Thông tư 59/2017/TT-BCA
Quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân
Cơ quan ban hành: Bộ Công an
Ngày ban hành: 2017-12-06

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 59/2017/TT-BCA Hà Nội, Ngày 06 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ Quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân _______________ Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 về giám sát và đánh giá đầu tư; Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế họach và đầu tư; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về nguyên tắc, chủ thể thực hiện, chi phí giám sát và đánh giá đầu tư; việc thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư công của chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần, chủ sử dụng; giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; giám sát, đánh giá đầu tư của Cục Kế họach và đầu tư Bộ Công an và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện giám sát chương trình, dự án đầu tư trong Công an nhân dân. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với: 1. Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Học viện, trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến họat động giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là người được quyền quyết định đầu tư trong Công an nhân dân gồm: Bộ trưởng Bộ Công an; Thủ trưởng các đơn vị được Bộ trưởng phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư. 2. Cơ quan quản lý giám sát của Bộ Công an là Cục Kế họach và đầu tư giúp Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức thực hiện chức năng quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả chương trình, dự án đầu tư trong Công an nhân dân. 3. Chủ chương trình trong Công an nhân dân là đơn vị được người có thẩm quyền quyết định đầu tư giao chủ trì quản lý chương trình đầu tư công. 4. Chủ đầu tư trong Công an nhân dân là cơ quan, tổ chức được người có thẩm quyền quyết định đầu tư giao quản lý dự án đầu tư; chủ đầu tư đồng thời là cơ quan được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, là chủ dự án thành phần; chủ đầu tư có thể đồng thời là chủ sử dụng dự án (trường hợp vừa được giao chủ trì quản lý dự án và vừa quản lý sử dụng, khai thác, vận hành dự án). 5. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư là đơn vị trong Công an nhân dân được giao chuẩn bị đầu tư dự án, ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư. Điều 4. Nguyên tắc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư 1. Bảo đảm tuân thủ các quy định của Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư và xây dựng. 2. Phát hiện và phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về tình hình thực hiện chương trình, dự án đầu tư. 3. Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình, dự án đầu tư và xử lý vi phạm (nếu có). 4. Bảo đảm chủ động, linh họat, tiết kiệm. Điều 5. Chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân 1. Người quyết định đầu tư. 2. Cục Kế họach và đầu tư. 3. Chủ chương trình; chủ dự án thành phần; chủ đầu tư; chủ sử dụng dự án. 4. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư. Điều 6. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư 1. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 52, Điều 53, Điều 54 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 về giám sát và đánh giá đầu tư (sau đây viết gọn là Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ). 2. Hằng năm, Cục Kế họach và đầu tư lập kế họach và dự tóan chi thường xuyên cho nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư. Dự tóan chi cho nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư được lập trên cơ sở kế họach giám sát, đánh giá đầu tư, nội dung chi và định mức theo quy định hiện hành; nguồn chi cho việc thực hiện giám sát được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên hằng năm của Bộ Công an. Chương II GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA CHỦ CHƯƠNG TRÌNH, CHỦ ĐẦU TƯ, CHỦ DỰ ÁN THÀNH PHẦN, CHỦ SỬ DỤNG Mục 1 GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG CỦA CHỦ CHƯƠNG TRÌNH Điều 7. Thực hiện giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình 1. Chủ chương trình chỉ định một đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư đối với các chương trình thuộc phạm vi quản lý. 2. Nội dung giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình gồm: theo dõi chương trình đầu tư, kiểm tra chương trình đầu tư và đánh giá chương trình đầu tư. Điều 8. Theo dõi chương trình đầu tư công của chủ chương trình 1. Cập nhật văn bản liên quan đến việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình; tình hình thực hiện trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình của người có thẩm quyền quyết định đầu tư; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình; tình hình trình thẩm định và phê duyệt chương trình của người có thẩm quyền quyết định đầu tư; sự thay đổi của chính sách, pháp luật có liên quan. 2. Cập nhật những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình khi có phát sinh vượt thẩm quyền, thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc do nguyên nhân bất khả kháng. 3. Tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thực hiện dự án đầu tư; thực hiện kế họach vốn đầu tư, giải ngân, thanh quyết tóan; khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thành phần và kết quả xử lý theo thẩm quyền được giao. 4. Cập nhật, xử lý và phản hồi thông tin báo cáo định kỳ của các đơn vị trực thuộc có liên quan đến thực hiện chương trình đầu tư công; giải quyết các vướng mắc, khó khăn, phát sinh. 5. Kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc và những vấn đề vượt thẩm quyền của chủ chương trình. Điều 9. Kiểm tra chương trình đầu tư công của chủ chương trình 1. Chế độ kiểm tra: chủ chương trình tự tổ chức kiểm tra thường xuyên chương trình được giao quản lý thực hiện. 2. Nội dung kiểm tra: a) Kiểm tra việc triển khai thực hiện của cơ quan được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, nội dung kiểm tra gồm: - Việc quản lý thực hiện chương trình: lập kế họach tổng thể và kế họach chi tiết triển khai chương trình và các dự án thuộc chương trình; thực hiện và điều chỉnh kế họach triển khai chương trình, dự án thuộc chương trình (nếu có); - Việc lập, trình, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần thuộc chương trình theo thẩm quyền được giao; - Tình hình thực hiện chương trình: tiến độ thực hiện các mục tiêu, dự án thuộc chương trình; tổng hợp tình hình thực hiện của từng dự án thành phần thuộc chương trình (tổng vốn kế họach được cấp, số lượng dự án thành phần thực hiện, giá trị, khối