Quyết định 100/2002/QĐ-UB
Về việc ban hành quy định về quy trình và thời hạn giải quyếtmột số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành: 2002-07-16

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ Về việc ban hành quy định về quy trình và thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của Thành phố Hà Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Pháp Lệnh Thủ đô Hà Nội; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày5/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 về việc ban hành Quy chế đấu thầu, Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày5/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu; Căn cứ Thông tư số 96/2000/TT-BTC ngày 29-9-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh tóan vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế họach & Đầu tư tại tờ trình số: 632/TTr-CCHC ngày13/6/2002, sau khi đã thống nhất với Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình và thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư và xây dựng của Thành phố Hà Nội. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực ngay sau 15 ngày kể từ ngay ký. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. QUY ĐỊNH Về quy trình và thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của Thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số: 100/2002/QĐ-UB ngày 16 tháng 7 năm 2002 của UBND Thành phố) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 : Các tổ chức và cá nhân trong nước có dự án đầu tư (gọi tắt là chủ đầu tư) có nhu cầu giải quyết về thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội đều được kịp thời xem xét giải quyết hoặc trình các cấp có thẩm quyền giải quyết. Mọi cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng được phân công nếu có hành vi cản trở, làm chậm trễ, phiền hà đều bị xử lý theo Pháp lệnh về cán bộ, công chức. Điều 2 : Phạm vi điều chỉnh của quy định này bao gồm các thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư và xây dựng được quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Điều 3: Đối tượng điều chỉnh của quy định này bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND Thành phố. Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 4 : Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ: 4.1: Cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND Thành phố phải công bố công khai quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với từng lọai thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được giao. Mỗi cơ quan hành chính Nhà nước tổ chức một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả sau khi đã được giải quyết xong, không để các chủ đầu tư phải tự mình làm việc với các phòng, ban chức năng trong cùng một cơ quan có trách nhiệm giải quyết. 4.2: Niêm yết công khai quy trình, biểu mẫu, thủ tục, hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 4.3: Bố trí lịch tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ vào các ngày làm việc quy định trong tuần và thực hiện đúng lịch. 4.4: Chỉ tiếp nhận những hồ sơ đã đủ các thủ tục theo quy định đã niêm yết. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập phiếu giao nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. 4.5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan thụ lý hồ sơ phải thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư biết để bổ sung các hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ (nếu có) và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định. 4.6: Xây dựng và thực hiện quy trình luân chuyển hồ sơ, lập phiếu giao việc theo dõi thụ lý hồ sơ trong nội bộ cơ quan để kiểm sóat quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng quy định. Điều 5: Quy định một số nội dung cải cách thủ tục hành chính: 5.1: Quy định về công tác thỏa thuận (hoặc cho ý kiến): 5.1.1: Thực hiện thỏa thuận hoặc cho ý kiến một lần đối với những nội dung của dự án đầu tư, theo quy định phải có ý kiến của các cơ quan hữu quan của nhà nước. Chủ đầu tư lựa chọn thời điểm thích hợp để được cơ quan quản lý nhà nước thỏa thuận trong giai đọan lập dự án hoặc thiết kế kỹ thuật. Riêng nội dung thỏa thuận thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy có thể thỏa thuận trong giai đọan lập, trình duyệt dự án và chấp thuận thiết kế kỹ thuật công trình. 