Quyết định 23/2025/QĐ-UBND
Ban hành Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ban hành: 2025-11-10

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công đối với hạng mục công trình hoặc tòan bộ công trình, sản phẩm thuộc các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, nhiệm vụ quản lý đất đai hoặc nhiệm vụ có hạng mục quản lý đất đai bao gồm: 1. Đo đạc lập bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính; Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; cơ sở dữ liệu quy họach, kế họach sử dụng đất; cơ sở dữ liệu giá đất; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. 3. Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 4. Lập, điều chỉnh quy họach, kế họach sử dụng đất. 5. Xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. 6. Điều tra, đánh giá đất đai. 7. Các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ, nhiệm vụ chuyên môn khác về quản lý và sử dụng đất đai. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân tham gia các họat động liên quan đến giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Giám sát công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là họat động theo dõi về tiến độ thực hiện công trình và việc tuân thủ các quy chuẩn, quy định kỹ thuật và các quy định trong các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 2. Kiểm tra công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là việc thực hiện các phương pháp kỹ thuật để đánh giá chất lượng, xác định khối lượng các hạng mục công trình, sản phẩm theo các quy chuẩn, quy định kỹ thuật và các quy định trong các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 3. Thẩm định công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là việc đánh giá chất lượng, khối lượng công trình hoặc hạng mục công trình trên cơ sở hồ sơ, các sản phẩm công trình hoặc hạng mục công trình đã hòan thành và tài liệu liên quan khác. 4. Nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là việc chủ đầu tư xác nhận chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình đã hòan thành trên cơ sở kết quả giám sát, kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. 5. Cơ quan quyết định đầu tư công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng vốn đầu tư cho công trình về lĩnh vực quản lý đất đai. 6. Chủ đầu tư công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là cơ quan sở hữu vốn hoặc được cơ quan quyết định đầu tư giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư công trình về lĩnh vực quản lý đất đai. Điều 4. Nguyên tắc giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm phải tiến hành định kỳ và có hệ thống trong quá trình thực hiện trên cơ sở kế họach giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu được lập theo tiến độ thi công từng hạng mục hoặc tòan bộ công trình, sản phẩm. 2. Chủ đầu tư sử dụng đơn vị trực thuộc hoặc thuê đơn vị giám sát, kiểm tra có chức năng phù hợp (sau đây gọi chung là đơn vị giám sát, kiểm tra) thực hiện giám sát, kiểm tra công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư. 3. Các tổ chức, cá nhân thi công (sau đây gọi chung là đơn vị thi công) công trình, sản phẩm phải tự kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng của tất cả các hạng mục công trình, sản phẩm trước khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu. 4. Trong thời gian thi công, trường hợp có sự thay đổi về chế độ chính sách tiền lương, định mức kinh tế - kỹ thuật thì quá trình giám sát, kiểm tra phải xác định cụ thể khối lượng các hạng mục công việc đã thực hiện trước và sau thời điểm chế độ chính sách tiền lương, định mức kinh tế - kỹ thuật thay đổi. Điều 5. Mục đích giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Bảo đảm cho công trình, sản phẩm thực hiện theo đúng các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc thi công, giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm. 2. Phát hiện những sai sót trong quá trình thi công để kịp thời khắc phục, xử lý các sai sót, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhằm bảo đảm chất lượng công trình, sản phẩm. 3. Đánh giá, xác nhận đúng chất lượng, khối lượng, mức khó khăn (nếu có) của hạng mục công trình hoặc tòan bộ công trình, sản phẩm đã hòan thành. Điều 6. Cơ sở pháp lý để giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản điều chỉnh của cấp có thẩm quyền trong quá trình thi công. 2. Các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Điều 7. Trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Trách nhiệm của cơ quan quyết định đầu tư a) Tổ chức thực hiện hoặc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định hồ sơ nghiệm thu đối với các công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai đã hòan thành. b) Quyết định giải quyết những phát sinh, vướng mắc đối với công nghệ chưa có quy định kỹ thuật; phát sinh do thay đổi chính sách; giải quyết những phát sinh, vướng mắc về định mức kinh tế - kỹ thuật, giải quyết những phát sinh về khối lượng, mức khó khăn (nếu có) làm tăng tổng giá trị dự tóan của cả công trình đã được phê duyệt; giải quyết việc kéo dài thời gian thi công công trình so với thời gian thi công đã được phê duyệt. 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư a) Tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm; lập hồ sơ nghiệm thu và hồ sơ quyết tóan công trình, sản phẩm đối với các công trình, sản phẩm được giao làm chủ đầu tư; đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện đối với các công trình, sản phẩm được giao. b) Quyết định giải quyết những phát sinh, vướng mắc về công nghệ trong quá trình thi công; giải quyết những phát sinh, vướng mắc về định mức kinh tế - kỹ thuật, phát sinh về khối lượng, mức khó khăn (nếu có) nhưng không làm tăng tổng giá dự tóan của cả công trình đã được phê duyệt. c) Báo cáo kịp thời với cơ quan quyết định đầu tư những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình. d) Quyết định đình chỉ thi công, hủy bỏ một phần hoặc tòan bộ công trình, sản phẩm công trình đang thi công không đúng chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc vi phạm các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và phải báo cáo bằng văn bản đến cơ quan quyết định đầu tư. đ) Lập báo cáo gửi cơ quan quyết định đầu tư về chất lượng, khối lượng, tiến độ các hạng mục công trình, sản phẩm đã hòan thành khi kết thúc công trình. 3. Trách nhiệm của đơn vị thi công a) Lập kế họach thi công chi tiết đảm bảo tiến độ được chủ đầu tư chấp nhận trong đó nêu rõ tiến độ thi công, tiến độ kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm đồng thời gửi đơn vị giám sát, kiểm tra được chủ đầu tư lựa chọn (nếu có). b) Thực hiện thi công theo đúng chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các văn bản điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (nếu có). c) Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công và chịu trách nhiệm tòan diện về tiến độ thi công, chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm do đơn vị mình thi công; trường hợp công trình, sản phẩm chưa đảm bảo chất lượng, khối lượng theo yêu cầu thì phải tiếp tục hòan thiện và tự chịu trách nhiệm về kinh phí; phối hợp với chủ đầu tư lập hồ sơ nghiệm thu cấp chủ đầu tư theo quy định. d) Chịu sự giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu của chủ đầu tư và đơn vị giám sát, kiểm tra được chủ đầu tư lựa chọn (nếu có) đối với chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ được giao thực hiện. đ) Lập báo cáo về khối lượng, tiến độ đã thực hiện gửi chủ đầu tư trước ngày 25 hằng tháng. e) Báo cáo kịp thời bằng văn bản với chủ đầu tư khi có sự thay đổi về giải pháp công nghệ, khối lượng công việc, tiến độ thi công so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải báo cáo kịp thời bằng văn bản với chủ đầu tư và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư. Điều 8. Lập kế họach giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm Trên cơ sở kế họach thi công của đơn vị thi công, chủ đầu tư và đơn vị giám sát, kiểm tra được chủ đầu tư lựa chọn (nếu có) tổ chức lập kế họach giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm phù hợp với tiến độ của chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc hợp đồng đã ký kết, gửi đơn vị thi công và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. Điều 9. Kinh phí thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Kinh phí thực hiện kiểm tra, thẩm định của cơ quan quyết định đầu tư đối với công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định hiện hành. 2. Kinh phí thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm do chủ đầu tư thực hiện được xác định trong tổng dự tóan của công trình theo quy định hiện hành. 3. Kinh phí thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, sản phẩm do đơn vị thi công thực hiện được tính trong đơn giá dự tóan của công trình theo quy định hiện hành. Chương II GIÁM SÁT, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Điều 10. Giám sát công trình, sản phẩm 1. Nội dung giám sát công trình, sản phẩm bao gồm: a) Giám sát nhân lực, máy móc, thiết bị sử dụng để thi công công trình. b) Giám sát sự phù hợp của quy trình công nghệ đơn vị thi công áp dụng so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc được chủ đầu tư cho phép. c) Giám sát tiến độ thi công công trình. d) Giám sát về khối lượng phát sinh trong quá trình thi công công trình (nếu có). đ) Giám sát quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp đơn vị thi công. e) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công tại địa điểm thi công theo yêu cầu của chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, nhiệm vụ và tiến độ thi công của công trình. 2. Trong quá trình giám sát công trình, người trực tiếp giám sát phải tiến hành ghi Nhật ký giám sát công trình theo Mẫu số 01 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. Điều 11. Nội dung, phương pháp, mức kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm 1. Nội dung, mức kiểm tra của đơn vị thi công, chủ đầu tư phục vụ thẩm định, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy định này. Đối với các nội dung, hạng mục công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai không được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy định này thì nội dung kiểm tra được thực hiện theo chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Mức kiểm tra tối thiểu cấp đơn vị thi công đối với sản phẩm ngọai nghiệp là 20 phần trăm (20%) và nội nghiệp là 60 phần trăm (60%); mức kiểm tra tối thiểu cấp chủ đầu tư đối với sản phẩm ngọai nghiệp là 05 phần trăm (5%) và nội nghiệp là 15 phần trăm (15%). 2. Phương pháp kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm a) Công tác kiểm tra công trình, sản phẩm phải được thực hiện từ tổng thể đến chi tiết và được thực hiện ở cấp đơn vị thi công và cấp chủ đầu tư. b) Tùy thuộc vào từng hạng mục sản phẩm cụ thể, công tác kiểm tra được thực hiện ở nội nghiệp hay ngọai nghiệp hoặc cả hai. Thực hiện việc đối sóat thông tin trong từng sản phẩm và giữa các sản phẩm để kiểm tra sự đầy đủ, thống nhất thông tin của sản phẩm. Trong một số trường hợp phải thực hiện lại một số nội dung công việc của quá trình thi công để so sánh, đối chiếu, đánh giá chất lượng sản phẩm so với các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, nội dung chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. c) Trong quá trình kiểm tra công trình, sản phẩm được phép sử dụng thiết bị, công nghệ và các nguồn tư liệu, dữ liệu khác để thực hiện đánh giá chất lượng công trình, sản phẩm. d) Đối với các hạng mục công việc kiểm tra mang tính xác suất, phạm vi lấy mẫu kiểm tra phải được phân bố đều trong tòan bộ phạm vi thi công. đ) Quan sát trực quan, sử dụng phần mềm và các tài liệu khác để kiểm tra trực tiếp trên các sản phẩm giao nộp. e) Đối với các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ có thể thực hiện kiểm tra công trình, sản phẩm cuối cùng bằng phương pháp tổng hợp thì đơn vị giám sát, kiểm tra lập phương án kiểm tra trình chủ đầu tư phê duyệt. 