lượng thực hiện của từng dự án thành phần thuộc chương trình); - Tình hình thực hiện kế họach vốn đầu tư: việc huy động vốn cho chương trình; giá trị giải ngân từng dự án thành phần thuộc chương trình; nợ đọng vốn xây dựng cơ bản của từng dự án thành phần (nếu có); - Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình khi phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền. b) Kiểm tra năng lực tổ chức thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình và việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của chủ dự án thành phần, nội dung kiểm tra gồm: - Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ của dự án theo quy định gồm: văn bản pháp lý có liên quan đến quá trình hình thành và triển khai dự án, hệ thống biên bản nghiệm thu, chứng chỉ kiểm định chất lượng, nhật ký công trình, văn bản thông tin báo cáo của các bên có liên quan đến dự án; - Tình hình triển khai, tiến độ và công việc đã thực hiện; năng lực quản lý, điều hành của chủ dự án thành phần; - Việc chấp hành quy định về thực hiện quản lý dự án như: chế độ giao ban định kỳ giữa ban quản lý dự án với các nhà thầu có liên quan và việc phối hợp giải quyết vướng mắc, kiến nghị đề xuất của nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án; - Việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng, an tòan lao động; tác động môi trường sinh thái và tác động khác có liên quan; - Chế độ thông tin báo cáo của chủ dự án thành phần tới các đơn vị có liên quan theo quy định. c) Phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình; việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của chủ dự án thành phần. 3. Quá trình kiểm tra, chủ chương trình phải tiến hành lập Biên bản kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra tới chủ dự án thành phần và cơ quan, đơn vị có liên quan. 4. Cơ quan được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện báo cáo theo yêu cầu của chủ chương trình. Điều 10. Đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình Chủ chương trình tổ chức thực hiện đánh giá theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ; trong trường hợp cần thiết, chủ chương trình có thể đề xuất, báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn đánh giá chương trình đầu tư. Điều 11. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình 1. Chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình: a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: qúy I, 6 tháng, qúy III và năm gửi Cục Kế họach và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Cục Tài chính để theo dõi; b) Báo cáo trước khi khởi công dự án thành phần thuộc chương trình gửi Cục Kế họach và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Cục Tài chính để theo dõi; c) Khi điều chỉnh chương trình, phải lập báo cáo giám sát đầu tư gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, đồng thời gửi Cục Kế họach và đầu tư để tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh và gửi Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính để theo dõi; d) Khi kết thúc chương trình, phải lập báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, Cục Kế họach và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính và đơn vị quản lý chuyên ngành để theo dõi; đ) Báo cáo đánh giá chương trình do mình tổ chức thực hiện theo quy định và gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, Cục Kế họach và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Cục Tài chính; e) Ngòai việc thực hiện báo cáo theo quy định tại các điểm a, b, c và d khỏan này, chủ chương trình phải gửi Bộ Kế họach và Đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo quy định tại các điểm b, c và d khỏan này. 2. Thời hạn báo cáo: a) Gửi báo cáo trước khi khởi công chương trình 15 ngày; b) Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình; c) Gửi báo cáo qúy trước ngày 10 của tháng đầu qúy tiếp theo; d) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; đ) Gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau; e) Gửi báo cáo kết thúc đầu tư trước khi bắt đầu khai thác vận hành chương trình 15 ngày; g) Gửi báo cáo đột xuất về giám sát, đánh giá đầu tư khi cần thiết và khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư và Cục Kế họach và đầu tư. 3. Chủ chương trình thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá theo các biểu mẫu được ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế họach và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Mục 2 GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Điều 12. Thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư của chủ đầu tư 1. Chủ đầu tư chỉ định một đơn vị hoặc một bộ phận trực thuộc thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý. 2. Nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư của chủ đầu tư gồm: theo dõi dự án đầu tư, kiểm tra dự án đầu tư và đánh giá dự án đầu tư. Điều 13. Theo dõi dự án đầu tư của chủ đầu tư 1. Cập nhật văn bản liên quan đến việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; tình hình trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; tình hình trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; lập kế họach lựa chọn nhà thầu; tình hình trình thẩm định và phê duyệt kế họach lựa chọn nhà thầu; những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và lập Kế họach lựa chọn nhà thầu dự án. 2. Quản lý thực hiện dự án: lập kế họach và cụ thể hóa kế họach để triển khai thực hiện các nội dung quản lý dự án; cập nhật tình hình và kết quả thực hiện so với kế họach đề ra; điều chỉnh kế họach (nếu có). 3. Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: tiến độ thực hiện; khối lượng và giá trị thực hiện; chất lượng công việc; các biến động trong quá trình thực hiện dự án. 4. Tình hình thực hiện kế họach vốn đầu tư: việc huy động vốn cho dự án; giải ngân (tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh tóan); quyết tóan vốn dự án hòan thành; nợ đọng vốn xây dựng cơ bản (nếu có) và việc xử lý. 5. Cập nhật, xử lý và phản hồi thông tin báo cáo định kỳ của các đơn vị trực thuộc có liên quan đến dự án và các nhà thầu; giải quyết các vướng mắc khó khăn, phát sinh và kết quả xử lý theo thẩm quyền. 6. Kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc và những vấn đề vượt thẩm quyền của chủ đầu tư. Điều 14. Kiểm tra dự án đầu tư của chủ đầu tư 1. Chế độ kiểm tra: chủ đầu tư tự tổ chức kiểm tra thường xuyên dự án do mình làm chủ đầu tư. 2. Nội dung kiểm tra: a) Kiểm tra họat động của đơn vị được giao quản lý thực hiện dự án, nội dung kiểm tra gồm: - Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ của dự án theo quy định gồm: văn bản pháp lý có liên quan đến quá trình hình thành và triển khai dự án, các biên bản nghiệm thu, chứng chỉ kiểm định chất lượng, nhật ký công trình, văn bản thông tin báo cáo của các bên có liên quan đến dự án; - Tình hình triển khai, tiến độ và công việc đã thực hiện; việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, năng lực quản lý, điều hành của ban quản lý dự án; - Việc chấp hành quy định về thực hiện quản lý dự án như: chế độ giao ban định kỳ giữa ban quản lý dự án với các nhà thầu có liên quan và việc phối hợp giải quyết vướng mắc, kiến nghị đề xuất của nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án; - Việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng, an tòan lao động; tác động môi trường sinh thái và tác động khác có liên quan; - Chế độ thông tin báo cáo của ban quản lý dự án tới các đơn vị có liên quan theo quy định. b) Kiểm tra việc triển khai thực hiện của các nhà thầu gồm các nội dung: - Sự phù hợp của bộ máy nhân lực, năng lực đội ngũ cán bộ tại hiện trường và các trang thiết bị thực hiện gói thầu so với cam kết trong hồ sơ dự thầu; - Tiến độ, khối lượng, chất lượng công việc thực hiện so với kế họach và hợp đồng ký kết; năng lực quản lý, điều hành và triển khai thực hiện dự án của các nhà thầu; - Việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng, chứng chỉ về chất lượng, an tòan lao động, tác động môi trường và quy định khác có liên quan. c) Phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án; giám sát việc chấp hành và xử lý vấn đề đã phát hiện của ban quản lý dự án và nhà thầu. 3. Quá trình kiểm tra, chủ đầu tư phải tiến hành lập Biên bản kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra tới các cơ quan, đơn vị, nhà thầu có liên quan. Điều 15. Đánh giá dự án đầu tư của chủ đầu tư 1. Việc đánh giá dự án của chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ; đối với các dự án có phân kỳ đầu tư theo giai đọan thì chủ đầu tư phải thực hiện đánh giá giữa kỳ khi kết thúc từng giai đọan thực hiện. Trường hợp cần thiết khi có biến động, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án, người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định chủ đầu tư thực hiện các lọai đánh giá khác. 2. Chủ đầu tư có thể đề xuất, báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn đánh giá dự án đầu tư. Điều 16. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư 1. Chủ đầu tư thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các lọai báo cáo sau: a) Báo cáo qúy I, 6 tháng, qúy III và báo cáo năm gửi Cục Kế họach và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính và đơn vị quản lý chuyên ngành để theo dõi; b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt đầu tư dự án. Nội dung báo cáo theo các nội dung được quy định tại khỏan 1 Điều 13 Thông tư này; c) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án gửi Cục Kế họach và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính và đơn vị quản lý chuyên ngành để theo dõi; d) Khi điều chỉnh dự án, chủ đầu tư phải lập báo cáo giám sát đầu tư gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, Cục Kế họach và đầu tư để tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh và gửi Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính để theo dõi; đ) Khi kết thúc dự án, chủ đầu tư phải báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, Cục Kế họach và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính và đơn vị quản lý chuyên ngành để theo dõi; e) Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện theo quy định và gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, Cục Kế họach và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính; g) Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, ngòai việc gửi báo cáo tới các đơn vị được quy tại các điểm a, b, c, d và đ khỏan này, chủ đầu tư phải gửi Bộ Kế họach và Đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo quy định tại các điểm c, d và đ khỏan này. 2. Thời hạn báo cáo: a) Gửi báo cáo khi trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án; b) Gửi báo cáo trước khi khởi công dự án 15 ngày; c) Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh dự án; d) Gửi báo cáo kết thúc đầu tư trước khi bắt đầu bàn giao, khai thác, vận hành dự án 15 ngày; đ) Gửi báo cáo qúy trước ngày 10 của tháng đầu qúy tiếp theo; e) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; g) Gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau; h) Chủ đầu tư có thể có báo cáo đột xuất về giám sát, đánh giá đầu tư khi cần thiết và khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư và Cục Kế họach và đầu tư. 3. Chủ đầu tư thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá theo các biểu mẫu được ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Mục 3 GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DỰ ÁN THÀNH PHẦN, CHỦ SỬ DỤNG Điều 17. Thực hiện giám sát, đánh giá của chủ dự án thành phần 1. Chủ dự án thành phần được giao triển khai thực hiện dự án thành phần tổ chức theo dõi dự án đầu tư, kiểm tra dự án đầu tư và đánh giá dự án đầu tư. 2. Việc theo dõi dự án thành phần thuộc chương trình của chủ dự án thành phần thực hiện theo quy định tại khỏan 1 Điều 8 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP . 3. Nội dung kiểm tra, đánh giá của chủ dự án thành phần thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Thông tư này. 4. Báo cáo giám sát của chủ dự án thành phần: a) Chủ dự án thành phần thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các lọai báo cáo sau: - Báo cáo qúy I, 6 tháng, qúy III và báo cáo năm gửi chủ chương trình để tổng hợp báo cáo; - Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án thành phần gửi chủ chương trình để tổng hợp, theo dõi. b) Thời hạn báo cáo: - Gửi báo cáo qúy trước ngày 05 của tháng đầu qúy tiếp theo; - Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 05 tháng 7 của năm báo cáo; - Gửi báo cáo năm trước ngày 05 tháng 02 năm sau; - Chủ dự án thành phần có thể có báo cáo đột xuất về giám sát, đánh giá đầu tư khi cần thiết và khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư và Cục Kế họach và đầu tư. 5. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá của chủ dự án thành phần thực hiện theo các biểu mẫu được ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 18. Thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư của chủ sử dụng 1. Chủ sử dụng tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra tòan bộ quá trình khai thác, vận hành dự án và báo cáo nội dung theo quy định tại khỏan 2 Điều 14 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP . 2. Chủ sử dụng dự án lập báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành dự án và Báo cáo đánh giá tác động dự án khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư và Cục Kế họach và đầu tư. 3. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá của chủ sử dụng thực hiện theo mẫu số 06 được ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Chương III GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Điều 19. Trách nhiệm giám sát dự án 1. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định; tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình đầu tư dự án theo nội dung được phê duyệt và hợp đồng dự án. 2. Cục Kế họach và đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án thuộc thẩm quyền; việc kiểm tra được thực hiện như sau: a) Kiểm tra ít nhất một lần đối với các dự án có thời gian thực hiện đầu tư trên 12 tháng; b) Kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng vốn đầu tư; c) Tổ chức kiểm tra theo kế họach hoặc đột xuất. Điều 20. Nội dung giám sát, đánh giá dự án theo hình thức đối tác công tư 1. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư, thực hiện giám sát, đánh giá và báo cáo các nội dung sau: a) Việc lập Báo cáo đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; b) Tình hình trình thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; c) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình lập Báo cáo đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và việc xử lý theo thẩm quyền; d) Việc lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, ký kết hợp đồng dự án và đăng ký đầu tư; đ) Tình hình thực hiện hợp đồng dự án; e) Ngòai các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khỏan này, thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Thông tư này; g) Việc đánh giá dự án theo hình thức đối tác công tư thực hiện theo Điều 32 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP . 2. Nội dung giám sát, đánh giá của Cục Kế họach và đầu tư a) Theo dõi, kiểm tra việc lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án và đăng ký đầu tư; b) Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện hợp đồng dự án; c) Ngòai các nội dung theo quy định tại các điểm a và b khỏan này thực hiện theo quy định tại các điều 21, 22, 23 và 24 của Thông tư này. 3. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá theo các biểu mẫu được ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Chương IV GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CỤC KẾ HỌACH VÀ ĐẦU TƯ Điều 21. Theo dõi chương trình, dự án đầu tư của Cục Kế họach và đầu tư 1. Nội dung theo dõi chương trình: a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của chủ chương trình, chủ dự án thành phần thuộc chương trình theo quy định; b) Tổng hợp tình hình thực hiện lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình; c) Tổng hợp tình hình thực hiện lập, thẩm định, quyết định phê duyệt chương trình và quyết định điều chỉnh chương trình (nếu có); d) Tổng hợp tình hình thực hiện lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần thuộc chương trình và quyết định điều chỉnh dự án thành phần thuộc chương trình (nếu có); đ) Tổng hợp tình hình thực hiện chương trình: tiến độ thực hiện các mục tiêu của chương trình; thực hiện kế họach vốn đầu tư, giải ngân; khó khăn, vướng mắc, các phát sinh chính ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình và kết quả xử lý; e) Việc chấp hành các biện pháp xử lý của chủ chương trình, chủ dự án thành phần; g) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền. 2. Nội dung theo dõi dự án: a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư (theo phân cấp ủy quyền) và chủ sử dụng theo quy định; b) Tổng hợp tình hình thực hiện lập, trình thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án; c) Tổng hợp tình hình thực hiện lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án và quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); d) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: tiến độ thực hiện, thực hiện kế họach vốn đầu tư, giải ngân; khó khăn, vướng mắc, các phát sinh chính ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và kết quả xử lý; đ) Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng mắc, phát sinh ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý; e) Việc chấp hành biện pháp xử lý của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư (theo phân cấp ủy quyền) và chủ sử dụng; g) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền. Điều 22. Kiểm tra chương trình, dự án đầu tư của Cục Kế họach và đầu tư 1. Tổ chức thực hiện kiểm tra: a) Kiểm tra chương trình, dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư (hoặc phân cấp ủy quyền quyết định đầu tư) 01 lần theo kế họach đối với các chương trình, dự án có thời gian thực hiện trên 12 tháng; b) Kiểm tra đột xuất hoặc theo yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư; c) Kiểm tra trước khi điều chỉnh chương trình, dự án. 2. Nội dung kiểm tra chương trình: a) Việc chấp hành quy định trong việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình; b) Việc chấp hành quy định trong việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình; c) Việc chấp hành quy định trong việc lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần thuộc chương trình và quyết định điều chỉnh dự án thành phần thuộc chương trình (nếu có); d) Việc quản lý thực hiện chương trình của chủ chương trình và việc quản lý thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình của chủ dự án thành phần; đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan. 3. Nội dung kiểm tra dự án: a) Việc chấp hành quy định về giám sát và đánh giá đầu tư, gồm: - Việc chấp hành chế độ theo dõi, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư; thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo quy định; - Việc tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát, đánh giá dự án đầu tư của chủ đầu tư theo quy định; - Việc cập nhật tình hình xử lý, phản hồi thông tin: tình hình bảo đảm thông tin báo cáo; xử lý thông tin báo cáo; kết quả giải quyết vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. b) Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư và quản lý đầu tư, gồm: - Chế độ quản lý và lưu trữ hồ sơ trong việc quản lý thực hiện dự án gồm: các văn bản pháp lý có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án, các biên bản nghiệm thu, bàn giao, các chứng chỉ kiểm định chất lượng, nhật ký công trình, các văn bản thông tin báo cáo của các bên có liên quan đến dự án; - Việc chấp hành quy định về: lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án; lập, thẩm định, quyết