Thông tư 64/2005/TT-BTC
Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 2005-08-15

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 64/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc quản lý, thanh tóan vốn đầu tư Dự án mở rộng và hòan thiện đường Láng - Hòa Lạc Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thực hiện văn bản số 224/CP-CN ngày 01 tháng 03 năm 2003; Văn bản số 828/CP-CN ngày 18 tháng 06 năm 2003; Văn bản 1726/CP-CN ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 120/TB-VPCP ngày 14/6/2004 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư Dự án mở rộng và hòan thiện đường Láng - Hòa Lạc, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh tóan vốn đầu tư cho Dự án mở rộng và hòan thiện đường Láng - Hòa Lạc như sau: I. QUI ĐỊNH CHUNG 1. Dự án Hòan thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm: - Nguồn vốn ngân sách trung ương dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án và tư vấn giám sát chất lượng công trình, được cân đối theo kế họach đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Bộ Giao thông vận tải. - Vốn ngân sách của thành phố Hà Nội (tự huy động theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) đóng góp để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường đọan thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. - Nguồn vốn huy động bằng qũy đất trên địa bàn tỉnh Hà Tây được sử dụng để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường đọan thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây. 2. Việc quản lý, thanh tóan vốn đầu tư của dự án được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, thanh tóan vốn đầu tư và các qui định tại Thông tư này. 3. Đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Thăng Long), Tổng thầu xây dựng (Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - Vinaconex) theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ, chất lượng và sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn đầu tư cho Dự án hòan thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc, không được sử dụng cho các mục đích khác. 4. Sở Tài chính thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây tham mưu cho UBND thực hiện việc quản lý, đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho dự án hòan thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 5. UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp quản lý thuộc thẩm quyền thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư này. 6. Việc kiểm sóat và thanh tóan vốn đầu tư cho dự án được thực hiện tại Kho bạc nhà nước. II. QUI ĐỊNH CỤ THỂ 1. Lập dự tóan ngân sách chi cho dự án hàng năm: 1. 1. Vào thời điểm xây dựng dự tóan ngân sách nhà nước hàng năm theo qui định, Tổng thầu xây dựng căn cứ tiến độ thực hiện dự án, lập kế họach nhu cầu vốn đầu tư có phân chia theo theo từng nguồn vốn (vốn của ngân sách thành phố Hà Nội và vốn từ qũy đất của tỉnh Hà Tây) gửi Ban quản lý dự án Thăng Long. 1. 2. Ban quản lý dự án Thăng Long tổng hợp kế họach nhu cầu vốn hàng năm của dự án, phân chia theo từng nguồn vốn (vốn ngân sách trung ương, vốn của ngân sách thành phố Hà Nội và vốn từ qũy đất của tỉnh Hà Tây) gửi Bộ Giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kế họach vốn đầu tư gửi UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây (tương ứng phần vốn đầu tư của từng tỉnh). UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây tổng hợp xây dựng dự tóan ngân sách hàng năm của địa phương gửi Bộ Kế họach và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. 1. 3. Sau khi dự tóan ngân sách được giao, Bộ Tài chính tổng hợp kế họach thanh tóan vốn đầu tư của dự án chi tiết theo từng nguồn vốn (vốn ngân sách trung ương của Bộ Giao thông vận tải, vốn của ngân sách thành phố Hà Nội và vốn từ qũy đất của tỉnh Hà Tây) gửi Kho bạc nhà nước để làm căn cứ kiểm sóat, thanh tóan cho dự án, đồng gửi Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây để phối hợp quản lý, đảm bảo đủ nguồn. Trong năm kế họach, căn cứ tình hình thực hiện thực tế và các nguồn vốn thực có của dự án, Tổng thầu xây dựng, Ban quản lý dự án Thăng Long có thể thực hiện việc điều chỉnh kế họach vốn đầu tư cho dự án gửi cấp có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh kế họach 2. Quản lý, thanh tóan vốn: 2.1. Đối với khối lượng công việc được đảm bảo thanh tóan bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách Thành phố Hà Nội đảm nhận được thực hiện quản lý, thanh tóan theo qui định tại các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh tóan vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn ngân sách nhà nước hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế thông tư này và căn cứ trên nguồn vốn thực có đối với phần vốn do ngân sách Thành phố Hà Nội đảm bảo. Sở Tài