3. Kết thúc quá trình kiểm tra phải tiến hành ghi nhận kết quả kiểm tra. a) Kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng Phiếu ghi ý kiến kiểm tra các hạng mục được lập theo Mẫu số 02 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. b) Trên cơ sở kết quả kiểm tra tại các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, tổng hợp đánh giá chất lượng, khối lượng của từng hạng mục và tiến hành lập Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm của từng hạng mục theo Mẫu số 03 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. Điều 12. Kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công 1. Đơn vị thi công sử dụng đơn vị trực thuộc, cán bộ chuyên môn kỹ thuật của mình tự kiểm tra chất lượng, khối lượng của tất cả các hạng mục công trình, sản phẩm do đơn vị mình thực hiện và lập hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công theo quy định tại Khỏan 3 Điều này. 2. Trước khi tiến hành kiểm tra, đơn vị thi công phải thông báo về kế họach kiểm tra tới chủ đầu tư và đơn vị giám sát, kiểm tra công trình để giám sát quá trình kiểm tra theo quy định. 3. Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công bao gồm: a) Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công theo Mẫu số 04 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. b) Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công theo Mẫu số 05 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. c) Báo cáo đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc về công nghệ, về định mức kinh tế - kỹ thuật, về khối lượng, mức khó khăn và những vấn đề khác so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và văn bản chấp thuận những phát sinh, giải quyết vướng mắc của cấp có thẩm quyền trong thời gian thi công công trình (nếu có). d) Phiếu ghi ý kiến kiểm tra theo Mẫu số 02 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. đ) Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm theo Mẫu số 03 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. 4. Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công lập thành 03 bộ: 01 bộ gửi chủ đầu tư, 01 bộ gửi đơn vị giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư và 01 bộ lưu tại đơn vị thi công. Điều 13. Kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư 1. Sau khi nhận được văn bản đề nghị kiểm tra và hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công hợp lệ theo quy định tại khỏan 3, khỏan 4 Điều 12 của Quy định này và sản phẩm kèm theo, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, chủ đầu tư sử dụng tổ chức chuyên môn trực thuộc hoặc đơn vị giám sát, kiểm tra tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư theo các nội dung sau: a) Kiểm tra tính đầy đủ, tính pháp lý, tính thống nhất, tính hợp lệ của hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công; b) Phân tích, đánh giá nội dung báo cáo tổng kết kỹ thuật, báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm và các biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, phiếu ghi ý kiến kiểm tra, số liệu, tài liệu kiểm tra cấp đơn vị thi công; c) Kiểm tra, đánh giá quy cách sản phẩm so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật và các quy định khác trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được phê duyệt. Trường hợp chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu, đơn vị thi công có trách nhiệm sửa chữa theo các ý kiến kiểm tra và gửi báo cáo sửa chữa sản phẩm theo Mẫu số 15 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này kèm theo sản phẩm đã được sửa chữa đến chủ đầu tư và đơn vị giám sát, kiểm tra được chủ đầu tư lựa chọn (nếu có). d) Kiểm tra lại các sản phẩm đã được đơn vị thi công sửa chữa và lập bản xác nhận sửa chữa sản phẩm (nếu có) theo Mẫu số 16 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. đ) Xác định khối lượng của các hạng mục công trình sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và các hạng mục, sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng (nếu có). e) Đánh giá, đề xuất xác định lại mức khó khăn các hạng mục công trình đã thi công phù hợp quy định hiện hành và thực tế sản xuất (nếu có). g) Lập biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo Mẫu số 06 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. h) Lập báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo Mẫu số 07 Phụ lục 02 ban hành theo Quy định này. 2. Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư, bao gồm: a) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền. b) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng cho đơn vị thi công. c) Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công. d) Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công và đơn vị giám sát, kiểm tra được chủ đầu tư lựa chọn (nếu có). đ) Các báo cáo có liên quan đến khối lượng phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công và các văn bản xử lý của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư (nếu có). e) Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm cấp chủ đầu tư (nếu có). g) Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư. h) Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư. i) Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm kèm theo Phiếu ghi ý kiến kiểm tra cấp chủ đầu tư. 3. Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư lập thành 03 bộ: 02 bộ lưu giữ tại chủ đầu tư, 01 bộ lưu giữ tại đơn vị giám sát, kiểm tra. Điều 14. Quyền và trách nhiệm của đơn vị giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư 1. Quyền của đơn vị giám sát, kiểm tra a) Yêu cầu đơn vị thi công thực hiện theo đúng chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. b) Từ chối kiểm tra trong trường hợp đơn vị thi công chưa giao nộp đầy đủ các sản phẩm, hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công hoặc các sản phẩm còn tồn tại lỗi mang tính hệ thống. c) Từ chối xác nhận các sản phẩm không đạt chất lượng hoặc các sản phẩm đã có ý kiến kiểm tra nhưng không được sửa chữa tòan diện, triệt để theo yêu cầu. d) Báo cáo chủ đầu tư về các vi phạm và kiến nghị hình thức xử lý trong trường hợp đơn vị thi công vi phạm các quy định tại điểm d khỏan 2 Điều 7 của Quy định này hoặc vi phạm tiến độ thực hiện do yếu tố chủ quan của đơn vị thi công. đ) Đề xuất, kiến nghị chủ đầu tư chấp nhận hoặc thay đổi mức khó khăn so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 2. Trách nhiệm của đơn vị giám sát, kiểm tra a) Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định tại khỏan 1 Điều 10 và khỏan 1 Điều 11 của Quy định này. b) Tổng hợp các ý kiến trong quá trình giám sát, kiểm tra và thông báo cho đơn vị thi công. Trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa đơn vị giám sát, kiểm tra với đơn vị thi công thì phải báo cáo chủ đầu tư để giải quyết. c) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công. Báo cáo chủ đầu tư giải quyết những vướng mắc, phát sinh vượt quá thẩm quyền và những vấn đề kỹ thuật phát sinh ngòai chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). d) Lập hồ sơ giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư thuộc trách nhiệm của đơn vị giám sát, kiểm tra theo quy định. đ) Chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng sản phẩm đã giám sát, kiểm tra và bị xử lý theo quy định của pháp luật khi cố ý làm sai lệch kết quả giám sát, kiểm tra. Chương III THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Điều 15. Thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm 1. Căn cứ thẩm định a) Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công. b) Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư. c) Các hạng mục công việc, sản phẩm đã hòan thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 2. Nội dung và thời gian thẩm định Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư có trách nhiệm hòan thành việc thẩm định hạng mục công trình hoặc tòan bộ công trình, sản phẩm. Đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, nhiệm vụ có tính chất phức tạp, khối lượng sản phẩm lớn thì thời gian thẩm định có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày làm việc. Nội dung thẩm định bao gồm: a) Thẩm định về việc tuân thủ các quy định trong chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác. b) Thẩm định việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm. c) Thẩm định việc xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công theo yêu cầu của đơn vị giám sát, kiểm tra, chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư (nếu có). d) Thẩm định việc xác định khối lượng đạt chất lượng, mức khó khăn (nếu có) của hạng mục công trình, sản phẩm hoặc tòan bộ công trình, sản phẩm đã hòan thành. Trong trường hợp cần thiết có thể kiểm tra lại chất lượng, khối lượng, mức khó khăn dựa trên một số mẫu sản phẩm. đ) Yêu cầu các đơn vị liên quan sửa chữa, bổ sung hòan thiện hồ sơ, sản phẩm khi sản phẩm chưa đạt yêu cầu, các tiêu chí nghiệm thu chưa phù hợp và hồ sơ tài liệu còn sai sót (nếu có). e) Lập Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo Mẫu số 08 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. Điều 16. Nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Căn cứ nghiệm thu a) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư. c) Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm. d) Các sản phẩm đã hòan thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 2. Nội dung và thời gian nghiệm thu Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng hạng mục công trình hoặc tòan bộ công trình, sản phẩm, chủ đầu tư có trách nhiệm hòan thành việc nghiệm thu hạng mục công trình hoặc tòan bộ công trình, sản phẩm. Đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, nhiệm vụ có tính chất phức tạp, khối lượng sản phẩm lớn thì thời gian nghiệm thu có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc. Nội dung nghiệm thu bao gồm: a) Nghiệm thu về chất lượng, khối lượng, mức khó khăn (nếu có) các hạng mục công việc đã hòan thành đạt chất lượng, các hạng mục công việc phát sinh (tăng, giảm) so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. b) Lập Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo Mẫu số 9 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. c) Lập Bảng tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm đã thi công từng năm theo Mẫu số 10 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, nhiệm vụ được thi công trong nhiều năm (nếu có). 3. Hồ sơ nghiệm thu bao gồm: a) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền. b) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng cho đơn vị thi công. c) Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công. d) Các báo cáo có liên quan đến khối lượng phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công và các văn bản xử lý của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư (nếu có). đ) Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm cấp chủ đầu tư (nếu có). e) Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư (nếu trong Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm không có thành phần đơn vị giám sát, kiểm tra tham gia). g) Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư. h) Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm. i) Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm. k) Bảng tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm đã thi công từng năm (nếu có). 4. Hồ sơ nghiệm thu lập thành 05 bộ: 01 bộ lưu cơ quan quyết định đầu tư, 02 bộ lưu tại chủ đầu tư, 01 bộ giao nộp kèm theo sản phẩm tại cơ quan lưu trữ, 01 bộ lưu tại đơn vị thi công. Điều 17. Giao nộp sản phẩm 1. Sau khi có Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, sản phẩm theo quy định tại điểm i khỏan 3 Điều 16 Quy định này, đơn vị thi công có trách nhiệm giao nộp sản phẩm tại nơi lưu trữ do cơ quan quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư quy định. Sản phẩm giao nộp phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định và là thành phần trong hồ sơ nghiệm thu quy định tại Khỏan 3 Điều 16 Quy định này. 2. Danh mục sản phẩm giao nộp bao gồm tòan bộ sản phẩm của các hạng mục công trình đã được nghiệm thu xác nhận khối lượng, chất lượng và được nêu cụ thể trong chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, phương án nhiệm vụ, hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng thi công. Điều 18. Thẩm định hồ sơ nghiệm thu 1. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm hợp lệ của chủ đầu tư, cơ quan quyết định đầu tư hoặc cơ quan được cơ quan quyết định đầu tư ủy quyền có trách nhiệm hòan thành việc thẩm định hồ sơ nghiệm thu trên cơ sở kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, chính xác của hồ sơ nghiệm thu và lập Bản xác nhận khối lượng, chất lượng công trình, sản phẩm đã hòan thành theo Mẫu số 11 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. 2. Đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, nhiệm vụ mà cơ quan quyết định đầu tư cần kiểm tra, thẩm định lại chất lượng, khối lượng, mức khó khăn (nếu có) của công trình, sản phẩm thì phải thực hiện lập và thông báo kế họach, kiểm tra, thẩm định cho chủ đầu tư và thực hiện đúng theo kế họach đã thông báo. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc công tác kiểm tra, thẩm định lại các bên có liên quan phải lập biên bản kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm. Biên bản này được lưu trong hồ sơ nghiệm thu. Điều 19. Lập hồ sơ quyết tóan công trình, sản phẩm 1. Sau khi có bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm đã hòan thành, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết tóan công trình sản phẩm. Hồ sơ quyết tóan bao gồm: a) Văn bản đề nghị quyết tóan công trình, sản phẩm lập theo Mẫu số 12 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. b) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền. c) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng cho đơn vị thi công và đơn vị giám sát, kiểm tra được chủ đầu tư lựa chọn (nếu có). d) Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; đ) Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm. e) Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm. g) Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết tóan công trình, sản phẩm đã thi công từng năm theo Mẫu số 13 Phụ lục 02 pban hành kèm theo Quy định này đối với các công trình được thi công trong nhiều năm. 2. Hồ sơ quyết tóan được lập thành 05 bộ: 03 bộ lưu tại chủ đầu tư, 01 bộ gửi cho cơ quan quyết định đầu tư, 01 bộ gửi cho đơn vị thi công. Phụ lục 01 NỘI DUNG VÀ MỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (Ban hành kèm theo Quyết định số ……/2025/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Tên công việc, sản phẩm và hạng mục kiểm tra Đơn vị tính Mức kiểm tra (%) Ghi chú Đơn vị thi công Chủ đầu tư (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Xây dựng lưới địa chính 1 Chọn điểm, đúc mốc, chôn mốc, xây tường vây, lập ghi chú điểm - Chọn điểm, vị trí so với thiết kế, tầm thông suốt tới các điểm liên quan, thông hướng khi đo: + Theo đồ giải trên bản đồ Điểm 100 30 + Thực địa Điểm 20 5 - Biên bản thỏa thuận sử dụng đất để xây dựng điểm địa chính; thông báo về việc xây dựng điểm địa chính trên đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất được giao quản lý Biên bản 100 50 - Đúc mốc: Chất lượng và quy cách Mốc 100 5 - Chôn mốc, xây tường vây: kiểm tra quy cách chôn, quy cách gắn mốc, quy cách xây tường vây Mốc 20 5 - Giấy ghi chú điểm và các tài liệu liên quan: + Nội dung, hình thức ghi chú điểm và biên bản bàn giao mốc Mốc 100 30 + Kiểm tra ngòai thực địa Mốc 20 5 - Biên bản bàn giao mốc Biên bản 100 50 2 Đo ngắm - Tài liệu kiểm định máy và các thiết bị kỹ thuật có liên quan Tài liệu 100 100 - Sơ đồ, đồ hình đo nối, tuyến đo so với thiết kế Sơ đồ 100 100 - Sổ nhật ký trạm đo, sổ đo và các tài liệu liên quan Quyển 100 20 - Đo kiểm tra thực địa Điểm 5 2 - Kết quả tính tóan khái lược và đánh giá độ chính xác kết quả đo Điểm 100 20 3 Tính tóan, bình sai - Sơ đồ tính tóan, bình sai, tệp tin số liệu và kết quả bình sai Điểm 100 100 - Sai số khép tọa độ Điểm 100 30 - Sai số khép độ cao Đường 100 30 - Tài liệu tính tóan bình sai, đánh giá độ chính xác, bảng thành quả, các lọai tài liệu liên quan Tài liệu 100 30 4 Tính đồng bộ, hợp lý - Kiểm tra tính đồng bộ, hợp lý, lôgíc của các tài liệu, thành quả Điểm 100 100 II Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ ảnh chụp máy bay 1 Khống chế ảnh mặt phẳng và độ cao ngòai trời - Chọn chích điểm khống chế ảnh: + Sơ đồ vị trí điểm Điểm 100 50 + Vị trí các điểm khống chế ảnh tại thực địa so với trên ảnh Điểm 30 5 - Tu chỉnh các điểm khống chế trên mặt trái, mặt phải của ảnh Điểm 100 30 2 Điều vẽ ảnh - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất Bản mô tả 100 20 - Tu chỉnh ảnh điều vẽ Ảnh 100 30 - Tiếp biên Ảnh 100 30 - Tính đầy đủ, chính xác biểu thị các nội dung bằng quan sát lập thể Ảnh 10 3 - Sử dụng các ký hiệu Ảnh 100 30 - Điều vẽ thực địa Ảnh 50 10 - Đo vẽ bù: Tài liệu đo vẽ, cách biểu thị Mảnh 100 10 3 Tăng dày khống chế ảnh nội nghiệp - Sơ đồ thiết kế khối tính Sơ đồ 100 100 - Định hướng Mô hình 50 3 - Chọn chích và đo điểm Mô hình 30 3 - Kết quả tính tóan, bình sai khối Khối 100 30 - Tiếp biên giữa các khối, tiếp biên với khu đo lân cận Khối 100 100 4 Đo vẽ nội dung bản đồ ở nội nghiệp - Độ chính xác định hướng mô hình Mô hình 30 3 - Độ chính xác vẽ thửa đất, địa vật: + Bằng mắt thường Mảnh 50 10 + Đo trực tiếp bằng máy (xác định vị trí, độ cao một số điểm để so sánh đối chiếu với ghi chú và vị trí thể hiện trên bản đồ) Mảnh 20 3 - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu Mảnh 100 20 - Tiếp biên Mảnh 100 20 - Tính diện tích Mảnh 100 20 - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất Thửa 100 20 - Sổ mục kê đất đai Quyển 100 20 - Kiểm tra thực địa: + Đối sóat hình thể, lọai đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ (100% nội dung/mảnh) Mảnh 30 10 + Kiểm tra kích thước cạnh, diện tích và vị trí điểm đỉnh thửa đất (10% tổng số thửa/mảnh) Mảnh 50 10 - Bảng tổng hợp các lọai Tài liệu 100 30 - Biên tập và in bản đồ Mảnh 100 20 - Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính Tài liệu 100 30 III Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp tòan đạc, đo bằng công nghệ GNSS - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị Tài liệu 100 20 - Lưới đo vẽ + Sơ đồ lưới Tài liệu 100 30 + Sổ đo các lọai Sổ 50 20 + Tài liệu tính tóan các lọai Tài liệu 50 10 + Tính tóan bình sai, đánh giá độ chính xác Điểm, tuyến 100 20 + Đo kiểm tra thực địa Điểm, tuyến 10 5 - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất Bản mô tả 100 20 - Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính Tài liệu 100 30 - Kiểm tra thực địa: + Đối sóat hình thể, lọai đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ (100% nội dung/mảnh) Mảnh 30 10 + Kiểm tra kích thước cạnh, diện tích và vị trí điểm đỉnh thửa đất (10% tổng số thửa/mảnh) Mảnh 30 10 - Cơ sở tóan học bản đồ Mảnh 100 20 - Kiểm tra tỷ lệ đo vẽ bản đồ so với thiết kế Mảnh 100 30 - Trình bày trong, ngòai khung bản đồ Mảnh 100 20 - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra trên bản đồ số, bản đồ giấy) Mảnh 50 20 - Tiếp biên Mảnh 100 20 - Tính diện tích, tổng hợp diện tích Mảnh 100 20 - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các lọai tài liệu Mảnh 100 20 - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất Thửa 100 20 - Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính Tài liệu 100 30 - Bảng tổng hợp các lọai Tài liệu 100 30 - Sổ mục kê đất đai Quyển 100 20 - Biên tập và in bản đồ Mảnh 100 20 IV Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính 1 Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phạm vi khu vực rộng - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị Tài liệu 100 20 - Lưới đo vẽ (nếu có) + Sơ đồ lưới Tài liệu 100 50 + Sổ đo các lọai Sổ 50 20 + Tài liệu tính tóan các lọai Tài liệu 50 10 + Tính tóan bình sai, đánh giá độ chính xác Điểm, tuyến 100 20 + Đo kiểm tra thực địa Điểm, tuyến 10 5 - Căn cứ pháp lý để thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính Tài liệu 100 30 - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất Bản mô tả 100 20 - Cơ sở tóan học bản đồ Mảnh 100 20 - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra trên bản đồ số, bản đồ giấy) Mảnh 50 20 - Tiếp biên Mảnh 100 20 - Tính diện tích Mảnh 100 20 - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các lọai tài liệu Mảnh 100 20 - Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất Thửa 100 20 - Kiểm tra thực địa: + Đối sóat hình thể, lọai đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ (100% thửa chỉnh lý/mảnh) Mảnh 30 10 + Kiểm tra kích thước cạnh, diện tích và vị trí điểm đỉnh thửa đất (10% tổng số thửa chỉnh lý/mảnh) Mảnh 30 10 - Bổ sung sổ mục kê Sổ 100 30 - Biên tập và in bản đồ Mảnh 100 20 2 Đo đạc chỉnh lý đơn lẻ - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị Tài liệu 100 100 - Tài liệu tính tóan các lọai Tài liệu 100 100 - Căn cứ pháp lý để thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính Tài liệu 100 100 - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất Bản mô tả 100 100 - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu Thửa 100 100 - Tính diện tích Thửa 100 100 - Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất Thửa 100 100 - Kiểm tra thực địa: + Đối sóat hình thể, lọai đất Thửa 100 100 + Kiểm tra kích thước cạnh, diện tích và vị trí điểm đỉnh thửa đất Thửa 100 100 - Bổ sung sổ mục kê Thửa 100 100 V Trích đo địa chính 1 Trích đo địa chính thửa đất - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị Tài liệu 100 100 - Sổ đo các lọai Sổ 100 100 - Tài liệu tính tóan các lọai Tài liệu 100 100 - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất Bản mô tả 100 100 - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất Thửa 100 100 - Tính diện tích Thửa 100 100 - Hình thể, kích thước, diện tích, lọai đất thửa đất ngòai thực địa Thửa 100 100 - Bản số, bản vẽ trên giấy Bản vẽ 100 100 2 Trích đo địa chính cụm các thửa đất (khu đất) - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị Tài liệu 100 100 - Lưới đo vẽ + Sơ đồ lưới Sơ đồ 100 100 + Sổ đo các lọai Sổ 50 20 + Tài liệu tính tóan các lọai Tài liệu 50 10 + Tính tóan bình sai, đánh giá độ chính xác Điểm, tuyến 100 20 + Đo kiểm tra thực địa Điểm, tuyến 10 5 - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất Bản mô tả 100 20 - Kiểm tra thực địa: + Đối sóat hình thể, lọai đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ (100% nội dung /mảnh) Mảnh 30 10 + Kiểm tra kích thước cạnh, diện tích và vị trí điểm đỉnh thửa đất (10% tổng số thửa/mảnh) Mảnh 30 10 - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất Thửa 100 20 - Cơ sở tóan học bản đồ Mảnh 100 20 - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra trên bản đồ số, bản đồ giấy) Mảnh 50 20 - Trình bày trong, ngòai khung bản đồ Mảnh 100 20 - Tiếp biên Mảnh 100 20 - Tính diện tích, tổng hợp diện tích Mảnh 100 20 - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các lọai tài liệu Mảnh 100 20 - Bảng tổng hợp các lọai Tài liệu 100 30 - Sổ mục kê đất đai Quyển 100 20 - Biên tập và in bản đồ Mảnh 100 20 VI Số hóa bản đồ địa chính - Quét, nắn bản đồ địa chính Mảnh 100 20 - Số hóa nội dung bản đồ địa chính Mảnh 100 20 - Tính diện tích Mảnh 100 20 - Đối chiếu, so sánh diện tích giữa bản đồ số và bản đồ tài liệu Mảnh 100 30 - Biên tập và in bản đồ Mảnh 100 20 VII Chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính từ HN-72 sang hệ tọa độ VN-2000 - Xác định tọa độ nắn chuyển Mảnh 100 20 - Nắn chuyển bản đồ Mảnh 100 20 - Tính diện tích Mảnh 100 20 - Đối chiếu diện tích, biên tập và in bản đồ Mảnh 100 20 VIII Sổ mục kê đất đai - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày, ký hiệu lọai đất, mã đối tượng sử dụng, quản lý đất Quyển 100 30 - Kiểm tra đối chiếu với bản đồ địa chính Thửa 50 20 - Kiểm tra đối chiếu với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất Thửa 50 20 IX Sổ địa chính - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày Thửa 100 30 - Kiểm tra tính đầy đủ của thửa đất, chủ sử dụng vào sổ Thửa 100 20 - Kiểm tra đối chiếu với sổ mục kê đất đai Thửa 100 20 - Kiểm tra đối chiếu với đơn đăng ký, cấp GCN, danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, bản sao GCN Thửa 100 20 - Kiểm tra đối chiếu với hồ sơ đăng ký biến động, bản lưu GCN và bản đồ địa chính đã chỉnh lý (trong quá trình quản lý biến động) Thửa 100 20 X Sổ cấp giấy chứng