định phê duyệt thiết kế, dự tóan dự án và các quyết định điều chỉnh (nếu có); - Các thủ tục pháp lý về đấu thầu: kế họach lựa chọn nhà thầu, trình tự tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; - Việc lập, thẩm định phê duyệt phương án và tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có); - Việc sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, tiến độ giải ngân, thanh tóan, quyết tóan vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư dự án; nghiệm thu đưa dự án vào họat động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường sinh thái và các quy định khác có liên quan; - Về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng. c) Kiểm tra việc quản lý thực hiện dự án của người có thẩm quyền quyết định đầu tư (đối với các dự án được phân cấp quyết định đầu tư), chủ đầu tư, ban quản lý dự án: - Năng lực quản lý, điều hành, triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án; tổ chức, mô hình quản lý dự án của chủ đầu tư; - Trình độ chuyên môn, chuyên ngành của các cá nhân tham gia quản lý tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định; - Chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án, đấu thầu kinh nghiệm công tác chuyên môn và các điều kiện tương ứng khác theo quy định của mỗi lọai dự án. d) Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án - Kế họach triển khai và tổ chức thực hiện tòan bộ dự án, dự kiến tiến độ, biện pháp tổ chức thực hiện; kế họach chi tiết thực hiện dự án trên cơ sở vốn đầu tư được phân bổ; - Việc cập nhật tình hình thực hiện dự án đầu tư: tiến độ thực hiện dự án; khối lượng thực hiện; chất lượng công việc; các chi phí, biến động; - Việc cập nhật tình hình quản lý thực hiện dự án: lập kế họach triển khai; chi tiết hóa kế họach triển khai các nội dung quản lý thực hiện dự án; cập nhật tình hình thực hiện và điều chỉnh kế họach; việc bảo đảm chất lượng và hiệu lực quản lý dự án; - Tiến độ, kết quả thực hiện các công việc so với kế họach đề ra gồm: việc triển khai các gói thầu, sử dụng kinh phí được cấp, khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân, công tác thanh, quyết tóan vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án so với hợp đồng ký kết. đ) Kiểm tra, quản lý, khai thác, vận hành dự án (đối với các dự án hòan thành, bàn giao đưa vào sử dụng); e) Phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh như: thay đổi chủ trương, dự án, thiết kế, dự tóan, nguồn vốn, các điều kiện khác để thực hiện dự án và các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý sai phạm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án (nếu có). 4. Trình tự tổ chức kiểm tra chương trình, dự án: a) Hằng năm, Cục Kế họach và đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh mục chương trình, dự án kiểm tra giám sát trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. b) Xây dựng kế họach kiểm tra, nội dung kiểm tra, thời gian dự kiến kiểm tra; thông báo tới các đơn vị được kiểm tra về danh mục các dự án kiểm tra được duyệt để chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu và tổ chức thực hiện. c) Quyết định thành lập đòan kiểm tra. Thành viên đòan kiểm tra gồm: lãnh đạo Cục Kế họach và đầu tư làm trưởng đòan; cán bộ thuộc Cục Kế họach và đầu tư làm thư ký đòan; thành viên là cán bộ các phòng chức năng thuộc Cục Kế họach và đầu tư và các đơn vị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính, các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực đầu tư của dự án (nếu có). d) Trước mỗi đợt kiểm tra 20 ngày, Đòan kiểm tra thông báo bằng văn bản tới đơn vị được kiểm tra về thành phần đòan kiểm tra, thời gian và nội dung làm việc để đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo và tổ chức thực hiện. e) Tiến hành cuộc kiểm tra: - Căn cứ tính chất của từng lọai dự án, Cục Kế họach và đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư. Thời gian kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư của mỗi cuộc kiểm tra là không quá 20 ngày làm việc; thời gian kiểm tra có thể kéo dài trong trường hợp cần thiết và khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư; - Kết thúc thời gian kiểm tra, Đòan kiểm tra tổ chức họp cùng chủ đầu tư và đại diện các đơn vị có liên quan để kết luận, thông qua và ký xác nhận vào biên bản kiểm tra (biên bản được lập thành 02 bản). 5. Kết thúc đợt kiểm tra, đòan kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra tại đơn vị trong vòng 20 ngày. Cục Kế họach và đầu tư thông báo kết quả kiểm tra tới đơn vị được kiểm tra trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả của Đòan kiểm tra. Đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm tập hợp báo cáo việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện và gửi về Cục Kế họach và đầu tư trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra để tổng hợp báo cáo theo quy định. 6. Hằng năm, sau khi kết thúc kế họach kiểm tra, Cục Kế họach và đầu tư có trách nhiệm tập hợp báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư về các nội dung kiểm tra tại các đơn vị được kiểm tra và kiến nghị các biện pháp xử lý theo quy định. Điều 23. Kiểm tra khi điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư của Cục Kế họach và đầu tư 1. Khi điều chỉnh chương trình, dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, nội dung, quy mô và tăng tổng mức đầu tư, Cục Kế họach và đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đến chương trình, dự án tiến hành tổ chức kiểm tra giám sát trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh. 2. Nội dung kiểm tra chương trình, dự án trước khi điều chỉnh a) Kiểm tra, xác định, đánh giá nguyên nhân điều chỉnh chương trình, dự án do yếu tố khách quan (chính sách pháp luật thay đổi, sự kiện bất khả kháng, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, địa chất công trình) hoặc yếu tố chủ quan (năng lực quản lý điều hành dự án, năng lực thiết kế, thi công của các tổ chức cá nhân có liên quan) để làm cơ sở xác định sự cần thiết phải điều chỉnh chương trình, dự án và sự phù hợp của việc điều chỉnh chương trình, dự án với quy định hiện hành; b) Kiểm tra khối lượng, hạng mục phát sinh mới xuất hiện so với thời điểm phê duyệt chương trình, dự án có phù hợp quy định pháp luật hiện hành, quy họach xây dựng, yêu cầu kỹ thuật; phù hợp mục tiêu đầu tư; phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế để nâng cao hiệu quả đầu tư; c) Đề xuất các biện pháp xử lý các nội dung điều chỉnh chương trình, dự án và xử lý vi phạm nếu có trong quản lý điều hành, kiến nghị chủ trương điều chỉnh chương trình, dự án; d) Ngòai các nội dung kiểm tra quy định tại các điểm a, b và