chương trình. g. Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện, báo cáo kết thúc Chương trình với Chính phủ Việt Nam và JBIC. Nhiệm vụ của Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh a. Báo cáo để Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố bố trí đầy đủ vốn đối ứng cho các dự án trên địa bàn tỉnh/thành phố. b. Là cơ quan đầu mối trong việc điều hành thực hiện các dự án thuộc Chương trình tại địa phương. c. Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương hướng dẫn các Chủ dự án/BQLDA triển khai thực hiện dự án. d. Chỉ đạo và phối hợp với các sở chuyên ngành theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án có sử dụng nguồn vốn JBIC. e. Cung cấp cho Chủ dự án/BQLDA các hướng dẫn về thủ tục cần thiết liên quan đến quá trình thực hiện dự án JBIC. f. Xem xét và thông qua hợp đồng ký giữa nhà thầu và Chủ dự án/ BQLDA (nếu có yêu cầu). g. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam về quản lý đầu tư và xây dựng và về quy chế đấu thầu. h. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị (nếu có) và xây lắp giữa Chủ dự án/BQLDA với các nhà thầu. i. Định kỳ hàng qúy, chậm nhất vào ngày 10 tháng tiếp theo của qúy đó Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh/thành phố cho BQLCT. j. Làm đầu mối tổng hợp yêu cầu rút vốn cho các dự án sử dụng vốn JBIC trên địa bàn tỉnh/thành phố và chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn này trước BQLCT. k. Chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được báo cáo quyết tóan của Chủ dự án/BQLDA, Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh tổng hợp báo cáo quyết tóan gửi BQLCT. Trong báo cáo quyết tóan, ngòai biểu số liệu, phải có bản thuyết minh về: - Tình hình thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án (văn bản hướng dẫn, thủ tục giải ngân, việc tiếp nhận vật tư, thiết bị (nếu có).v.v...) - Đánh giá kết quả kinh tế xã hội và những kiến nghị (nếu có). - Công suất tăng thêm của tòan bộ công trình hay hạng mục công trình do kết quả đầu tư mang lại. Nhiệm vụ của Chủ dự án/Ban quản lý dự án a. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và sử dụng đúng mục tiêu của nguồn vốn JBIC được phân bổ. b. Có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam về quản lý đầu tư và xây dựng, về quy chế đấu thầu. c. Chậm nhất 15 ngày sau khi hợp đồng được phê duyệt, Chủ dự án/BQLDA gửi một lần các văn bản từ a. đến f. nêu tại phần IV-2 (Hồ sơ đề nghị thanh tóan và yêu cầu đối với bộ hồ sơ) cho Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh, còn các văn bản từ g. đến j. gửi theo từng đợt thanh tóan. d. Tiếp nhận vật tư, thiết bị (nếu có) theo thông báo của BQLCT và đưa vào lắp đặt theo đúng kế họach. Chậm nhất 15 ngày sau khi hòan thành mỗi đợt tiếp nhận phải có báo cáo bằng văn bản về tình hình tiếp nhận vật tư cho Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh, Cơ quan quản lý vốn xây dựng cơ bản ở địa phương. e. Thanh tóan các khỏan phí dịch vụ cho đơn vị cung ứng vật tư, thiết bị theo thông báo của BQLCT. f. Có trách nhiệm tổ chức giám sát chất lượng công trình, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật của dự án được đầu tư. g. Tổ chức nghiệm thu, xác định khối lượng xây dựng cơ bản hòan thành được phép thanh tóan theo quy định hiện hành và gửi cho Kho bạc nhà nước địa phương và Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh như mẫu biểu kèm theo, phục vụ cho công tác rút vốn JBIC. h. Có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh như mẫu báo cáo qúy kèm theo Thông tư này. i. Chậm nhất 3 tháng, sau khi nghiệm thu và bàn giao công trình, Chủ dự án/BQLDA phải gửi báo cáo cho Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh. j. Chịu trách nhiệm quyết tóan dự án theo đúng quy định hiện hành của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng. iiI. Quy trình Triển khai thực hiện chương trình. 