nhận - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày Quyển 100 30 - Kiểm tra đối chiếu với bản sao GCN Giấy 100 20 XI Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 Đối với trường hợp cấp GCN đồng lọat - Kiểm tra hình thức, quy cách viết GCN GCN 100 20 - Kiểm tra đối chiếu với bản đồ địa chính, đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được duyệt, danh sách, quyết định cấp GCN (nếu có) GCN 100 20 2 Kiểm tra việc chỉnh lý GCN trong quá trình đăng ký biến động (kiểm tra hình thức chỉnh lý, đối chiếu nội dung với hồ sơ đăng ký biến động) Trường hợp biến động 100 30 XII Kết quả thống kê đất đai - Mức độ đầy đủ của tài liệu, số liệu và tính pháp lý hồ sơ kết quả thống kê Biểu 100 30 - Mức độ đầy đủ, chính xác của kết quả thu thập về các trường hợp biến động đất đai trong Bảng liệt kê các trường hợp biến động ở cấp xã Biểu 100 20 - Tính chính xác trong việc tổng hợp số liệu trong các biểu thống kê Biểu 100 20 - Tính thống nhất số liệu giữa các biểu số liệu thống kê của từng cấp; giữa biểu số liệu với báo cáo kết quả thống kê đất đai Biểu 100 20 - Kiểm tra báo cáo kết quả thống kê đất đai Báo cáo 100 30 XIII Kết quả kiểm kê đất đai - Mức độ đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ kiểm kê đất đai Hồ sơ 100 30 - Tính chính xác của việc xác định lọai đất, lọai đối tượng sử dụng, quản lý Tài liệu 100 20 - Kiểm tra thực địa tại cấp xã: Tính chính xác của việc xác định lọai đất, lọai đối tượng sử dụng, quản lý và việc khoanh vẽ trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê (100% nội dung/mảnh) Mảnh 50 10 - Tính chính xác trong việc tổng hợp số liệu trong các biểu Biểu 100 20 - Tính thống nhất số liệu giữa biểu số liệu cấp xã với bản đồ kết quả điều tra kiểm kê cấp xã Tài liệu 100 20 - Tính thống nhất các biểu số liệu kiểm kê của từng cấp Biểu 100 20 - Tính thống nhất giữa biểu số liệu với bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng cấp Tài liệu 100 20 - Tính thống nhất giữa biểu số liệu với báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Tài liệu 100 20 - Bản đồ kết quả điều tra kiểm kê Bản đồ 100 30 - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bản đồ 100 30 - Các báo cáo kết quả kiểm kê đất đai Báo cáo 100 30 XIV Lập, điều chỉnh quy họach sử dụng đất cấp tỉnh 1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Kết quả điều tra, khảo sát thực địa Tài liệu 50 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu Tài liệu 100 10 - Báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu Báo cáo 100 30 2 Phân tích, đánh giá các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội, nguồn lực, bối cảnh của cấp tỉnh, của vùng tác động trực tiếp đến việc việc sử dụng đất của tỉnh - Bản đồ chuyên đề (nếu có) Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 3 Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất theo các nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến quy họach sử dụng đất cấp tỉnh Báo cáo chuyên đề phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất theo các nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến quy họach sử dụng đất cấp tỉnh Báo cáo 100 30 4 Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy họach sử dụng đất kỳ trước - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy họach sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Hệ thống bảng, biểu số liệu Bảng, biểu 100 10 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 5 Tổng hợp, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất, thóai hóa đất Báo cáo chuyên đề tổng hợp, phân tích kết quả đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất, thóai hóa đất trên địa bàn tỉnh Báo cáo 100 30 6 Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo chuyên đề xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo 100 30 7 Dự báo xu thể biến động của việc sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo chuyên đề dự báo xu thể biến động của việc sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo 100 30 8 Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy họach 10 năm, tầm nhìn sử dụng đất từ 20 đến 30 năm Báo cáo chuyên đề định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo 100 30 9 Xây dựng phương án quy họach sử dụng đất - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Bảng, biểu 100 10 - Các bản đồ chuyên đề Bản đồ 100 20 - Bản đồ quy họach sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 10 Báo cáo quy họach sử dụng đất - Báo cáo quy họach sử dụng đất và báo cáo tóm tắt quy họach sử dụng đất Báo cáo 100 30 - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Tài liệu 100 10 - Hệ thống bản đồ quy họach sử dụng đất Bản đồ 100 20 XV Lập, điều chỉnh quy họach sử dụng đất và kế họach sử dụng đất cấp xã 1 Lập, điều chỉnh quy họach sử dụng đất và kế họach sử dụng đất cấp xã 1.1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Kết quả điều tra, khảo sát thực địa Tài liệu 50 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu Tài liệu 100 10 - Báo cáo chuyên đề kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu Báo cáo 100 30 1.2 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng môi trường và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất của cấp xã - Bản đồ chuyên đề (nếu có) Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng môi trường và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất của cấp xã Báo cáo 100 30 1.3 Phân tích, đánh giá các nguồn lực của xã và tỉnh tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã Báo cáo chuyên đề phân tích, đánh giá các nguồn lực của xã và tỉnh tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã Báo cáo 100 30 1.4 Phân tích, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất theo các nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến quy họach sử dụng đất cấp xã Báo cáo chuyên đề phân tích, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất theo các nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến quy họach sử dụng đất cấp xã Báo cáo 100 30 1.5 Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy họach, kế họach sử dụng đất kỳ trước - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy họach sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Hệ thống bảng, biểu số liệu Bảng, biểu 100 10 - Các báo cáo chuyên đề phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy họach, kế họach sử dụng đất kỳ trước Báo cáo 100 30 1.6 Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo chuyên đề xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo 100 30 1.7 Dự báo xu thể chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo chuyên đề dự báo xu thể chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo 100 30 1.8 Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo chuyên đề định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy họach Báo cáo 100 30 1.9 Xây dựng phương án quy họach sử dụng đất - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Bảng, biểu 100 10 - Bản đồ quy họach sử dụng đất cấp xã Bản đồ 100 20 - Các bản đồ chuyên đề (nếu có) Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề về phương án quy họach sử dụng đất cấp xã Báo cáo 100 30 1.10 Lập kế họach sử dụng đất cấp xã - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Bảng, biểu 100 10 - Bản đồ kế họach sử dụng đất cấp xã; bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế họach sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Báo cáo chuyên đề kế họach sử dụng đất cấp xã Báo cáo 100 30 1.11 Xây dựng báo cáo quy họach sử dụng đất và kế họach sử dụng đất cấp xã - Báo cáo và báo cáo cáo tóm tắt quy họach sử dụng đất và kế họach sử dụng đất cấp xã Báo cáo 100 30 - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Tài liệu 100 10 - Hệ thống bản đồ quy họach, kế họach sử dụng đất Bản đồ 100 20 2 Lập, điều chỉnh kế họach sử dụng đất cấp xã 2.1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 30 - Kết quả điều tra, khảo sát thực địa Tài liệu 100 30 - Kết quả tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu Tài liệu 100 30 - Báo cáo chuyên đề kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu Báo cáo 100 30 2.2 Phân tích, đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng môi trường và nguồn lực tác động đến việc sử dụng đất của cấp xã Các báo cáo chuyên đề phân tích, đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng môi trường và nguồn lực tác động đến việc sử dụng đất của cấp xã Báo cáo 100 30 2.3 Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện kế họach sử dụng đất kỳ trước Báo cáo chuyên đề phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện kế họach sử dụng đất năm trước Báo cáo 100 30 2.4 Xây dựng kế họach sử dụng đất cấp xã - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Bảng, biểu 100 10 - Bản đồ kế họach sử dụng đất cấp xã; bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế họach sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Báo cáo chuyên đề kế họach sử dụng đất Báo cáo 100 30 2.5 Xây dựng báo cáo kế họach sử dụng đất cấp xã - Báo cáo thuyết minh và báo cáo tóm tắt kế họach sử dụng đất cấp xã Báo cáo 100 30 - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Tài liệu 100 10 - Hệ thống bản đồ kế họach sử dụng đất Bản đồ 100 20 XVI Xây dựng bảng giá đất (theo khu vực, vị trí) 1 Xác định lọai đất, khu vực, vị trí tại từng xã, phường. - Kết quả xác định lọai đất Báo cáo kèm bảng biểu 100 100 - Kết quả xác định khu vực Báo cáo kèm bảng biểu 100 100 - Kết quả xác định vị trí đất Báo cáo kèm bảng biểu 100 100 2 Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin - Thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại xã, phường. Phiếu 100 20 - Thu thập thông tin đầu vào theo quy định Phiếu 100 20 - Thu thập thông tin về các khỏan thu nhập, chi phí để xác định giá đất theo phương pháp thu nhập đối với trường hợp không đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh Phiếu 100 20 3 Tổng hợp, hòan thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại xã, phường - Kiểm tra, rà sóat tòan bộ phiếu điều tra và xác định mức giá của các vị trí đất sau khi thu thập thông tin giá đất Phiếu 100 20 - Thống kê giá đất tại xã, phường. Bảng thống kê 100 20 - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất tại xã, phường. Báo cáo 100 30 - Hòan thiện hồ sơ kết quả điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất tại xã, phường. Hồ sơ 100 30 4 Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất tại cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành. - Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh Bảng tổng hợp 100 20 - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành Báo cáo 100 30 5 Kết quả xây dựng bảng giá đất - Bảng giá đất Bảng giá 100 20 - Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất Báo cáo 100 30 XVII Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất 1 Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin - Thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại xã, phường Phiếu 100 20 - Thu thập thông tin đầu vào theo quy định Phiếu 100 20 - Thu thập thông tin về các khỏan thu nhập, chi phí để xác định giá đất theo phương pháp thu nhập đối với trường hợp không đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh Phiếu 100 20 2 Tổng hợp, hòan thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại xã, phường - Kiểm tra, rà sóat tòan bộ phiếu điều tra và xác định mức giá của các vị trí đất sau khi thu thập thông tin giá đất Phiếu 100 20 - Thống kê giá đất tại xã, phường Bảng thống kê 100 20 - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất tại xã, phường Báo cáo 100 30 - Hòan thiện hồ sơ kết quả điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất tại xã, phường Hồ sơ 100 30 3 Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất tại cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành. - Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh Bảng tổng hợp 100 20 - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất điều chỉnh Báo cáo 100 30 4 Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung - Bảng giá đất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung của một lọai đất, một số lọai