c khỏan 2 Điều này, Cục Kế họach và đầu tư phải thực hiện kiểm tra theo các nội dung được quy định tại khỏan 2, khỏan 3 Điều 22 Thông tư này. 3. Căn cứ báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh của chủ chương trình, chủ đầu tư, Cục Kế họach và đầu tư lập và phê duyệt kế họach kiểm tra; quyết định thành lập đòan kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra; thông báo tới đơn vị được kiểm tra trước 10 ngày để chuẩn bị nội dung báo cáo và tổ chức thực hiện. 4. Trình tự thực hiện kiểm tra chương trình, dự án trước khi phê duyệt điều chỉnh thực hiện theo quy định tại các điểm c, d và e khỏan 4 Điều 22 Thông tư này. 5. Kết thúc đợt kiểm tra, Cục Kế họach và đầu tư báo cáo kết quả kiểm tra chương trình, dự án điều chỉnh trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định phê duyệt điều chỉnh theo quy định. Điều 24. Kiểm tra đột xuất hoặc khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các chương trình, dự án 1. Việc kiểm tra đột xuất được thực hiện khi có yêu cầu của người có thẩm quyền hoặc khi phát hiện chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần, chủ sử dụng, cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về giám sát, đánh giá đầu tư. Cục Kế họach và đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tổ chức kiểm tra đột xuất về chương trình, dự án đầu tư. 2. Cục Kế họach và đầu tư lập và phê duyệt kế họach kiểm tra; quyết định thành lập đòan kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra; thông báo tới đơn vị được kiểm tra trước 20 ngày để chuẩn bị nội dung báo cáo và tổ chức thực hiện. 3. Nội dung kiểm tra đột xuất chương trình, dự án thực hiện quy theo quy định tại khỏan 2 và khỏan 3 Điều 22 Thông tư này. 4. Trình tự thực hiện kiểm tra đột xuất chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại các điểm c, d và e khỏan 4 Điều 22 Thông tư này. 5. Kết thúc đợt kiểm tra, Cục Kế họach và đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét xử lý và thông báo bằng văn bản tới đơn vị được kiểm tra để tổ chức thực hiện. Điều 25. Đánh giá dự án đầu tư của Cục Kế họach và đầu tư 1. Hằng năm Cục Kế họach và đầu tư xây dựng và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt kế họach để đánh giá chương trình, dự án đầu tư, gồm đánh giá tác động và đánh giá đột xuất. 2. Nội dung đánh giá chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Điều 81 Luật Đầu tư công. Điều 26. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của Cục Kế họach và đầu tư 1. Chế độ báo cáo a) Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và năm; b) Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. 2. Thời hạn báo cáo a) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 30 tháng 7; b) Gửi báo cáo năm trước ngày 01 tháng 3 năm sau. 3. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và năm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 27. Trách nhiệm của Cục Kế họach và đầu tư trong tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư 1. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực do Bộ Công an quản lý. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 2. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an (kể cả các dự án phân cấp và ủy quyền cho cấp dưới quyết định đầu tư). 3. Quản lý thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của Bộ Công an; hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các đơn vị khác trực thuộc, các dự án được Bộ Công an phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư. 4. Phối hợp theo kế họach với cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Kế họach và Đầu tư kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. 5. Tham mưu, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong Công an nhân dân về những vấn đề liên quan đến thực hiện chương trình, dự án đầu tư; hướng dẫn, giải quyết kiến nghị của Công an các đơn vị, địa phương và chủ đầu tư trong Công an nhân dân liên quan đến thực hiện chương trình, dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 6. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng các quy định về quản lý đầu tư của Nhà nước và Bộ Công an; báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành Công an theo chế độ quy định. 7. Báo cáo kịp thời với cấp trên về những vấn đề vượt thẩm quyền; xem xét, xử lý kiến nghị của chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ sử dụng về những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và chịu trách nhiệm về kết quả xử lý. 8. Trong quá trình theo dõi, giám sát, đánh giá đầu tư, Cục Kế họach và đầu tư có trách nhiệm: a) Yêu cầu chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần, chủ sử dụng, cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư báo cáo theo chế độ quy định, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giám sát, đánh giá đầu tư khi cần thiết; b) Trao đổi trực tiếp với chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần, chủ sử dụng, cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư hoặc kiểm tra đột xuất theo quy định tại Điều 24 của Thông tư này; c) Kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh chương trình, dự án khi tổ chức kiểm tra giám sát theo quy định; d) Kiến nghị đình chỉ, tạm dừng thực hiện chương trình, dự án nếu trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư phát hiện có sai phạm nghiêm trọng; đ) Báo cáo cấp có thẩm quyền về vi phạm pháp luật trong giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần, chủ sử dụng, cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư và kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 28. Trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần, chủ sử dụng dự án, cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư trong việc thực hiện giám sát chương trình, dự án đầu tư trong Công an nhân dân 1. Chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần, chủ sử dụng dự án có trách nhiệm: a) Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án theo quy định tại Thông tư này; b) Xây dựng khung giám sát, đánh giá dự án trước khi khởi công dự án; c) Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của dự án, báo cáo của các nhà thầu, những thay đổi về chính sách, luật pháp của Nhà nước, các quy định của nhà tài trợ liên quan đến việc quản lý thực hiện dự án (nếu dự án có sử dụng nguồn vốn ODA); d) Báo cáo kịp thời cơ quan quản lý cấp trên xử lý các vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền; đ) Đăng tải, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo về chương trình, dự án vào hệ thống thông tin quản lý giám sát đầu tư của Bộ Công an; e) Chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật do báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác về tình hình thực hiện đầu tư trong phạm vi quản lý. 2. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư có trách nhiệm: a) Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại Thông tư này; b) Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của dự án, báo cáo của các nhà thầu liên quan đến việc quản lý thực hiện dự án; c) Báo cáo kịp thời cơ quan quản lý xử lý các vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền; d) Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào hệ thống thông tin giám sát của Bộ Công an; đ) Chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật do báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác về tình hình thực hiện đầu tư trong phạm vi quản lý. Điều 29. Xử lý kết quả giám sát, đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân 1. Việc xử lý kết quả giám sát, đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP . 2. Trước khi phê duyệt điều chỉnh chương trình, dự án người có thẩm quyền quyết định đầu tư (kể cả dự án được phân cấp ủy quyền quyết định đầu tư) phải căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá điều chỉnh chương trình, dự án của Cục Kế họach và đầu tư theo quy định tại Điều 23 của Thông tư này trước khi phê duyệt điều chỉnh. Điều 30. Xử lý vi phạm về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân 1. Quá trình tổ chức theo dõi, kiểm tra giám sát chương trình, dự án đầu tư nếu phát hiện sai phạm, Cục Kế họach và đầu tư báo cáo, đề xuất người có thẩm quyền quyết định đầu tư xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. 2. Việc xử lý vi phạm về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP . Chương VI ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH Điều 31. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2018 và thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BCA ngày 18/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về giám sát, đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân. Điều 32. Trách nhiệm thi hành 1. Cục Kế họach và đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 2. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Kế họach và đầu tư) để kịp thời hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Kế họach và đầu tư) để kịp thời hướng dẫn./. BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Thượng tướng Tô Lâm Mẫu số 01 “ Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện chương trình ” ban hành kèm theo Thông t ư số 59/2017/TT-BCA ngày 06/12/2017. BỘ CÔNG AN TÊN CHỦ CH ƯƠNG TR ÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BCGSĐGĐT …….. ngày ….. tháng ….. năm ……. BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH (Qúy/6 tháng/năm) Tên ch ương tr ình: ………………….. Kính gửi: ………………………………………… I. THÔNG TIN VỀ CH ƯƠNG TR ÌNH 1. Tên ch ương tr ình: 2. Chủ ch ương tr ình: 3. C ơ quan đề xuất chương tr ình: 4. Mục tiêu của ch ương tr ình: 5. Qui mô ch ương tr ình: 6. Nội dung đầu tư chính/các dự án thành phần 7. Địa điểm thực hiện chương trình 8. Các mốc thời gian về ch ương tr ình: - Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư: - Thời gian thực hiện ch ương tr ình: 9. Tổng vốn đầu tư chương trình: 10. Nguồn vốn đầu tư: (Thông tin về ch ương tr ình chỉ báo cáo 01 lần tại kỳ báo cáo đầu tiên sau khi quyết định đầu tư chương trình hoặc sau khi điều chỉnh chương trình có các nội dung điều chỉnh liên quan đến những thông tin về chương trình nêu trên) II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CH ƯƠNG TR ÌNH 1. Tình hình thực hiện ch ương tr ình: (báo cáo theo phụ biểu số 01 kèm theo) 2. Công tác quản lý ch ương tr ình: 2.1. Kế họach triển khai thực hiện: 2.2. Kế họach chi tiết các nội dung quản lý thực hiện ch ương tr ình: 2.3. Kết quả đạt được so với kế họach đề ra và điều chỉnh kế họach thực hiện: 3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: 3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: (Tính chính xác, trung thực của thông tin báo cáo) 3.2. Xử lý thông tin báo cáo: 3.3. Kết quả giải quyết các v ướng mắc, phát sinh: III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1. Tình hình thực hiện chương trình: 2. Công tác quản lý chương trình: 3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: IV. KIẾN NGHỊ Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của chương trình (nếu có)./. CHỦ CHƯƠNG TRÌNH (Ký tên, đóng dấu) Phụ biểu số 01: Tổng hợp tình thình thực hiện chương trình của chủ chương trình TT Nội dung CTMT I Chủ ch ương tr ình 1 Số l ượng 2 Tổng số vốn kế họach 3 Giá trị, khối l ượng thực hiện 4 Giá trị giải ngân II Chủ dự án thành phần 1 Số l ượng 2 Tổng vốn kế họach 3 Giá trị thực hiện 4 Giá trị giải ngân Ghi chú: - CTMT: Ch ương tr ình mục tiêu do Chính phủ quyết định chủ trương. Mẫu số 02 “Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư” ban hành kèm theo Thông t ư số 59/2017/TT-BCA ngày 06/12/2017. BỘ CÔNG AN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BCGSĐGĐT …….. ngày ….. tháng ….. năm ……. BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Qúy/6 tháng/năm) Tên dự án: ………………….. Kính gửi: ………………………………………… I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 1. Tên dự án: 2. Chủ đầu tư: 3. Tổ chức t ư vấn lập dự án: 4. Mục tiêu của dự án: 5. Qui mô, công suất: 6. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính: 7. Địa điểm dự án: 8. Diện tích sử dụng đất: 9. Hình thức quản lý dự án: 10. Các mốc thời gian về dự án: - Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư: - Thời gian thực hiện dự án: + Thời gian bắt đầu: + Thời gian kết thúc: 11. Tổng mức đầu tư: 12. Nguồn vốn đầu tư: (Thông tin về dự án chỉ báo cáo 01 lần tại kỳ báo cáo đầu tiên sau khi quyết định đầu tư dự án hoặc sau khi điều chỉnh dự án có các nội dung điều chỉnh liên quan đến những thông tin về dự án nêu trên) II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 1. Tình hình thực hiện dự án: 1.1. Tiến độ thực hiện dự án: (Công tác lập TKKT, công tác GPMB và tái định cư, công tác đấu thầu, công tác thực hiện hợp đồng ….) . 1.2. Giá trị khối l ượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng: 1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân: 1.4. Chất lượng công việc đạt được: (Mô tả chất lượng công việc đã đạt được tương ứng với các giá trị khối lượng công việc trong từng giai đọan đã được nghiệm thu, thanh tóan) . 1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án: 1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án: 2. Công tác quản lý dự án: 2.1. Kế họach triển khai thực hiện: (Nêu kế họach tổng thể từng giai đọan công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu) 2.2. Kế họach chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án: (Mô tả kế họach chi tiết của từng giai đọan đối với thành phần công việc liên quan đến giai đọan quản lý thực hiện dự án) 2.3. Kết quả đạt được so với kế họach đề ra và điều chỉnh kế họach thực hiện cho phù hợp với yêu cầu: 2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án: 3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: 3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: (Tính chính xác, trung thực của thông tin báo cáo) 3.2. Xử lý thông tin báo cáo: (Việc xử lý các thông tin báo cáo kịp thời kể từ khi nhận được báo cáo để phản hồi kịp thời, tránh gây hậu quả bất lợi cho dự án) . 3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh: (Nêu các kết quả đạt được thông qua quá trình đã xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án) . III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 1. Tình hình thực hiện dự án: 2. Công tác quản lý dự án: 3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: IV. KIẾN NGHỊ Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./. (Kèm theo các phụ biểu 01, 02, 03 ) CHỦ ĐẦU TƯ (Ký tên, đóng dấu) Phụ biểu 01 : Tình hình thực hiện dự án TÊN DỰ ÁN: ………………… Chủ đầu tư: …………………………………….. Địa điểm thực hiện: ………………………………….. Tổng mức đầu tư: ……………………………………… Tổng dự tóan: ……………………………………………. Kế họach vốn trong năm của dự án: ……………………………………… Lũy kế kế họach vốn cho dự án: …………………………………………. Vốn giải ngân trong kỳ báo cáo…………………………………………… Lũy kế giải ngân…………………………………………………………… Đơn vị tính: triệu đồng TT Tên hạng mục/Gói thầu Giá trị Nguồn vốn Khởi công Tiến độ thực hiện (*) Trong kỳ báo cáo Lũy kế giá trị thực hiện Lũy kế giải ngân Thất thóat , lãng phí được phát hiện Dự kiến thời gian hòan thành Ghi chú (khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ) Giá trị thực hiện Giải ngân I Gói thầu dịch vụ t ư vấn và phi tư vấn 1 Gói thầu t ư vấn số 1…. 2 Gói thầu t ư vấn số 2…. … …………… II Gói thầu xây lắp 1 Gói thầu xây lắp số 1…. 2 Gói thầu xây lắp số 2…. … …………… III Gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị 1 Gói thầu số 1…. 2 Gói thầu số 2…. IV Các hạng mục, chí phí 1 Đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có) 2 Quản lý dự án 3 Lệ phí thẩm định .. …………. .. Lệ phí thẩm tra phê duyệt quyết tóan ….. ……………… Ghi chú: Tiến độ thực hiện (*): Nêu rõ khối l ượng thực hiện đạt được tại thời điểm báo cáo Phụ biểu 02: Tình hình thực hiện kế họach vốn đầu tư của chủ đầu tư (kèm theo báo cáo giám sát 6 tháng/ năm) Đơn vị tính: tỷ đồng TT Nội dung Kế họach vốn năm Trong đó bố trí trả nợ đọng XDCB Nợ đọng XDCB còn lại Tình hình thực hiện Tình hình giải ngân Thất thóat , lãng phí được phát hiện Giá trị so với KH (%) Giá trị so với KH (%) I Dự án sử dụng vốn nhà n ước 1 Vốn đầu tư công 1.1 Vốn NSNN a Vốn NSTW b Vốn NSĐP 1.2 Vốn ODA 1.3 Vốn TPCP 1.4 Vốn đầu tư công khác 2 Vốn nhà n ước ngòai vốn đầu tư công 3 Vốn khác 3.1 Trong n ước 3.2 N ước ngòai II Dự án đầu tư theo hình thức PPP 1 Vốn đầu tư công tham gia (không tính vào tổng vốn đầu tư) 2 Vốn chủ sở hữu 2.1 Vốn nhà n ước ngòai vốn đầu tư công 2.2 Vốn khác (trong n ước) 2.3 Vốn khác (n ước ngòai) 3 Vốn vay 3.1 Vốn đầu tư công 3.2 Vốn nhà n ước ngòai vốn đầu tư công 3.3 Vốn trong n ước 3.4 Vốn n ước ngòai III Dự án sử dụng nguồn vốn khác 1 Vốn trong n ước 2 Vốn n ước ngòai IV Tổng cộng 1 Vốn đầu tư công (I.1 + II.1 + II.3.1) 2 Vốn nhà n ước ngòai đầu tư công (I.2 + II.2.1 + III.3.2) 3 Vốn khác - Trong n ước (I.3.1 + II.2.2 + II.3.3 + III.1) - N ước ngòai (I.3.2 + II.2.3 + II.3.4 + III.2) Phụ biểu 03: Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án do mình quản lý (kèm theo báo cáo giám sát 6 tháng/ năm) TT Nội dung Tổng cộng các dự án sử dụng vốn nhà n ước Phân theo nguồn vốn Dự án đầu tư công Dự án sử dụng vốn NN ngòai vốn ĐTC Dự án sử dụng NSTW TP CP ODA NS ĐP Vốn ĐTC khác Tổng số A B C Tổng số A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I Chuẩn bị đầu tư 1 Chủ tr ương đầu tư a Số dự án có kế họach chuẩn bị chủ tr ương đầu tư trong kỳ b Số dự án được thẩm định chủ trương trong kỳ c Số dự án có quyết định chủ trương trong kỳ 2 Quyết định đầu tư a Số dự án có kế họach lập BCNCKT trong kỳ b Số dự án được thẩm định trong kỳ c Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ II Thực hiện đầu tư 1 Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ a Số dự án chuyển tiếp b Số dự án khởi công mới trong kỳ 2 Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trong kỳ 3 Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ (do ng ười có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản l ý NN thực hiện) 4 Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ 5 Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ a Không phù hợp với quy họach b Phê duyệt không đúng thẩm quyền c Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm tra, thẩm định dự án 6 Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định về quản lý chất lượng hiện hành) 7 Số dự án có thất thóat , lãng phí được phát hiện trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm tóan, quyết tóan) a Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thóat , lãng phí bị phát hiện b Tổng số tiền bị thất thóat , lãng phí được xác định 8 Số dự án chậm tiến độ trong kỳ a Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư b Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng c Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu d Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời đ Số dự án chậm do các nguyên nhân khác 9 Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ a Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư b Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư c Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư d Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân khác 10 Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau 11 Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ a Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ - Chỉ định thầu - Đấu thầu hạn chế - Đấu thầu rộng rãi - Hình thức khác b Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ - Đấu thầu không đúng quy định - Ký hợp đồng không đúng quy định III Kết thúc đầu tư , bàn giao đưa vào sử dụng 1 Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ 2 Lũy kế số dự án đã kết thúc nh ưng chưa được quyết tóan 3 Số dự án được quyết tóan trong kỳ 4 Tình hình khai thác vận hành a Số dự án đã đưa vào vận hành b Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật, không có hiệu quả (nếu có) c Số dự án được đánh giá tác động trong kỳ