chính thành phố Hà Nội định kỳ hàng qúy chuyển vốn sang Kho bạc nhà nước để đảm bảo nguồn thanh tóan cho dự án. 2.2. Đối với khối lượng công việc được thanh tóan bằng qũy đất của tỉnh Hà Tây: - Việc quản lý, lập hồ sơ đề nghị thanh tóan được thực hiện theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh tóan vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn ngân sách nhà nước hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư này. Ban Quản lý dự án Thăng Long gửi hồ sơ thanh tóan của dự án cho cơ quan kho bạc nhà nước để kiểm sóat chi; - Cơ quan kho bạc nhà nước, căn cứ hồ sơ của Ban Quản lý dự án Thăng Long gửi đến, kiểm tra và thực hiện việc xác nhận giá trị khối lượng đủ điều kiện thanh tóan vốn chuyển Ban quản lý dự án Thăng Long và Tổng thầu xây dựng. - Căn cứ xác nhận khối lượng đủ điều kiện được thanh tóan của cơ quan kho bạc nhà nước, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Tổng thầu xây dựng tiến hành thanh tóan cho dự án đồng thời thanh tóan trực tiếp cho đơn vị thụ hưởng theo đúng quy định; - Ban Quản lý dự án Thăng Long tổng hợp, theo dõi số vốn đã thanh tóan cho dự án, định kỳ hàng qúy lập báo cáo tổng hợp gửi UBND tỉnh Hà Tây (Sở Tài chính) để theo dõi đối chiếu và làm căn cứ cho công tác thanh tóan bằng qũy đất của tỉnh Hà Tây cho Tổng thầu xây dựng. - Việc hạch tóan và quản lý tiền thu được từ sử dụng qũy đất để tạo vốn đầu tư cho dự án hòan thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc được thực hiện như sau: + Sau khi giao đất cho Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Sở Tài chính tỉnh Hà Tây thực hiện ghi thu ngân sách địa phương về tiền giao quyền sử dụng đất và ghi chi tạm ứng cho dự án tương ứng giá trị diện tích đất thực giao. Hết niên độ ngân sách năm (31/1 hàng năm), căn cứ báo cáo tổng hợp của Ban Quản lý dự án Thăng Long về số vốn đã thanh tóan cho dự án có xác nhận của cơ quan kho bạc nhà nước, UBND tỉnh Hà Tây (Sở Tài chính vật giá) làm thủ tục hạch tóan chi ngân sách về đầu tư và chuyển nguồn vốn còn lại (nếu có) sang năm sau để tiếp tục thanh tóan cho dự án. + Trường hợp giá trị qũy đất chi tạm ứng cho Tổng thầu xây dựng lớn hơn giá trị công trình của dự án thì Tổng thầu xây dựng phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào Ngân sách tỉnh Hà Tây. Trường hợp giá trị qũy đất chi tạm ứng cho Tổng thầu xây dựng nhỏ hơn giá trị công trình của dự án thì Ngân sách tỉnh Hà Tây thanh tóan trả cho tổng thầu xây dựng phần chênh lệch. 2. 3. UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây có trách nhiệm đảm bảo cấp đủ kinh phí cho dự án theo tiến độ thực hiện dự án để chủ đầu tư (bộ Giao thông vận tải) triên khai xây dựng dự án. Trường hợp không đáp ứng nguồn vốn theo tiến độ, Tổng thầu xây dựng phải ứng vốn đầu tư trước thì việc thực hiện ứng vốn và thanh tóan vốn ứng trên cơ sở đồng thuận giữa các bên. 2. 4. Đối với khối lượng hòan thành thanh tóan chậm thực hiện theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP. 3. Quyết tóan: - Quyết tóan niên độ: Ban quản lý dự án Thăng Long báo cáo quyết tóan từng hạng mục chi ngân sách theo niên độ với từng địa phương theo chế độ qui định, đồng thời tổng hợp cả dự án báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế họach và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết tóan vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế. - UBND Thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hà Tây thực hiện quyết tóan chi ngân sách theo qui định hiện hành. - Quyết tóan dự án hòan thành: Sau khi dự án hòan thành, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyết tóan vốn đầu tư dự án theo quy định tại Thông tư số 45/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết tóan vốn đầu tư hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế. 4. Báo cáo, kiểm tra: - Về Báo cáo: + Định kỳ, trong vòng 5 ngày đầu tiên hàng tháng, Ban Quản lý dự án Thăng Long có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện, thanh tóan vốn đầu tư của dự án cho Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế họach và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây + Kho bạc nhà nước báo cáo Bộ Tài chính theo quy định về chế độ báo cáo vốn đầu tư. + Trong vòng 10 ngày đầu tiên hàng tháng, Bộ Tài chính và Bộ Kế họach và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. - Về kiểm tra: Các Bộ, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất dự án về tình hình thực hiện kế họach đầu tư, tình hình sử dụng vốn và việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính đầu tư. - Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây, Tổng thầu xây dựng, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, không để tình trạng lãng phí, thất thóat, tiêu cực. III. ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Công Nghiệp