đất hoặc tất cả các lọai đất; điều chỉnh giá đất tại một vị trí đất, một số vị trí đất hoặc tất cả các vị trí đất Bảng giá 100 20 - Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh Báo cáo 100 30 XVIII Điều tra thóai hóa đất cấp tỉnh 1 Thu thập tài liệu; số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá thóai hóa đất - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập Báo cáo 100 30 - Kết quả và xây dựng báo cáo khảo sát sơ bộ xác định hướng tuyến điều tra Báo cáo 100 30 2 Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập - Báo cáo kết quả tổng hợp, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ Báo cáo 100 30 3 Xác định nội dung và kế họach điều tra thực địa - Bản đồ điều tra thực địa và báo cáo thuyết minh Bản đồ và báo cáo thuyết minh 100 20 - Kết quả thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra Tập biểu 100 20 - Báo cáo kết quả xác định nội dung và kế họach điều tra thực địa Tài liệu 100 30 4 Điều tra khảo sát thực địa - Kiểm tra thực địa: + Việc xác định ranh giới khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà sóat, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các đặc điểm và các đặc trưng của các lọai hình thóai hóa lên bản đồ điều tra thực địa Khoanh đất trên Bản đồ điều tra 30 5 + Vị trí điểm điều tra thóai hóa tại thực địa Điểm 30 5 + Ảnh minh họa cảnh quan khu vực, điểm điều tra Ảnh 30 5 + Thông tin mô tả điểm điều tra, nội dung điều cần tra Bản mô tả 30 5 - Kết quả khoanh vùng khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà sóat, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra; vị trí điểm điều tra thóai hóa tại thực địa Bản đồ 100 20 - Kết quả điều tra các lọai hình thóai hóa tại thực địa - Quy cách đóng gói mẫu đất Mẫu 50 20 - Phiếu lấy mẫu đất Phiếu 100 30 - Kết quả rà sóat, cập nhập kết quả điều tra thực địa và bảng dữ liệu điều tra (bảng dữ liệu điều tra) Bảng 100 30 - Bản đồ kết quả điều tra thực địa Bản đồ 100 30 - Báo cáo kết quả điều tra thực địa Báo cáo 100 30 5 Tổng hợp xử lý thông tin tài liệu nội và ngọai nghiệp - Kết quả phân tích mẫu đất theo yêu cầu Phiếu 100 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá thóai hóa đất Bảng biểu 100 10 - Báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngọai nghiệp Báo cáo 100 30 6 Xây dựng Bản đồ thóai hóa đất - Kết quả chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ thóai hóa đất Bản đồ 100 20 - Kết quả tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề Lớp thông tin 100 30 - Kết quả xây dựng lớp thông tin lọai đất Lớp thông tin 100 20 - Kết quả rà sóat, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa Lớp thông tin 100 30 - Bản đồ suy giảm độ phì và báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ Bản đồ và thuyết minh 100 20 - Bản đồ đất bị xói mòn và báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ Bản đồ và thuyết minh 100 20 - Bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa và báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ Bản đồ và thuyết minh 100 20 - Bản đồ đất bị kết vôn, đá ong hóa và báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ Bản đồ và thuyết minh 100 20 - Bản đồ đất bị phèn hóa và báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ Bản đồ và thuyết minh 100 20 - Bản đồ đất thóai hóa đất và báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ Bản đồ và thuyết minh 100 20 - Kết quả khoanh vùng các khu vực đất cần bảo vệ cải tạo và phục hồi Lớp thông tin trên bản đồ thóai hóa 100 20 - Dữ liệu thóai hóa đất Bộ dữ liệu 100 20 7 Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thóai hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thóai hóa đất - Kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thóai hóa đất Bảng biểu và Báo cáo 100 10 Báo cáo 100 30 - Kết quả xác định xu hướng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ thóai hóa đất Bảng biểu 100 10 Báo cáo 100 30 - Kết quả đề xuất các biện pháp, giải pháp giảm thiểu thóai hóa đất Báo cáo 100 30 - Báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thóai hóa đất Báo cáo 100 30 8 Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thóai hóa đất - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết nhiệm vụ Báo cáo 100 30 XIX Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh 1 Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai - Các tài liệu thu thập, số liệu, bản đồ thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập Báo cáo 100 30 - Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ hướng tuyến điều tra Báo cáo 100 30 2 Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập - Tổng hợp, phân tích, đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu bản đồ đã thu thập Tài liệu 100 30 - Báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ Báo cáo 100 30 3 Xác định nội dung và kế họach điều tra thực địa - Bản đồ điều tra thực địa và báo cáo thuyết minh Bản đồ và báo cáo thuyết minh 100 20 - Kết quả thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra Tập biểu 100 20 - Báo cáo kết quả xác định nội dung và kế họach điều tra thực địa Tài liệu 100 30 4 Điều tra lấy mẫu đất phục vụ đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai - Kiểm tra thực địa: + Việc khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà sóat, chỉnh lý ranh giới khoanh đất lên bản đồ điều tra thực địa Khoanh đất trên bản đồ điều tra thực địa 50 5 + Vị trí điểm điều tra phẫu diện tại thực địa Điểm 30 5 + Ảnh mặt cắt, ảnh cảnh quan khu vực điều tra phẫu diện đất Ảnh 30 5 + Thông tin mô tả phẫu diện đất và thông tin về khoanh đất điều tra Bản mô tả 30 5 - Kết quả khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà sóat, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra; vị trí điểm điều tra phẫu diện Bản đồ 100 20 - Kết quả điều tra phẫu diện đất + Bản mô tả phẫu diện đất Bản mô tả 100 20 + Mẫu đất, tiêu bản đất Tiêu bản đất 100 20 + Quy cách đóng gói mẫu đất Mẫu 50 20 - Kết quả rà sóat, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra (bảng dữ liệu điều tra) Bảng 100 20 - Bản đồ kết quả điều tra thực địa Bản đồ 100 20 - Báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa Báo cáo 100 30 5 Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngọai nghiệp - Kết quả thống kê danh sách phẫu diện điều tra và mẫu đất; lựa chọn mẫu đất phân tích Tập biểu 100 30 - Kết quả phân tích mẫu đất theo yêu cầu Phiếu 100 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá chất lượng đất Bảng biểu 100 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá tiềm năng đất đai cho các lọai đất hiện trạng và định hướng sử dụng đất Bảng biểu 100 10 - Báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngọai nghiệp Báo cáo 100 30 6 Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai - Kết quả chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai Bản đồ 100 20 - Kết quả tạo tập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề Lớp thông tin 100 20 - Kết quả xây dựng lớp thông tin lọai đất Lớp thông tin 100 20 - Bản đồ chất lượng đất và báo cáo thuyết minh bản đồ Bản đồ và thuyết minh 100 20 - Kết quả khoanh vùng các khu vực đất cần bảo vệ, cải tạo và phục hồi Lớp thông tin trên bản đồ chất lượng đất 100 20 - Bản đồ tiềm năng đất đai và báo cáo thuyết minh bản đồ Bản đồ và thuyết minh 100 20 - Dữ liệu về chất lượng đất, tiềm năng đất đai Bộ dữ liệu 100 20 7 Phân tích, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất - Kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lượng đất Bảng biểu 100 10 Báo cáo 100 30 - Kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai Bảng biểu 100 10 Báo cáo 100 30 - Kết quả phân tích, đánh giá xu thế biến đổi chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ điều tra trước Báo cáo 100 30 - Kết quả đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất Báo cáo 100 30 - Báo cáo chuyên đề đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai. Báo cáo 100 30 8 Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai - Kết quả các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai Tài liệu 100 10 Báo cáo 100 30 - Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ Báo cáo 100 30 XX Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh 1 Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa - Các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập Báo cáo 100 30 - Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ và khảo sát xác định hướng tuyến điều tra Báo cáo 100 30 2 Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập - Tổng hợp, phân tích, đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu bản đồ đã thu thập Tài liệu 100 30 - Báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ Báo cáo 100 30 3 Xác định nội dung và kế họach điều tra thực địa - Bản đồ điều tra thực địa và báo cáo thuyết minh bản đồ Bản đồ và thuyết minh 100 20 - Kết quả thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra Tập biểu 100 20 - Báo cáo kế họach điều tra thực địa Báo cáo 100 30 4 Điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất - Kiểm tra thực địa + Việc khoanh vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất theo các nguồn gây ô nhiễm đất, tác nhân gây ô nhiễm Khoanh đất trên bản đồ điều tra thực địa 30 5 + Vị trí điểm điều tra, lấy mẫu đất Điểm 30 5 + Ảnh cảnh quan khu vực điều tra, điểm lấy mẫu đất Ảnh 30 5 + Quy cách đóng gói mẫu đất Mẫu 50 20 + Thông tin mô tả về điểm điều tra, nội dung điều tra Bản mô tả 30 5 - Kết quả khoanh vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất theo các nguồn gây ô nhiễm đất, tác nhân gây ô nhiễm Bản đồ 100 20 - Kết quả điều tra xác định hướng lan tỏa ô nhiễm; điều tra xác định các yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm Bản mô tả 100 20 - Mẫu đất và phiếu lấy mẫu đất Phiếu 100 20 - Kết quả rà sóat, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra (bảng dữ liệu điều tra) Bảng 100 30 - Bản đồ kết quả điều tra thực địa Bản đồ 100 20 - Báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa Báo cáo 100 30 5 Tổng hợp xử lý thông tin nội nghiệp và ngọai nghiệp - Kết quả tổng hợp xử lý số liệu, tài liệu sau điều tra thực địa Phiếu 100 10 - Kết quả phân tích mẫu đất theo yêu cầu Phiếu 100 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá ô nhiễm đất Bảng biểu 100 10 Báo cáo 100 30 - Báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngọai nghiệp Báo cáo 100 30 6 Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm - Kết quả chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ ô nhiễm đất Bản đồ 100 20 - Kết quả tạo tập các lớp thông tin chuyên đề Lớp thông tin 100 20 - Kết quả xây dựng lớp thông tin lọai đất Lớp thông tin 100 20 - Kết quả rà sóat, chỉnh lý khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa Khoanh đất 100 20 - Bản đồ đất bị ô nhiễm và báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ Bản đồ và thuyết minh 100 20 - Kết quả khoanh vùng các khu vực đất cần bảo vệ, cải tạo và phục hồi Lớp thông tin trên bản đồ đất bị ô nhiễm 100 20 - Dữ liệu ô nhiễm đất Bộ dữ liệu 100 20 7 Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất - Bảng biểu kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất Tập biểu 100 10 - Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất theo lọai đất Báo cáo 100 30 - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội trong xử lý, cải tạo và phục hồi đất bị ô nhiễm đã thực hiện (nếu có) Báo cáo 100 30 - Báo cáo cảnh báo, dự báo nguy cơ ô nhiễm đất Báo cáo 100 30 - Báo cáo đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất Báo cáo 100 30 8 Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất - Kết quả các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo Tài liệu 100 10 - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai Báo cáo 100 30 - Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ Báo cáo 100 30 XXI Quan trắc chất lượng đất, thóai hóa đất và ô nhiễm đất 1 Xây dựng mạng lưới các điểm quan trắc cố định và xác định chỉ tiêu, tần suất quan trắc - Kết quả xác định các điểm quan trắc cố định, sơ đồ mạng lưới các điểm quan trắc cố định Sơ đồ 100 20 - Báo cáo xác định chỉ tiêu, tần xuất quan trắc Báo cáo 100 30 2 Điều tra, lấy mẫu, phân