1. Phân bổ nguồn vốn của Chương trình Nguồn vốn thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành được phân cho các dự án ở các địa phương. Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Bộ Kế họach và Đầu tư thông báo đến Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố danh mục và mức vốn cho từng dự án cụ thể. Trong trường hợp phải thay đổi dự án đã được thông báo, Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh lựa chọn một dự án có quy mô tương đương để thay thế và tổng hợp mỗi năm một lần, (trước tháng 9 hàng năm, theo mẫu đính kèm) trình Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố để Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố có văn bản đề nghị Bộ Kế họach và Đầu tư xem xét giải quyết. 2. Xem xét dự án, đấu thầu và tổ chức thực hiện Trước khi triển khai thực hiện dự án ở các địa phương, tư vấn của Chương trình sẽ tiến hành xem xét và đi kiểm tra thực địa để xác định tình hình chuẩn bị đầu tư của từng dự án. Việc đấu thầu xây lắp, mua sắm vật tư, thiết bị trong nước do địa phương tiến hành theo đúng các quy định trong Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu của Chính phủ và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ. Riêng đối với các gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước sử dụng vốn JBIC có giá trị 0,3 tỷ Yên (tương đương 30 tỷ Đồng Việt Nam) trở lên, ngòai việc tuân thủ các quy định tại các Nghị định nói trên của Chính phủ Việt Nam, còn phải tuân thủ các quy định của JBIC. Quy định của JBIC về các gói thầu có giá trị trên 0,3 tỷ Yên (tương đương 30 tỷ đồng Việt Nam) như sau: a. Nếu không áp dụng Đấu thầu Quốc tế rộng rãi thì Chủ dự án/BQLDA phải gửi cho JBIC yêu cầu thông qua hình thức đấu thầu. b. Trước khi thông báo/quảng cáo sơ tuyển Chủ dự án/BQLDA phải gửi cho JBIC hồ sơ mời sơ tuyển, giấy đề nghị thông qua hồ sơ sơ tuyển để JBIC xem xét thông qua. Sau khi xem xét hồ sơ, JBIC sẽ thông báo cho Chủ dự án/BQLDA bằng văn bản. Sau khi đã thông qua, nếu có gì thay đổi trong tài liệu nói trên Chủ dự án/BQLDA phải thông báo cho JBIC để JBIC xem xét thông qua. c. Sau khi đã chọn được các công ty đạt sơ tuyển, Chủ dự án/BQLDA phải trình cho JBIC kết quả sơ tuyển bao gồm: danh sách các công ty đạt sơ tuyển, phương pháp đánh giá sơ tuyển để JBIC xem xét thông qua. Khi cần, JBIC sẽ yêu cầu thêm các tài liệu liên quan đến quá trình đánh giá sơ tuyển. Sau khi xem xét các hồ sơ nói trên, JBIC sẽ thông báo cho Chủ dự án/BQLDA về kết quả sơ tuyển ý kiến của JBIC bằng văn bản. d. Trước khi mời thầu, Chủ dự án/BQLDA phải trình cho JBIC các tài liệu thầu như: Hướng dẫn cho nhà thầu, biểu mẫu chào thầu, dự thảo hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến việc mời thầu để JBIC xem xét thông qua. Sau khi xem xét hồ sơ mời thầu, JBIC sẽ thông báo cho Chủ dự án/BQLDA bằng văn bản. e. Trước khi thông báo cho công ty thắng thầu, Chủ dự án/BQLDA phải trình cho JBIC kết quả đánh giá thầu bao gồm: kết quả đánh giá thầu, phân tích quá trình đấu thầu và dự kiến công ty thắng thầu cùng với đơn đề nghị thông qua kết quả đánh giá thầu để JBIC xem xét thông qua. Sau khi xem xét các tài liệu nói trên, JBIC sẽ thông báo cho Chủ dự án/BQLDA ý kiến của JBIC bằng văn bản. Nếu cần, JBIC sẽ yêu cầu Chủ dự án/BQLDA cung cấp thêm các tài liệu liên quan đến quá trình đấu thầu. f. Theo khỏan 5.10 của Hướng dẫn đấu thầu của JBIC, nếu Chủ dự án/BQLDA muốn từ chối tất cả các nhà thầu, hoặc thương thảo hợp đồng với một hoặc hai nhà thầu có giá thấp nhất, để đạt được hợp đồng theo ý muốn, thì Chủ dự án/BQLDA phải thông báo cho JBIC để JBIC xem xét thông qua trước. Sau khi xem xét, JBIC sẽ thông báo cho Chủ dự án/BQLDA ý kiến của JBIC bằng văn bản. Nếu Chủ dự án/BQLDA tổ chức đấu thầu lại từ đầu thì mọi thủ tục phải tuân theo các điểm từ (a) đến (f ) nói trên. g. Sau khi thương thảo xong hợp đồng, Chủ dự án/BQLDA phải trình cho JBIC: bản sao hợp đồng, yêu cầu thông qua hợp đồng để JBIC xem xét thông qua. Sau khi xem xét các tài liệu nói trên, JBIC sẽ thông báo cho Chủ dự án/BQLDA ý kiến của JBIC bằng văn bản. h. Nếu có sự điều chỉnh hợp đồng thì Chủ dự án/BQLDA phải trình JBIC thông qua. Nếu sự thay đổi không làm thay đổi nội dung hợp đồng hoặc trị giá hợp đồng thì không cần phải có sự thông qua của JBIC. Trong trường hợp có đấu thầu mua sắm vật tư hàng hóa tập trung, BQLCT sẽ tiến hành việc đấu thầu theo kế họach đấu thầu đã được duyệt và thực hiện theo đúng các quy định về đấu thầu của Chính phủ Việt Nam và của JBIC. BQLCT sẽ ủy quyền cho một công ty ngành hàng có chức năng kinh doanh, có kinh nghiệm về kỹ thuật giúp BQLCT đàm phán hợp đồng, tiếp nhận vật tư hàng hóa. Việc khởi công và quản lý chất lượng công trình thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 3. Rút vốn thanh tóan. Việc rút vốn thanh tóan cho các dự án thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và Thông tư Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình Tín dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Tài chính ban hành. 4. Kiểm tra quá trình thực hiện. Trong quá trình thực hiện Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình quản lý và triển khai thực hiện dự án. Nếu phát hiện trường hợp sử dụng vốn không đúng với quy định thì sẽ thu hồi vốn đã chuyển hoặc tạm ngừng chuyển vốn để có biện pháp xử lý thích hợp. 5. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án và báo cáo quyết tóan. Chủ dự án/BQLDA có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo và quyết tóan dự án theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng và báo cáo tiến độ định kỳ (hoặc đột xuất theo yêu cầu của BQLCT) như mẫu kèm theo. iV- RúT VốN THANH TÓaN Việc rút vốn thanh tóan cho chi phí tư vấn và nhập khẩu vật tư, thiết bị cho cả Chương trình (nếu có) do BQLCT thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Chương trình tín dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Tài chính ban hành. Việc thanh tóan bằng Đồng Việt Nam cho các nhà thầu xây dựng, cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong nước được tiến hành như sau: 1. Nguyên tắc thanh tóan: a. Chỉ thanh tóan cho các dự án sử dụng nguồn vốn JBIC theo danh mục mà Bộ Kế họach và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thông báo cho từng địa phương. b. Chỉ thanh tóan trong hạn mức vốn JBIC đã được thông báo cho từng dự án. c. Chỉ thanh tóan cho giá trị khối lượng hòan thành có xác nhận của Chủ dự án/BQLDA và của Kho bạc nhà nước địa phương. d. Chỉ thanh tóan cho các nhà thầu có trong quyết định trúng thầu hoặc quyết định chỉ định thầu phù hợp với quy chế đấu thầu hiện hành. e. Chỉ thanh tóan cho những hợp đồng đã được thông báo cho BQLCT và Bộ Tài chính. f. Chỉ thanh tóan cho những dự án có báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại phần III-5 của Thông tư hướng dẫn này. 2. Hồ sơ đề nghị thanh tóan và yêu cầu đối với bộ hồ sơ: Hồ sơ đề nghị thanh tóan vốn JBIC được lập theo thủ tục thanh tóan xây dựng cơ bản hiện hành của Việt Nam và các quy định của JBIC, bao gồm: a. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền (bản chính, hoặc bản sao có chứng thực). b. Quyết định phê duyệt thiết kế và tổng dự tóan (bản chính hoặc bản sao có chứng thực). c. Quyết định thông báo kế họach của UBND tỉnh, thành phố (bản chính hoặc bản sao có chứng thực). d. Quyết định đơn vị trúng thầu/chỉ định thầu (bản chính). e. Hợp đồng ký giữa Chủ dự án/BQLDA và nhà thầu có ghi rõ phần vốn JBIC (bản chính). f. Quyết định phê duyệt hợp đồng (đối với những hợp đồng yêu cầu phê duyệt theo quy định của quy chế đấu thầu hiện hành của Việt Nam và quy định của JBIC) (bản chính hoặc bản sao có chứng thực). g. Biên bản nghiệm thu khối lượng hòan thành, có bản tính giá trị theo khối lượng nghiệm thu kèm theo (bản chính hoặc bản sao có chứng thực). h. Phiếu giá thanh tóan khối lượng xây dựng cơ bản hòan thành (2 bản chính). i. Bản đề nghị thanh tóan của nhà thầu, có xác nhận của Chủ dự án/BQLDA (2 bản chính). j. Công văn đề nghị rút vốn thanh tóan của Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh, kèm theo phụ lục như mẫu kèm theo Thông tư hướng dẫn này (2 bản chính). Các văn bản (a), (b), (c), (d), (e), (f) và (g) theo mẫu biểu quy định hiện hành. Các văn bản (h), (i), (j) được lập theo mẫu biểu tại Thông tư hướng dẫn này này. Đối với việc rút vốn tạm ứng, ngòai các văn bản nói trên cần có thêm giấy bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng thương mại của nhà nước hoặc ngân hàng liên doanh có uy tín (như mẫu kèm theo). 3. Thủ tục và thời gian thanh tóan a. Đối với phần vốn tạm ứng theo hợp đồng: Nhà thầu được tạm ứng theo mức quy định trong các quy định hiện hành của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng, với các điều kiện: - Khỏan tạm ứng phải được quy định trong từng hợp đồng. - Kho bạc nhà nước địa phương xác nhận cho tạm ứng b. Đối với phần thanh tóan khối lượng xây dựng hòan thành: - Sau khi nghiệm thu khối lượng hòan thành, có xác nhận của Kho bạc Nhà nước địa phương, Chủ dự án/BQLDA lập hồ sơ đề nghị thanh tóan gửi cho Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh. - Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh tổng hợp, làm công văn yêu cầu rút vốn thanh tóan gửi cho BQLCT. - BQLCT sẽ kiểm tra, sóat xét tính hợp thức của bộ hồ sơ. Những tài liệu không đúng theo quy định sẽ gửi trả lại Sở Kế họach và Đầu tư/BQLDA Tỉnh để sửa đổi, bổ sung. - Hai tuần một lần, BQLCT có công văn đề nghị Bộ Tài chính làm thủ tục rút vốn thanh tóan cho các dự án có hồ sơ hợp lệ. - Việc hòan trả số vốn tạm ứng được tiến hành bằng cách trừ dần vào các lần thanh tóan khối lượng hòan thành đúng bằng tỷ lệ đã tạm ứng, nếu nhà thầu đề nghị hòan trả hết vốn đã tạm ứng, hoặc với tỷ lệ cao hơn tỷ lệ đã tạm ứng thì sẽ khấu trừ theo đề nghị của nhà thầu. V- ĐIềU KHỎaN THI HàNH 1- Thông tư này thay thế cho Thông tư số 01/2001/TT-BKH ban hành ngày 30/03/2001 và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. 2- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo BQLCT trực thuộc Bộ Kế họach và Đầu tư để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.