Thông tư 33/2007/TT-BTC
Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 2007-04-09

THÔNG TƯ Hướng dẫn quyết tóan dự án hòan thành thuộc nguồn vốn Nhà nước ________________________ Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn quyết tóan dự án hòan thành thuộc nguồn vốn Nhà nước như sau: Phần I QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Tất cả các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, bao gồm vốn Ngân sách nhà nước, vốn Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn Trái phiếu (Chính phủ, Chính quyền địa phương), vốn Tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn Đầu tư phát triển của các Tổng Công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sau khi hòan thành đều phải quyết tóan theo quy định của Thông tư này. Các dự án do chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thị trấn quyết định đầu tư và dự án do cấp có thẩm quyền giao ủy ban nhân dân xã, thị trấn làm chủ đầu tư thực hiện theo Thông tư hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, thị trấn; không áp dụng Thông tư này. 2. Vốn đầu tư được quyết tóan là tòan bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự tóan đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được quyết tóan phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3. Báo cáo quyết tóan dự án hòan thành phải xác định đầy đủ, chính xác tổng chi phí đầu tư đã thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư dự án; giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: tài sản cố định, tài sản lưu động; đồng thời phải đảm bảo đúng nội dung, thời gian lập, thẩm tra và phê duyệt theo quy định. 4. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án, trong đó nếu từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập vận hành khai thác hoặc thực hiện theo phân kỳ đầu tư được ghi trong văn bản phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đầu tư, thì mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án đó được thực hiện quyết tóan vốn đầu tư như một dự án đầu tư độc lập. 5. Đối với các dự án có nhiều hạng mục công trình mà mỗi hạng mục công trình hoặc nhóm hạng mục khi hòan thành có thể đưa vào khai thác, sử dụng, thì chủ đầu tư lập báo cáo quyết tóan vốn đầu tư theo hạng mục, trình người có thẩm quyền phê duyệt. Giá trị đề nghị quyết tóan của hạng mục công trình bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, các khỏan chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hạng mục đó. Sau khi tòan bộ dự án hòan thành, chủ đầu tư phải tổng quyết tóan tòan bộ dự án và xác định mức phân bổ chi phí chung của dự án cho từng hạng mục công trình thuộc dự án trình người có thẩm quyền phê duyệt. 6. Đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn nước ngòai (vốn do Nhà nước bảo lãnh, vốn vay, vốn viện trợ từ các Chính phủ, tổ chức, cá nhân người nước ngòai) khi hòan thành phải thực hiện quyết tóan theo quy định của Thông tư này và các quy định liên quan của Điều ước quốc tế (nếu có). 7. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) gồm nhiều hợp phần, trong đó có hợp phần chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, có hợp phần chi phí hành chính, sự nghiệp được quyết tóan như sau: 7.1. Hợp phần chi phí xây dựng cơ bản quyết tóan theo quy định cụ thể của Thông tư này; 7.2. Hợp phần chi phí hành chính, sự nghiệp quyết tóan theo quy định cụ thể của chế độ kế tóan hành chính, sự nghiệp. 8. Đối với dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngòai, dự án có yêu cầu cơ mật thuộc an ninh quốc phòng, dự án mua sở hữu bản quyền, việc quyết tóan dự án hòan thành được thực hiện theo quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của cơ quan có dự án. 9. Thông qua công tác quyết tóan dự án hòan thành nhằm đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại; xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm sóat thanh tóan, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đồng thời qua đó rút kinh nghiệm nhằm không ngừng hòan thiện cơ chế chính sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư trong cả nước. Phần II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ I. NỘI DUNG BÁO CÁO QUYẾT TÓAN 1. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết tóan (chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư). 