tích quan trắc chất lượng đất, thóai hóa đất và ô nhiễm đất - Báo cáo điều tra, lấy mẫu, phân tích quan trắc chất lượng đất, thóai hóa đất và ô nhiễm đất Báo cáo 100 30 + Báo cáo kế họach chi tiết triển khai việc điều tra, lấy mẫu quan trắc Báo cáo 100 30 + Điều tra, lấy mẫu quan trắc Vị trí điểm điều tra, lấy mẫu quan trắc Điểm 30 5 Thông tin mô tả mẫu quan trắc Bảng mô tả 50 5 Ảnh cảnh quan khu vực điều tra, điểm lấy mẫu đất Ảnh 30 5 Quy cách đóng gói mẫu đất Mẫu 50 20 Thông tin mô tả về điểm điều tra, nội dung điều tra Bản mô tả 30 5 - Báo cáo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu quan trắc Báo cáo 100 30 3 Theo dõi biến động chất lượng đất, thóai hóa đất, ô nhiễm đất và dự báo, cảnh báo sớm các biến đổi bất thường - Tổng hợp hệ thống biểu kết quả quan trắc theo mẫu quy định Tài liệu, bảng biểu 100 10 - Kết quả so sánh với kết quả quan trắc của những lần trước để phân tích, đánh giá sự biến động về các chỉ tiêu (nếu có) Tài liệu 100 10 - Kết quả xác định và cảnh báo sớm các khu vực đất có điểm quan trắc xuất hiện sự biến đổi bất thường Tài liệu 100 10 - Báo cáo đề xuất giải pháp, biện pháp cần thực hiện tại những khu vực có điểm quan trắc xuất hiện sự biến đổi bất thường Báo cáo 100 30 - Kết quả rà sóat hệ thống các điểm quan trắc, thay thế hoặc bổ sung các điểm quan trắc (nếu có) Bảng biểu 100 20 - Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng đất, thóai hóa đất, ô nhiễm đất Báo cáo 100 30 4 Dữ liệu quan trắc chất lượng đất, thóai hóa đất, ô nhiễm đất Bộ dữ liệu 100 20 XXII Cơ sở dữ liệu địa chính do địa phương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân lọai tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân lọai, lựa chọn tài liệu, tổng hợp các thửa đất Báo cáo 100 30 - Kiểm tra việc sắp xếp, đánh số thứ tự theo quy định về hồ sơ địa chính Hồ sơ 100 10 2 Dữ liệu không gian đất đai nền - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian đất đai nền Đối tượng 100 20 - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian đất đai nền Đối tượng 100 20 - Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền Đối tượng 100 20 3 Dữ liệu không gian địa chính - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian địa chính Thửa 100 20 - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày các đối tượng không gian địa chính Thửa 100 20 - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các lọai hồ sơ có liên quan Thửa 100 20 4 Dữ liệu thuộc tính địa chính - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu thuộc tính địa chính Thửa 100 20 - Chuẩn hóa thông tin dữ liệu thuộc tính địa chính Thửa 100 20 - Tính thống nhất dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian địa chính Thửa 100 20 - Kiểm tra sổ địa chính điện tử Thửa 100 10 5 Tài liệu quét (chụp) giấy tờ pháp lý - Kiểm tra chất lượng ảnh quét Trang 100 15 - Mức độ đầy đủ của giấy tờ pháp lý hồ sơ quét dạng số Hồ sơ 100 15 - Hồ sơ quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF Hồ sơ 100 15 - Liên kết bộ hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong CSDL địa chính Hồ sơ 100 15 6 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu địa chính - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu địa chính Xã 100 20 XXIII Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do địa phương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân lọai tài liệu - Các tài liệu thu thập, sắp xếp tài liệu Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân lọai, lựa chọn tài liệu Báo cáo 100 30 2 Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian kiểm kê đất đai Đối tượng 100 20 - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày các đối tượng không gian kiểm kê đất đai Đối tượng 100 20 - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các lọai hồ sơ có liên quan Đối tượng 100 20 3 Dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 20 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 20 4 Tài liệu quét (chụp) các giấy tờ pháp lý - Kiểm tra chất lượng ảnh quét Trang 100 15 - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số Tài liệu 100 15 - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF Tài liệu 100 15 - Kiểm tra danh mục tra cứu bộ tài liệu thống kê, kiểm kê đất đai dạng số trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 15 5 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 20 XXIV Cơ sở dữ liệu quy họach, kế họach sử dụng đất do địa phương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân lọai tài liệu - Các tài liệu thu thập, sắp xếp tài liệu Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân lọai, lựa chọn tài liệu Báo cáo 100 30 2 Dữ liệu không gian quy họach, kế họach sử dụng đất - Kiểm tra mối quan hệ giữa các lớp đối tượng không gian quy họach, kế họach sử dụng đất Đối tượng 100 20 - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian quy họach, kế họach sử dụng đất Đối tượng 100 20 - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các lọai hồ sơ có liên quan Đối tượng 100 20 3 Dữ liệu thuộc tính quy họach, kế họach sử dụng đất - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu quy họach, kế họach sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu trong cơ sở dữ liệu quy họach, kế họach sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 4 Tài liệu quét (chụp) các giấy tờ pháp lý về quy họach, kế họach sử dụng đất - Kiểm tra chất lượng ảnh quét Trang 100 20 - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số Tài liệu 100 20 - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF Tài liệu 100 20 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu quy họach, kế họach sử dụng đất dạng số trong cơ sở dữ liệu quy họach, kế họach sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 5 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu quy họach, kế họach sử dụng đất - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu quy họach, kế họach sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 XXV Cơ sở dữ liệu giá đất do địa phương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân lọai tài liệu - Các tài liệu thu thập, sắp xếp tài liệu Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân lọai, lựa chọn tài liệu Báo cáo 100 30 2 Dữ liệu thuộc tính giá đất Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu giá đất theo bảng giá đất; Hệ số điều chỉnh giá đất; Giá đất cụ thể; Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giá đất chuyển nhượng trên thị trường; Vị trí đất theo bảng giá đất, tên đường, phố hoặc tên đọan đường, đọan phố hoặc khu vực theo bảng giá đất. Thửa 100 20 3 Tài liệu quét (chụp) các giấy tờ pháp lý - Kiểm tra chất lượng ảnh quét Trang 100 15 - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số Tài liệu 100 15 - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF Tài liệu 100 15 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu giá đất dạng số trong cơ sở dữ liệu giá đất Bộ CSDL 100 15 4 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu giá đất - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu giá đất Bộ CSDL 100 20 Phụ lục 02 CÁC MẪU VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số ……/2025/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên) - Mẫu số 01: Nhật ký giám sát công trình; - Mẫu số 02: Phiếu ghi ý kiến kiểm tra; - Mẫu số 03: Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm; - Mẫu số 04: Báo cáo tổng kết kỹ thuật (của đơn vị thi công); - Mẫu số 05: Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của đơn vị thi công); - Mẫu số 06: Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; - Mẫu số 07: Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của đơn vị giám sát, kiểm tra); - Mẫu số 08: Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; - Mẫu số 09: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; - Mẫu số 10: Bản tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm; - Mẫu số 11: Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; - Mẫu số 12: Công văn đề nghị quyết tóan công trình (hoặc hạng mục công trình); - Mẫu số 13: Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết tóan công trình, sản phẩm. - Mẫu số 14: Công văn đề nghị kiểm tra chất lượng sản phẩm (của đơn vị thi công); - Mẫu số 15: Báo cáo sửa chữa sản phẩm (của đơn vị thi công); - Mẫu số 16: Bản xác nhận sửa chữa sản phẩm (của đơn vị giám sát, kiểm tra). Mẫu số 01 TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: …………………………………………………… Công trình: …………………………………..……………….. Địa điểm thi công: ………………………..…………………... Đơn vị thi công: ………………………………..…………….. Đơn vị giám sát, kiểm tra: …………………….……………… Năm ... NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: …………………………………………..………….. Công trình: ……………………………………..………………... Địa điểm thi công: ………………………………..……………… 1. ĐƠN VỊ THI CÔNG - Đội trưởng (hoặc tổ trưởng) sản xuất: ………………….………. - Cán bộ kỹ thuật: ……………………………………….……….. 2. ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA - Tổ trưởng giám sát: ……………………………………..………. - Cán bộ giám sát khác: …………………………………………... - Thời gian thi công: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ... Ngày giám sát: …………………………………………………...…………………………… Người giám sát: ………………………………………………………………..……………... Công đọan giám sát: ………………………………………………………………..………… Thuộc địa bàn: ………………………………………………………………………..………. Nội dung giám sát (nhân lực, máy móc, thiết bị thi công; thực hiện quy trình, quy định kỹ thuật; tiến độ thi công; việc phát sinh tăng, giảm trong quá trình thi công; kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công ….) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….… Đội trưởng (Tổ trưởng) sản xuất (Ký, ghi rõ họ tên) Người giám sát (Ký, ghi rõ họ tên) Trang …. Mẫu số 02 PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA Người kiểm tra: …………………………..………. Chức vụ: ............................................ Đơn vị giám sát, kiểm tra: …………………........................…………................................. Lọai sản phẩm kiểm tra: ……………………….................................................................... Thuộc (tên công trình, dự án ...): ............................................…....………........................... Đơn vị thi công: …………………….........................…........................................................ TT Nội dung kiểm tra Ý kiến kiểm tra Xử lý Ghi chú 1 2 3 (Địa danh), ngày tháng năm 20… Người kiểm tra (Ký và ghi rõ họ, tên) Mẫu số 03 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20… BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Tên hạng mục công việc (hoặc công đọan) kiểm tra: ……..........................…….............. ……………………......................................…................................................................... Thuộc công trình: …………............................................................................................... ……………………......................................…................................................................... Họ và tên người đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra: ………….......................................... Chức vụ: …………............................................................................................................. Đơn vị giám sát, kiểm tra: …………..........................................….................................... Họ và tên người đại diện đơn vị thi công: ……............................................…….............. Chức vụ: …………............................................................................................................. Đơn vị thi công: ………...................................................................................….............. Kiểm tra những lọai tài liệu sau: ( Tổng hợp từ các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, nêu rõ khối lượng công việc mà người kiểm tra đã thực hiện). Kết quả kiểm tra: ……...................................................................................…….............. ……………………......................................…................................................................... Nhận xét: …………............................................................................................................. ……………………......................................