5.1.2: Cơ quan hành chính Nhà nước không được tự ý đặt ra các yêu cầu thỏa thuận hoặc cho ý kiến ngòai những nội dung quy định tại Quy chế quản lý đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành. Văn bản thỏa thuận hoặc cho ý kiến phải cụ thể, nêu rõ quan điểm của đơn vị mình, không thỏa thuận hoặc cho ý kiến theo chức năng quản lý Nhà nước được phân công. 5.1.3: Quy định đối với một số nội dung thỏa thuận: Thỏa thuận thu hồi đất: thực hiện thỏa thuận một cấp (cấp quận, huyện) về việc thu hồi đất triển khai các dự án đầu tư theo quy họach, kế họach sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt. UBND quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo xã, phường thực hiện chủ trương thu hội đất để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật. Thủ tục giới thiệu địa điểm tiến hành đồng thời với thủ tục cấp chứng chỉ quy họach (thỏa thuận quy họach). Thủ tục cấp chứng chỉ giới đường đỏ tiến hành đồng thời với việc cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật. Thủ tục thỏa thuận quy họach tổng mặt bằng tiến hành đồng thời với xác nhận phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc. 5.2: Quy định về công tác thẩm định phê duyệt dự án: Không tổ chức họp tư vấn liên ngành để thẩm định đối với các dự án nhóm C trừ trường hợp dụ án có tính chất phức tạp về kỹ thuật, hoặc có tác động nhạy cảm bề mặt chính trị xã hội. 5.3: Quy định về công tác chuẩn bị đầu tư: Đối với gói thầu tư vấn có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng (trừ trường hợp tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi của dự án đầu tư không phải đấu thầu): Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tiến hành cùng với việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế tập dự tóan ngay trong nội dung quyết định đầu tư. 5.4: Quy định về công tác chuẩn bị thực hiện dự án: Thực hiện đồng thời công tác khảo sát thiết kế công trình với việc giao đất, đền bù giải phóng mặt bằng. Đối với những dự án có diện tích chiếm đất lớn, thực hiện cơ chế cắm mốc tạm giao đất chính thức để triển khai ngay công tác điều tra số liệu đền bù giải phóng mặt bằng. Điều 6: Quy định về thời hạn giải quyết một thủ tục hành chính: 6.1: Quy định về công tác thỏa thuận (hoặc cho ý kiến) của cơ quan hữu quan: Quy định mức thời gian giải quyết mỗi lọai thủ tục hành chính trong khâu thỏa thuận (hoặc cho ý kiến) tại bảng 1 dưới đây: Bảng 1: QUY ĐỊNH THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG KHÂU THỎA THUẬN (HOẶC CHO Ý KIẾN) ĐVT: Ngày làm việc LỌAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM Giới thiệu địa điểm và cấp chứng chỉ quy họach (hoặc thỏa thuận quy họach) 20 Kiến trúc sư trưởng TP (Sở Quy họach - Kiến trúc) Thỏa thuận địa điểm của địa phương (Quận, Huyện) 14 UBND các Quận, Huyện Xác định chỉ giới đường đỏ và cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị 12 Viện Quy họach xây dựng HN và Sở Quy họach - Kiến trúc. Thỏa thuận quy họach tổng mặt bằng và xác nhận phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc 20 Sở Quy họach - Kiến trúc Một số thỏa thuận khác: Quy họach kiến trúc 7 Sở Quy họach - Kiến trúc Cấp điện 7 Công ty điện lực Hà Nội Cấp nước 7 Sở Giao thông công chính Thóat nước 7 Sở giao thông công chính Phòng cháy chữa cháy 7 Công an Thành phố Môi trường 7 Sở khoa học CN & MT Thỏa thuận quy họach, kế họach phát triển ngành 7 Sở, Ngành quản lý nhà nước theo chức năng được phân công Chủ đầu tư phải đồng thời triển khai một số thỏa thuận để rút ngắn thời gian làm thủ tục. Trong trường hợp quá thời gian cho phép quy định mà cơ quan có trách nhiệm giải quyết (cơ quan được hỏi) không trả lời thì xem như chấp thuận và phải chịu trách nhiệm hòan tòan về sự chấp thuận đó; cơ quan đề nghị thỏa thuận được thực hiện các bước tiếp theo mà không chờ văn bản của cơ quan được hỏi. 6.2: Quy định về công tác thẩm định, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền: Thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong các nội dung triển khai thực hiện dự án đầu tư quy định tại bảng 2 dưới đây: Bảng 2: QUY ĐỊNH THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG KHÂU THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT (ĐVT: Ngày làm việc) LỌAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (ĐVT: Ngày làm việc) NHÓM A NHÓM B NHÓM C Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 10 7 7 Phê duyệt báo cáo đầu tư 8 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 40 20 15 Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự tóan (hoặc thiết kế kỹ thuật, dự tóan 40 25 15 Cấp giấy phép xây dựng Thực hiện theo quyết định số 109/2001/QĐ-UB ngày 08-11-2001 của UBND TP về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Thu hồi và giao đất hoặc cho thuê đất đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố. 15 15 15 Thỏa thuận, thẩm định và phê duyệt đơn giá, phương án bồi thương thiệt hại và tái định cư. Thực hiện theo QĐ số 72/2001/QĐ-UB ngày 17-9-2001 của UBND Thành phố quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố. Thẩm định, phê duyệt kế họach đấu thầu 20 15 10 Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu qui mô nhỏ 7 7 Các gói thầu còn lại 12 12 Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu 15 15 12 Thẩm tra, phê duyệt quyết tóan vốn đầu tư 50 50 Đối với những dự án nhóm A, trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Thành phố phê duyệt, mức thời gian thẩm định, phê duyệt được áp dụng theo quy định tại bảng 2 nêu trên. Điều 7: Quy định ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng: 7.1: Ủy quyền ra quyết định chỉ định thầu một số nội dung công tác tư vấn chuẩn bị thực hiện và tư vấn thực hiện thuộc các dự án nhóm B, C như sau: Ủy quyền cho Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện (cấp trên của chủ đầu tư) xem xét ra quyết định chỉ định thầu một số nội dung công tác tư vấn thực hiện dự án: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, giám định chất lượng công trình, đánh giá tác động môi trường. Đối với các dự án của các đơn vị khác, UBND Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế họach và Đầu tư xem xét ra quyết định chỉ định thầu các lọai tư vấn trên. 7.2: Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế họach và Đầu tư được điều chỉnh cơ cấu kế họach vốn (xây lắp, thiết bị và kiến thiết cơ bản khác) nhưng không làm thay đổi tổng số vốn Thành phố đã giao ké họach cho dự án. 7.3: Giao Giám đốc các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Sở Xây dựng: Giao thông công chính. Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn) thực hiện thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự tóan trong trường hợp có thay đổi hợp lý về quy mô hạng mục và cơ cấu tổng dự tóan so với dự án đã được duyệt để chủ đầu tư làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án. 7.4: Đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có nhu cầu sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất, sau khi có giới thiệu địa điểm, Sở Địa chính - Nhà đất chủ trì phối hợp với: Kiến trúc sư trưởng Thành phố (Sở Quy họach - Kiến trúc), Sở Kế họach & Đầu tư, thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt thỏa thuận về địa điểm, diện tích theo quy định của Luật đất đai. 7.5: Cho phép Kho bạc Nhà nước Hà Nội cấp tạm kinh phí chuẩn bị đầu tư trên cơ sở thông báo kết quả thẩm định dự tóan kinh phí chuẩn bị đầu tư của Sở Xây dựng hoặc Sở có xây dựng chuyên ngành. 7.6: Cho phép các công trình hòan thành theo kế họach và đảm bảo chất lượng được quyết tóan không vượt trúng thầu; trường hợp có chi phí phát sinh thì phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Chương III ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH Điều 8: Các cơ quan hành chính Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố có trách nhiệm rà sóat các quy định để đề nghị UBND Thành phố bổ sung, chỉnh lý hoặc bãi bỏ cho phù hợp với những quy định tại văn bản này. Điều 9: Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố giúp UBND Thành phố đôn đốc, kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND Thành phố thực hiện quy định này. Điều 10: Trong quá trình triển khai thực hiện quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND Thành phố cần phản ảnh kịp thời về Sở Kế họach & Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.