2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết tóan chi tiết theo cơ cấu: xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị, chi phí khác; chi tiết theo hạng mục, khỏan mục chi phí đầu tư. 3. Xác định chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư. 4. Xác định số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án, công trình hoặc hạng mục công trình; chi tiết theo nhóm, lọai tài sản cố định, tài sản lưu động theo chi phí thực tế. Đối với các dự án có thời gian thực hiện đầu tư lớn hơn 36 tháng tính từ ngày khởi công đến ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phải thực hiện quy đổi vốn đầu tư về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. - Việc phân bổ chi phí khác cho từng tài sản cố định được xác định theo nguyên tắc: chi phí trực tiếp liên quan đến tài sản cố định nào thì tính cho tài sản cố định đó; chi phí chung liên quan đến nhiều tài sản cố định thì phân bổ theo tỷ lệ chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định so với tổng số chi phí trực tiếp của tòan bộ tài sản cố định. -Trường hợp tài sản được bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng phải xác định đầy đủ danh mục và giá trị của tài sản bàn giao cho từng đơn vị. II. BIỂU MẪU BÁO CÁO QUYẾT TÓAN 1. Đối với dự án hòan thành: gồm các biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 /QTDA thuộc Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. 2. Đối với hạng mục công trình hòan thành: Gồm các biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06 /QTDA thuộc Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. 3. Đối với dự án quy họach hòan thành; đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: Gồm các biểu theo Mẫu số: 07, 08, 09/QTDA thuộc Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. 4. Nơi nhận báo cáo quyết tóan: - Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết tóan; - Cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư (nếu có); - Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh tóan. III. HỒ SƠ TRÌNH DUYỆT QUYẾT TÓAN (Gồm 01 bộ gửi cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết tóan) 1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hòan thành: 1.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết tóan của chủ đầu tư (bản gốc). 1.2. Báo cáo quyết tóan dự án hòan thành theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư này (bản gốc). 1.3. Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao). 1.4. Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao). 1.5. Các biên bản nghiệm thu hòan thành bộ phận công trình, giai đọan thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hòan thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao). 1.6. Tòan bộ các bản quyết tóan khối lượng A-B (bản gốc). 1.7. Báo cáo kết quả kiểm tóan quyết tóan dự án hòan thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm tóan: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị. 1.8. Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm tóan của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm tóan Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư. Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết tóan: Hồ sơ hòan công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự tóan thiết kế, dự tóan bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh tóan có liên quan. 2. Đối với dự án quy họach; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 2.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết tóan của chủ đầu tư (bản gốc). 2.2. Báo cáo quyết tóan theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư này (bản gốc). 2.3. Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao). 2.4. Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao). Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết tóan vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết tóan yêu cầu. IV. THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT, CƠ QUAN THẨM TRA QUYẾT TÓAN 1. Thẩm quyền phê duyệt quyết tóan: 1.1. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết tóan các dự án được Quốc hội quyết định chủ trương và cho phép đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; 1.2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đòan thể; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt quyết tóan các dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước; được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyết tóan đối với các dự án nhóm B, C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp. 1.3 Đối với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết tóan dự án hòan thành. 2. Cơ quan thẩm tra quyết tóan dự án hòan thành: - Đối với dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư: Bộ Tài chính thẩm tra; - Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Trung ương quản lý: người có thẩm quyền phê duyệt quyết tóan giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra. - Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý: Sở Tài chính tổ chức thẩm tra. - Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh quản lý: Phòng Tài chính tổ chức thẩm tra. - Đối với các dự án còn lại, người có thẩm quyền phê duyệt quyết tóan giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền phê duyệt quyết tóan quyết định thành lập tổ công tác thẩm tra để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết tóan; thành phần của tổ công tác thẩm tra quyết tóan gồm thành viên của các đơn vị có liên quan. V. KIỂM TÓAN QUYẾT TÓAN DỰ ÁN HÒAN THÀNH 1. Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B sử dụng vốn nhà nước khi hòan thành đều phải kiểm tóan quyết tóan trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết tóan; các dự án còn lại thực hiện kiểm tóan quyết tóan theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm tóan theo quy định của Luật Đấu thầu và ký kết hợp đồng kiểm tóan quyết tóan dự án hòan thành theo quy định của Pháp lệnh về Hợp đồng kinh tế. 3. Nhà thầu kiểm tóan quyết tóan phải là các doanh nghiệp kiểm tóan được thành lập và họat động theo quy định của pháp luật về thành lập và họat động doanh nghiệp tại Việt Nam và quy định tại Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm tóan độc lập. 4. Nhà thầu kiểm tóan thực hiện kiểm tóan quyết tóan dự án hòan thành, lập báo cáo kiểm tóan phải tuân thủ Chuẩn mực kiểm tóan báo cáo quyết tóan vốn đầu tư hòan thành do Bộ Tài chính ban hành và các nội dung cụ thể tại Điểm 2, Mục VI dưới đây. VI. THẨM TRA QUYẾT TÓAN DỰ ÁN HÒAN THÀNH 1. Nội dung thẩm tra 1.1. Đối với dự án đã kiểm tóan quyết tóan: Trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm tóan dự án hòan thành; cơ quan (đơn vị) chủ trì thẩm tra quyết tóan thực hiện thẩm tra theo các nội dung sau: - Thẩm tra tính tuân thủ Chuẩn mực kiểm tóan báo cáo quyết tóan vốn đầu tư hòan thành và các nội dung cụ thể tại Điểm 2, Mục VI dưới đây của Báo cáo kết quả kiểm tóan dự án hòan thành; nếu chưa đảm bảo yêu cầu so với quy định, cơ quan thẩm tra có quyền yêu cầu nhà thầu kiểm tóan thực hiện kiểm tóan lại hoặc kiểm tóan bổ sung. - Thẩm tra việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, những căn cứ pháp lý mà kiểm tóan viên sử dụng để kiểm tóan dự án. - Xem xét những kiến nghị, những nội dung còn khác nhau giữa báo cáo quyết tóan của chủ đầu tư và báo cáo kiểm tóan dự án hòan thành của nhà thầu kiểm tóan. - Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm tóan nhà nước (nếu có). 1.2. Đối với dự án không kiểm tóan quyết tóan: Đối với dự án không kiểm tóan quyết tóan, cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra và lập báo cáo kết quả thẩm tra quyết tóan dự án hòan thành theo đúng trình tự và nội dung quy định tại Điểm 2 dưới đây. 2. Trình tự thẩm tra và nội dung của Báo cáo kết quả thẩm tra quyết tóan dự án hòan thành: 2.1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hòan thành: 2.1.1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý: - Thẩm tra việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. - Thẩm tra việc chấp hành trình tự, thủ tục lựa chọn thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. - Thẩm tra tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế do chủ đầu tư ký với các nhà thầu (tư vấn, xây dựng, cung ứng vật tư thiết bị) để thực hiện dự án. 2.1.2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án : - Đối chiếu số vốn đã cấp, cho vay, thanh tóan do chủ đầu tư báo cáo với số xác nhận của cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh tóan liên quan để xác định số vốn đầu tư thực tế thực hiện. - Thẩm tra sự phù hợp trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư so với cơ cấu xác định trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền. 2.1.3. Thẩm tra chi phí đầu tư : a) Đối với hợp đồng thực hiện theo phương thức đấu thầu hợp đồng trọn gói: Đối chiếu giá trị đề nghị quyết tóan với giá trị và các điều kiện nêu trong hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, hồ sơ hòan công, với giá trúng thầu được duyệt và các tài liệu liên quan. Thẩm tra giá trị phát sinh (nếu có): xác định rõ nguyên nhân tăng giảm, đối chiếu với văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền, việc áp dụng các chính sách chế độ quy định liên quan để thanh tóan chi phí đầu tư phát sinh. b) Đối với hợp đồng thực hiện theo phương thức đấu thầu hợp đồng điều chỉnh giá: Thẩm tra chi phí đầu tư đề nghị quyết tóan: đối chiếu khối lượng quyết tóan với hồ sơ dự thầu của gói thầu, giá trúng thầu được duyệt, các điều kiện nêu trong hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, hồ sơ hòan công và các tài liệu liên quan. Thẩm tra giá trị phát sinh (nếu có): xác định rõ nguyên nhân tăng giảm, đối chiếu với văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền, việc áp dụng các chính sách chế độ quy định liên quan để thanh tóan chi phí đầu tư phát sinh. c) Đối với hợp đồng thực hiện theo phương thức chỉ định thầu: Thẩm tra chi phí đầu tư đề nghị quyết tóan (chi tiết từng hợp đồng): đối chiếu với dự tóan được duyệt, các điều kiện nêu trong hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hồ sơ hòan công và các tài liệu liên quan. Thẩm tra giá trị phát sinh (nếu có): xác định rõ nguyên nhân tăng giảm. đối chiếu với văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền, việc áp dụng các chính sách chế độ quy định liên quan để thanh tóan chi phí đầu tư phát sinh. d) Thẩm tra các khỏan chi phí khác: - Thẩm tra các khỏan chi phí tư vấn thực hiện theo hợp đồng; - Thẩm tra chi phí do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, chi phí ban quản lý dự án chi tiết từng nhóm lọai, từng khỏan mục, từng khỏan chi phí so với dự tóan được duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định. 2.1.4. Thẩm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản: - Chi phí đầu tư thiệt hại do thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất khả kháng khác không thuộc phạm vi bảo hiểm. - Chi phí đầu tư cho khối lượng công việc được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 2.1.5. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: thẩm tra số lượng và giá trị tài sản theo 2 lọai: tài sản cố định và tài sản lưu động; nguyên giá (đơn giá) của từng nhóm (lọai) tài sản theo thực tế chi phí và theo giá quy đổi về thời điểm bàn giao tài sản đưa vào sản xuất, sử dụng. 2.1.6. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng: - Căn cứ kết quả thẩm tra chi phí đầu tư, tình hình thanh tóan cho các nhà thầu của chủ đầu tư để thẩm tra công nợ của dự án. - Căn cứ thực tế tiếp nhận và sử dụng vật tư thiết bị của dự án để xác định số lượng, giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng, đề xuất phương án xử lý. - Căn cứ biên bản kiểm kê đánh giá tài sản dành cho họat động Ban quản lý dự án tính đến ngày lập báo cáo quyết tóan, xác định số lượng, giá trị tài sản còn lại để bàn giao cho đơn vị sử dụng hoặc xử lý theo quy định. 2.1.7. Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm tóan nhà nước (nếu có). 2.1.8. Nhận xét đánh giá, kiến nghi: - Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu tư của chủ đầu tư; trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án. - Kiến nghị về giá trị quyết tóan và xử lý các vấn đề có liên quan. 2.2. Đối với dự án quy họach hòan thành và chi phí chuẩn bị đầu tư của các dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: - Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án. - Thẩm tra nguồn vốn đầu tư thực hiện. - Thẩm tra chi phí đầu tư thực hiện chi tiết từng khỏan chi phí phát sinh so với dự tóan được duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước. - Thẩm tra tình hình công nợ của dự án. - Thẩm tra số lượng, giá trị tài sản hình thành qua đầu tư (nếu có). VII. PHÊ DUYỆT QUYẾT TÓAN 1. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra; người có thẩm quyền phê duyệt quyết tóan xem xét, phê duyệt quyết tóan dự án hòan thành theo quy định. 2. Quyết định phê duyệt quyết tóan dự án hòan thành được gửi cho các cơ quan, đơn vị sau: - Chủ đầu tư; - Cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư; - Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh tóan; - Bộ Tài chính (đối với dự án nhóm A đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước). VIII. CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TÓAN; KIỂM TÓAN 1. Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết tóan, chi phí kiểm tóan: Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết tóan và định mức chi phí kiểm tóan dự án hòan thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư (được duyệt hoặc được điều chỉnh) của dự án cụ thể và tỷ lệ quy định tại Bảng Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết tóan, chi phí kiểm tóan dưới đây: BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TÓAN, CHI PHÍ KIỂM TÓAN QUYẾT TÓAN DỰ ÁN HÒAN THÀNH Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng) ≤ 5 10 50 100 500 1.000 10.000 ≥ 20.000 Thẩm tra -phê duyệt (%) 0, 32 0, 21 0, 16 0, 13 0, 06 0, 04 0, 012 0, 008 Kiểm tóan ( %) 0, 50 0, 34 0, 24 0, 18 0, 10 0, 03 0, 020 0, 012 1.1. Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết tóan (ký hiệu là K TTPD) và định mức chi phí kiểm tóan (ký hiệu là KKT) dự án hòan thành được xác định theo công thức tổng quát sau: Ki = Kb - (Kb – Ka) x ( Gi – Gb) Ga- Gb Trong đó: + Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %) + Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %) + Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %). + Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng. + Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng. + Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng. 1.2. Chi phí thẩm tra và Chi phí kiểm tóan của dự án được xác định theo công thức sau: (a) Chi phí thẩm tra tối đa = Ki- TTPD % x Tổng mức đầu tư (b) Chi phí kiểm tóan tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT (c) Chi phí thẩm tra tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm tóan tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT. 1.3. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết tóan, chi phí kiểm tóan của Hạng mục công trình hoặc gói thầu trong dự án được xác định như sau: Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả dự án x Dự tóan của HMCT Tổng mức đầu tư của dự án 1.4. Trường hợp dự án có cơ cấu vốn thiết bị chiếm từ 51% trở lên so với tổng mức đầu tư thì định mức chi phí thẩm tra và định mức chi phí kiểm tóan được tính bằng 70% định mức nêu trong Bảng trên. 1.5. Trường hợp dự án đã thực hiện kiểm tóan báo cáo quyết tóan thì định mức chi phí thẩm tra được tính bằng 50% định mức nêu trong Bảng trên. (Ví dụ tính tóan cụ thể tham khảo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này) 2. Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết tóan: 2.1. Đối với các dự án từ nhóm B trở lên: cơ quan chủ trì thẩm tra căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định hiện hành của nhà nước để lập dự tóan chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết tóan theo các nội dung quy định tại Tiết 2-3 dưới đây kèm theo giấy đề nghị thanh tóan gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư thực hiện thanh tóan theo dự tóan nhưng không được vượt quy định tại Điểm 1 trên đây. 2.2. Đối với các dự án nhóm C: cơ quan chủ trì thẩm tra được phép thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết tóan theo quy định tại Điểm 1 trên đây; thực hiện chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết tóan theo quy định hiện hành của nhà nước và các nội dung quy định tại Tiết 2-3 dưới đây. 2.3. Nội dung chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết tóan: - Chi trả thù lao các thành viên tham gia thẩm tra, phê duyệt quyết tóan. - Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết tóan dự án theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết tóan (nếu có ). - Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo và các khỏan chi khác phục vụ cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết tóan. 3. Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết tóan, chi phí kiểm tóan báo cáo quyết tóan được tính vào chi phí khác trong giá trị quyết tóan của dự án. IX. THỜI HẠN QUYẾT TÓAN Thời gian lập báo cáo quyết tóan dự án hòan thành được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng; Thời gian kiểm tóan tính từ ngày hợp đồng kiểm tóan có hiệu lực; Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết tóan tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết tóan theo quy định tại Mục III, Phần II của Thông tư này. Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau: Dự án QTQG Nhóm A Nhóm B Nhóm C Dự án lập BCKT KTXD Thời gian lập BCQT 12 tháng 12 tháng 9 tháng 6 tháng 3 tháng Thời gian kiểm tóan 10 tháng 8 tháng 6 tháng 4 tháng Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết tóan 10 tháng 7 tháng 5 tháng 4 tháng 3 tháng X. TRÁCH NHIỆM TRONG QUYẾT TÓAN DỰ ÁN HÒAN THÀNH 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: - Lập báo cáo quyết tóan dự án hòan thành đầy đủ nội dung và đảm bảo thời gian quy định của Thông tư này. - Trình duyệt, quản lý hồ sơ quyết tóan đúng quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu, tính pháp lý đối với tài liệu trong hồ sơ trình duyệt quyết tóan dự án hòan thành. - Cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến quyết tóan dự án hòan thành theo yêu cầu của cơ quan thẩm tra (kiểm tóan). - Sau 6 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết tóan dự án hòan thành, chủ đầu tư phải hòan thành việc giải quyết công nợ và làm thủ tục tất tóan tài khỏan đầu tư của dự án (công trình) tại cơ quan thanh tóan, cho vay vốn đầu tư. 2. Trách nhiệm của các nhà thầu: - Thực hiện quyết tóan giá trị thực hiện hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư theo quy định. Hòan chỉnh hồ sơ quyết tóan thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan đã cung cấp cho chủ đầu tư lập báo cáo quyết tóan dự án hòan thành theo quy định. - Cùng với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết. Hòan trả đầy đủ, kịp thời số vốn mà chủ đầu tư đã chi trả sai chế độ quy định. 3. Trách nhiệm của cơ quan kiểm sóat thanh tóan, cho vay vốn đầu tư: - Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã cho vay và thanh tóan đối với dự án đồng thời có nhận xét, đánh giá, kiến nghị với cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết tóan về quá trình đầu tư của dự án theo Mẫu số 08/QTDA kèm theo Thông tư này. - Phối hợp với chủ đầu tư thu hồi số vốn đã chi trả cho các cho cá nhân, đơn vị sai so chế độ quy định. - Đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư giải quyết công nợ để hòan thành việc thanh tóan, tất tóan tài khỏan của các dự án đã phê duyệt quyết tóan. 4. Trách nhiệm của nhà thầu kiểm tóan: - Nhà thầu kiểm tóan, kiểm tóan viên khi thực hiện kiểm tóan quyết tóan dự án hòan thành phải chấp hành nguyên tắc họat động kiểm tóan độc lập, có quyền hạn, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về kiểm tóan độc lập. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng và người sử dụng kết quả kiểm tóan báo cáo quyết tóan đã thực hiện. 5. Trách nhiệm của cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết tóan: - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết tóan dự án hòan thành kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu theo quy định. - Hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết tóan dự án hòan thành . - Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết tóan dự án hòan thành đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trực tiếp thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết tóan do chủ đầu tư cung cấp. - Hướng dẫn, đôn đốc, tạo điều kiện pháp lý để chủ đầu tư hòan thành việc giải quyết công nợ và tất tóan tài khỏan của dự án sau khi phê duyệt quyết tóan. 6. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương: - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác quyết tóan dự án hòan thành theo quy định. - Bố trí đủ vốn để thanh tóan cho dự án đã phê duyệt quyết tóan. - Đôn đốc, tạo điều kiện pháp lý để chủ đầu tư hòan thành việc giải quyết công nợ và tất tóan tài khỏan của dự án sau khi phê duyệt quyết tóan. 7. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp: Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về quyết tóan vốn đầu tư; hướng dẫn quyết tóan dự án hòan thành; kiểm tra công tác quyết tóan vốn đầu tư và quyết tóan dự án hòan thành trong cả nước. Cơ quan tài chính các cấp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quyết tóan vốn đầu tư, quyết tóan dự án hòan thành thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp phát hiện có sai sót trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết tóan, có quyền yêu cầu cấp phê duyệt quyết tóan điều chỉnh lại cho đúng; đồng thời xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. XI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA 1. Chế độ báo cáo: 1.1. Đối với dự án trung ương quản lý: - Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình quyết tóan dự án hòan thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết tóan theo Mẫu số 02/THQT kèm theo chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm. - Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết tóan có trách nhiệm báo cáo tình hình quyết tóan dự án hòan thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 01/THQT gửi cơ quan quản lý cấp trên chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm. - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình quyết tóan dự án hòan thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 01/THQT gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 30 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm. 1. 2. Đối với dự án địa phương quản lý: - Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo tình hình quyết tóan dự án hòan thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết tóan theo Mẫu số 02 /THQT kèm theo chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm. - Phòng Tài chính quận, huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình quyết tóan dự án hòan thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 01/THQT kèm theo gửi Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm. - Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp tình hình quyết tóan dự án hòan thành thuộc địa phương quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 01/THQT kèm theo gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 30 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm. 1.3. Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp tình hình quyết tóan dự án hòan thành trong cả nước báo cáo Chính phủ theo Mẫu số 01/THQT kèm theo định kỳ 6 tháng, hàng năm chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 28 tháng 02 năm sau đối với báo cáo năm. 2. Chế độ kiểm tra: - Cơ quan tài chính các cấp: Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết tóan dự án hòan thành của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; kịp thời uốn nắn các sai sót, xử lý vi phạm và tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt. - Bộ Tài chính: Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết tóan dự án hòan thành của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước; kịp thời uốn nắn các sai sót, xử lý vi phạm và tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt. XII. XỬ LÝ VI PHẠM 1. Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết tóan dự án hòan thành có hành vi thẩm tra quyết tóan sai quy định tại Thông tư này gây lãng phí vốn đầu tư của Nhà nước sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 2. Chủ đầu tư (ban quản lý dự án) vi phạm một trong các hành vi: Quyết tóan dự án hòan thành chậm thời hạn theo quy định tại Thông tư này; nghiệm thu khống; nghiệm thu sai khối lượng; làm sai lệch giá trị thanh tóan, quyết tóan dự án hòan thành sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. 3. Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi: Kéo dài thời gian hòan chỉnh hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh tóan, quyết tóan công trình theo quy định; nghiệm thu khống; nghiệm thu sai khối lượng; làm sai lệch giá trị thanh tóan, quyết tóan vốn đầu tư dự án hòan thành sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các Điều 18, Điều 24, Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. 4. Thẩm quyền và thủ tục xử phạt đối với hành vi quy định tại điểm 1 trên đây theo quy định tại Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền và thủ tục xử phạt đối với các hành vi quy định tại các điểm 2, 3 trên đây theo quy định tại Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. 5. Trường hợp vi phạm ở các điểm 1, 2, 3 trên đây vượt phạm vi xử lý vi phạm hành chính thì phải xử lý theo pháp luật hiện hành. Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các dự án đã nộp hồ sơ trình duyệt quyết tóan về cơ quan thẩm tra và các dự án đã được thẩm tra, phê duyệt quyết tóan trước ngày 31/12/2006 không phải thực hiện kiểm tóan theo quy định tại Điểm 1, Mục V, Phần II của Thông tư này. 2. Đối với các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ chưa trình duyệt quyết tóan hoặc đã trình nhưng chưa phê duyệt quyết tóan hoặc mới phê duyệt quyết tóan một số hạng mục thì thẩm quyền phê duyệt quyết tóan được thực hiện tiếp theo quy định tại Điểm 1-2, Mục IV, Phần II của Thông tư này. 3. Đối với các dự án nhóm A không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ chưa trình duyệt quyết tóan hoặc đã trình nhưng chưa phê duyệt quyết tóan hoặc mới phê duyệt quyết tóan một số hạng mục thì thẩm quyền phê duyệt quyết tóan hiện nay thuộc các Tổng Công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết tóan vốn đầu tư. Nhà nước khuyến khích việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết tóan vốn đầu tư theo quy định của Thông tư này đối với các dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này./.