…................................................................... ……………………......................................…................................................................... Yêu cầu đối với đơn vị thi công: …………........................................................................ ……………………......................................…................................................................... ……………………......................................…................................................................... Ý kiến của đại diện đơn vị thi công: ……….....................................................….............. ……………………......................................…................................................................... ……………………......................................…................................................................... Biên bản lập thành 03 bản, 01 (một) bản giao cho đơn vị thi công, 01 (một) giao cho đơn vị giám sát, kiểm tra, 01 (một) bản giao cho chủ đầu tư. Người được kiểm tra (Ký và ghi rõ họ, tên) Người kiểm tra (Ký và ghi rõ họ, tên) Mẫu số 04 TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20…. BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình) Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, …: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, …). 1. Các cơ sở pháp lý để thi công công trình: (nêu các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thi công công trình). 2. Phạm vi khu vực thi công: (nêu vắn tắt vị trí địa lý và phạm vi hành chính của khu vực thi công). 3. Đặc điểm địa hình địa vật: (nêu vắn tắt đặc điểm địa hình, địa vật của khu vực thi công có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm). 4. Thời gian và đơn vị thi công: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc và tên đơn vị thi công các hạng mục công việc). 5. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thi công: - Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy: - Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng: 6. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: (nêu rõ các phương pháp kỹ thuật, công nghệ đã áp dụng vào sản xuất, các trường hợp đã xử lý kỹ thuật ngòai phạm vi công trình, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thi công cụ thể đến từng công đọan) . 7. Khối lượng công việc: (nêu rõ khối lượng công việc theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực tế thi công). TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, Thiết kế KT-DT được duyệt Thực tế thi công Ghi chú Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng 1 2 3 8. Kết luận và kiến nghị: ( kết luận chung về chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm, những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị xử lý, kiến nghị những vấn đề phát sinh) . ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 05 TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20…. BÁO CÁO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình) Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, …: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, …) I. Tình hình thực hiện công trình 1. Đơn vị thi công: 2. Thời gian thực hiện: Từ tháng ... năm ..... đến tháng .... năm ..... 3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: 4. Khối lượng đã thi công: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, thiết kế KT-DT được duyệt Thực tế thi công Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng 1 2 3 5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: (Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công). 6. Tổ chức thực hiện: II. Tình hình kiểm tra, nghiệm thu công trình, sản phẩm của đơn vị thi công 1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu: - Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan công trình, … đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản); - Các văn bản quy chuẩn, quy định kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm (nêu rõ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản) . 2. Thành phần kiểm tra (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm tra): 3. Nội dung và mức độ kiểm tra sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại khỏan 1, Điều 11 của Quy định này). 4. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng, khối lượng từng hạng mục công việc của công trình). III. Kết luận và kiến nghị 1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hòan thành …. 2. Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 3. Mức độ khó khăn (nếu có): 4. (Nêu tên sản phẩm) chuẩn bị giao nộp để kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận chất lượng, khối lượng sản phẩm đã hòan thành. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 06 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20… BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình hoặc hạng mục công trình: Thuộc Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan,…: 1. Cơ sở pháp lý để thực hiện - Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan ..........................................… đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản); - Các quy chuẩn, quy định kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản); - Các văn bản liên quan khác (nếu có). 2. Đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia kiểm tra). 3. Đại diện đơn vị thi công: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia kiểm tra). 4. Thời gian kiểm tra Bắt đầu: ngày ... .. tháng ... năm …... Kết thúc: ngày ...... tháng ... năm …... 5. Khối lượng, mức độ khó khăn (nếu có) và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã kiểm tra: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, thiết kế KT-DT được duyệt Thực tế thi công Tăng, giảm (+,-) Đánh giá Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng 1 2 3 6. Kết luận và kiến nghị a) Về khối lượng đã hòan thành: nêu cụ thể tên các hạng mục công việc nếu không thay đổi (như bảng tại mục 5) b) Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) - Chấp nhận để tồn tại: (nếu có) - Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có) c) Mức độ khó khăn (nếu có): (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) d) Về những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế (nếu có): - Về khối lượng phát sinh (nếu có) - Về việc thay đổi thiết kế đã được duyệt (nếu có) Biên bản lập thành 04 bản, 01 (một) bản giao cho đơn vị thi công, 03 (ba) bản lập hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình cấp chủ đầu tư. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) Mẫu số 07 TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20…. BÁO CÁO GIÁM SÁT, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình. Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, …: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, …). I. Cơ sở pháp lý để thực hiện - Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản); - Các quy chuẩn, quy định kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản); - Các văn bản liên quan khác (nếu có). II. Thành phần giám sát, kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia giám sát, kiểm tra). III. Thời gian giám sát, kiểm tra: Từ ngày ..../.../ ..... đến ngày ..../.../ .... IV. Tình hình giám sát quản lý chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị giám sát, kiểm tra 1. Tình hình thực hiện công trình 1.1 Đơn vị thi công: 1.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng .... năm ..... đến tháng .... năm ..... 1.3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Nêu cụ thể chính xác máy móc, thiết bị thi công, phần mềm sử dụng khi thi công công trình) 1.4. Khối lượng đã thi công: (Khái quát việc kiểm tra đánh giá chất lượng một phần hay tòan bộ khối lượng các hạng mục công trình thuộc kế họach năm) TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú Dự án, thiết kế KT -DT được duyệt Thực tế thi công 1 2 1.5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: (Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công) 1.6. Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ chủ đầu tư giao cho đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và hạng mục nào) 2. Tiến độ thực hiện: (Đánh giá tiến độ thi công có đảm bảo theo kế họach về tiến độ thi công và tiến độ kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm của từng hạng mục công việc) 3. Quy trình thực hiện: (Đánh giá quy trình thi công có đảm bảo theo dự án, thiết kế kỹ thuật dự tóan,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt của từng hạng mục công việc) 4. Tình hình kiểm tra chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi công - Tình hình kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công: (+ Đánh giá công tác kiểm tra chất lượng các hạng mục công việc của đơn vị thi công theo quy định tại khỏan 1, Điều 11 của Quy định này; + Đánh giá tính đầy đủ hợp lệ công tác kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công theo quy định. Nhận xét về các thay đổi phát sinh, tồn tại do đơn vị thi công đã báo cáo.) 5. Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công theo quy định Điều 12 của Quy định này) V. Tình hình kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng sản phẩm của đơn vị giám sát, kiểm tra 1. Nội dung kiểm tra và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại khỏan 1, Điều 11 của Quy định này). - Khái quát tất cả các hạng mục thi công của công trình; - Tỷ lệ % kiểm tra theo quy định. 2. Kết quả kiểm tra Khối lượng, mức độ khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, thiết kế KT-DT được duyệt Thực tế thi công Tăng, giảm (+,-) Đánh giá Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng 1 2 VI. Kết luận và kiến nghị 1. Về khối lượng: (tên đơn vị thi công ) đã hòan thành (nêu khối lượng đơn vị thi công đã thực hiện) 2. Về chất lượng: ( tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Đánh giá chung chất lượng các sản phẩm của công trình đã kiểm tra bao gồm cả khối lượng phát sinh) . 3. Về mức độ khó khăn (nếu có): (Đánh giá mức độ khó khăn thực tế so với dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … đã được phê duyệt) . 4. (Tên sản phẩm) giao nộp đã được chuẩn bị đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận nghiệm thu (hoặc không chấp nhận) chất lượng, khối lượng sản phẩm đã hòan thành. ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT, KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 08 TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20... BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Công trình: Tên công trình hoặc hạng mục công trình Thuộc dự án, thiết kế KT-DT, …: Tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … I. Tình hình thực hiện công trình: 1. Đơn vị thi công: 2. Thời gian thực hiện: Từ tháng .... năm 20….. đến tháng .... năm 20..….. 3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Nêu cụ thể chính xác máy móc, thiết bị thi công, phần mềm sử dụng khi thi công công trình) . 4. Khối lượng đã thi công: (Khái quát việc đã thực hiện từng hạng mục công việc, từng năm kế họach và tổng thể dự án hoặc tòan bộ các hạng mục). 5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công. 6. Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và hạng mục nào). II. Các căn cứ pháp lý thẩm định - Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế KT-DT, …; - Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công; - Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư; - Các sản phẩm đã hòan thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo. III. Thành phần, nội dung và kết quả thẩm định 1. Thành phần Ông (Bà): ………………………….…. Chức vụ: …………………………… Ông (Bà): ………………………….…. Chức vụ: …………………………… 2. Nội dung a) Việc tuân thủ dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, ……………… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác; b) Việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; c) Việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị giám sát, kiểm tra, chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư (nếu có); d) Việc xác nhận chất lượng, khối lượng, mức độ khó khăn công trình sản phẩm đã hòan thành của đơn vị giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư. 3. Kết quả thẩm định a) Việc tuân thủ dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác; b) Việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; c) Việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị giám sát, kiểm tra, chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư; d) Việc xác nhận chất lượng, khối lượng, mức độ khó khăn (nếu có) công trình sản phẩm đã hòan thành của đơn vị giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư; đ) Khối lượng, mức độ khó khăn (nếu có) và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã thẩm định. TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, thiết kế KT - DT được duyệt Thực tế thi công Thẩm định Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng Chất lượng 1 (Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc đã tiến hành thẩm định) 2 3 IV. Kết luận và kiến nghị - Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hòan thành ........ - Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Múc khó khăn (nếu có). - (Nêu tên sản phẩm) chuẩn bị giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận nghiệm thu (hoặc không chấp nhận) chất lượng, khối lượng sản phẩm đã hòan thành. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 09 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20… BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình hoặc hạng mục công trình: Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, …: Được phê duyệt theo Quyết định số .../… ngày... tháng…năm .... của cơ quan quyết định đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phân cấp) - Chủ đầu tư công trình: - Đơn vị thi công: - Đơn vị giám sát, kiểm tra (nếu có tham gia nghiệm thu): Các bên tiến hành nghiệm thu: - Đại diện chủ đầu tư: (nêu rõ họ tên và chức vụ) - Đại diện đơn thi công: (nêu rõ họ tên và chức vụ) - Đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra (nếu có tham gia nghiệm thu): (nêu rõ họ tên và chức vụ) Các bên lập biên bản nghiệm thu công trình như sau: 1. Công tác thi công công trình: (nêu rõ tên các công đọan đã thi công). 2. Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây: a) Các văn bản: - Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công; - Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư; - Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; - Các sản phẩm đã hòan thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo. b) Khối lượng, mức độ khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã thẩm định: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, thiết kế KT - DT được duyệt Thực tế thi công Nghiệm thu Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng Chất lượng 1 (Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc) 2 3 3. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu kiểm tra, nghiệm thu, các bên xác nhận những điểm sau đây: a) Về thời gian thực hiện hạng mục công trình hoặc tòan bộ công trình: Bắt đầu: ngày ... .. tháng ... năm …... Kết thúc: ngày ...... tháng ... năm …... b) Về khối lượng đã hòan thành: nêu cụ thể tên các hạng mục công việc nếu không thay đổi (như bảng tại mục 2.b) c) Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). - Chấp nhận để tồn tại: (nếu có) - Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có) d) Sản phẩm chuẩn bị giao nộp: ( cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành và của dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) đ) Mức độ khó khăn: (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) e) Về những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế (nếu có): - Về khối lượng phát sinh (nếu có) - Về việc thay đổi thiết kế đã được phê duyệt (nếu có) 4. Kết luận: - Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hòan thành nêu ở mục 2.b (hoặc nêu cụ thể) - Chấp nhận mức độ khó khăn của các hạng mục công việc: (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA (nếu có tham gia nghiệm thu) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) Mẫu số 10 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20... BẢN TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình: Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, …: Các Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … (nếu có): ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan Quyết định . Phạm vi công trình: nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phố nào. Đơn vị thi công: Tên đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công công trình. Thời gian thi công: Từ tháng ....năm ....đến tháng ….. năm…... Đơn vị giám sát, kiểm tra: Tên đơn vị giám sát, tra chất lượng công trình, sản phẩm. Thời gian giám sát, kiểm tra chất lượng: Từ tháng ....năm ....đến tháng …. năm. Đơn vị thẩm định: Tên đơn vị thực hiện thẩm định công trình, sản phẩm. Thời gian thẩm định: Từ tháng ....năm ....đến tháng ……. năm. Bảng tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm TT Tên hạng mục công trình Đơn vị tính Dự án, Thiết kế KT - DT được duyệt Khối lượng thi công hòan thành Ghi chú Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm... KL KL KL KL KL 1 2 3 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 11 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BẢN XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình hoặc hạng mục công trình: Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, ...: Các căn cứ pháp lý - Căn cứ (văn bản phê duyệt và các văn bản khác nếu có của cơ quan quyết định đầu tư); Căn cứ Hồ sơ nghiệm thu ... (Căn cứ Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công; Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư; Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; Căn cứ vào khối lượng sản phẩm của đơn vị thi công (nêu tên đơn vị thi công) đã hòan thành và giao nộp). (Tên cơ quan quyết định đầu tư) xác nhận chất lượng, khối lượng của công trình (nêu tên công trình hoặc hạng mục công trình đã hòan thành) thực hiện như sau: 1. Khối lượng đã hòan thành năm …: (kèm theo bảng khối lượng sản phẩm hòan thành của các hạng mục công việc): TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Mức Khó khăn Khối lượng Ghi chú 1 (Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc) 2 3 2. Chất lượng: ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Mẫu số 12 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ Số: / V/v đề nghị quyết tóan công trình (hoặc hạng mục công trình) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20... Kính gửi: [Cơ quan quyết định đầu tư] Công trình ............................................. (hoặc hạng mục công trình.... thuộc công trình ..................................) của dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, … ( tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan,………………………… ) đã được đơn vị ( tên các đơn vị thi công ) thi công từ tháng ..... năm ..... đến tháng ..... năm ...... đã được chủ đầu tư nghiệm thu trên cơ sở kết quả ( tên đơn vị giám sát, kiểm tra, đơn vị thẩm định ) kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng từ tháng .....năm ....đến tháng ..... năm.....; (Tên đơn vị chủ đầu tư ) đã lập Hồ sơ quyết tóan theo quy định gửi kèm theo công văn này. Kính đề nghị ( tên cơ quan quyết định đầu tư ) phê duyệt quyết tóan công trình ( tên công trình hoặc hạng mục công trình ): - Khối lượng, mức độ khó khăn như trong biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (hoặc hạng mục công trình); - Tổng giá trị quyết tóan là ..... đồng. Nơi nhận: - Như trên; - ...................; - Lưu: VT. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 13 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20... BẢN TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TÓAN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình: Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan, …: Các Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan (nếu có), …: ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan quyết định ; Phạm vi công trình: nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phố nào . Đơn vị thi công: tên đơn vị thi công công trình ; Thời gian thi công: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...; Đơn vị giám sát, kiểm tra: (tên đơn vị giám sát, kiểm tra công trình, sản phẩm) ; Thời gian giám sát, kiểm tra: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...; Đơn vị thẩm định: (tên đơn vị thẩm định công trình, sản phẩm) ; Thời gian thẩm định: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...; Nguồn vốn đầu tư: - Ngân sách nhà nước......... triệu đồng cho các hạng mục (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) (nếu có); - Ngân sách khác............. triệu đồng (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng từng nguồn vốn) (nếu có); Nơi lưu sản phẩm tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của cơ quan quyết định đầu tư). Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết tóan công trình, sản phẩm TT Tên hạng mục công trình Đơn vị tính Dự án, Thiết kế KT - DT được duyệt Khối lượng hòan thành Ghi chú Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm… KL Giá trị KL Giá trị KL Giá trị KL ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 14 TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG Số:…./……. V/v đề nghị kiểm tra chất lượng sản phẩm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20…. Kính gửi: - [Chủ đầu tư]; - [Đơn vị thực hiện kiểm tra cấp chủ đầu tư (nếu có)] Căn cứ: …………………….. Quyết định số [số quyết định] ngày [ngày tháng năm phê duyệt] của [cấp phê duyệt quyết định] phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan hoặc Đề cương và dự tóan chi tiết [tên dự án] ; [Văn bản giao nhiệm vụ] [hoặc hợp đồng kinh tế số ...] với [tên đơn vị thi công] về việc thực hiện thi công dự án [tên dự án] ; Dự án [tên dự án] , Thiết kế thi công - tổng dự tóan [tên thiết kế kỹ kỹ thuật - Dự tóan Dự án] hoặc Đề cương và dự tóan chi tiết [tên dự án] đã được đơn vị [tên đơn vị thi công] thi công từ tháng…….năm…… đến tháng…… năm…… đảm bảo khối lượng và chất lượng sản phẩm. [Tên đơn vị thi công] đã lập báo cáo tổng kết kỹ thuật; báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm của đơn vị thi công (hồ sơ lập theo quy định gửi kèm theo công văn này). Kính đề nghị [chủ đầu tư] kiểm tra, nghiệm thu dự án [tên dự án, dự án hoặc hạng mục dự án]. Trân trọng cảm ơn./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 15 TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20…. BÁO CÁO SỬA CHỮA SẢN PHẨM Kính gửi: - [Chủ đầu tư]; - [Đơn vị thực hiện kiểm tra cấp chủ đầu tư (nếu có)] Hạng mục công việc, sản phẩm: Tên hạng mục công việc, sản phẩm Thuộc Dự án/Thiết kế kỹ thuật - dự tóan: Tên Dự án hoặc Thiết kỹ thuật - dự tóan Căn cứ vào biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm và các phiếu ghi ý kiến kèm theo của …., Đơn vị thi công báo cáo [Chủ đầu tư] và [Đơn vị thực hiện kiểm tra cấp chủ đầu tư (nếu có) như sau: 1. Nội dung và kết quả sửa chữa: …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. 2. Nội dung bảo lưu (nếu có): …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. 3. Kết luận, kiến nghị: …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 16 TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20…. BẢN XÁC NHẬN SỬA CHỮA SẢN PHẨM Hạng mục công việc, sản phẩm: [tên hạng mục, sản phẩm] Thuộc Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự tóan: [tên dự án hoặc thiết kế kỹ thuật - dự tóan] Căn cứ phiếu ghi ý kiến kiểm tra và Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm của ………………………………………………………………………………………….; Căn cứ các sản phẩm giao nộp sau sửa chữa kèm theo báo cáo sửa chữa sản phẩm của đơn vị thi công; 1. [Đơn vị giám sát, kiểm tra] xác nhận [đơn vị thi công] đã sửa chữa các nội dung sau: …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. 2. Kết luận (Chất lượng sản phẩm hạng mục, sản phẩm công việc đạt/chưa đạt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật và dự án hoặc thiết kế kỹ thuật - dự tóan đã phê duyệt). …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu