Thông tư 02/2009/TT-BKH
Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành: 2009-02-17

BỘ KẾ HỌACH VÀ ĐẦU TƯ ________________ Số: 02/2009/TT-B KH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn lập kế họach đấu thầu ________________ Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ khỏan 1 Điều 67 của Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế họach và Đầu tư; Bộ Kế họach và Đầu tư hướng dẫn lập kế họach đấu thầu như sau: I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế họach đấu thầu (sau đây gọi là chủ đầu tư) đối với các dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Trường hợp gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì khi lập kế họach đấu thầu có thể tham khảo theo Thông tư hướng dẫn này. II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Việc lập kế họach đấu thầu được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 6 của Luật Đấu thầu và Điều 10 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ, cụ thể như sau: a) Kế họach đấu thầu phải được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu. b) Kế họach đấu thầu phải lập cho tòan bộ dự án; trường hợp chưa đủ điều kiện lập cho tòan bộ dự án và cấp bách thì được phép lập kế họach đấu thầu cho một số gói thầu để thực hiện trước. c) Trong kế họach đấu thầu phải nêu rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Nội dung của từng gói thầu bao gồm: tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng. d) Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và có quy mô gói thầu hợp lý (quy mô gói thầu phải phù hợp với điều kiện hòan cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước). Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu và được tiến hành đấu thầu một lần. Một gói thầu được thực hiện theo một hợp đồng; trường hợp gói thầu gồm nhiều phần độc lập thì được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng. 2. Khi lập kế họach đấu thầu, chủ đầu tư cần căn cứ theo Mẫu quy định tại Phần III Thông tư này. 3. Trình duyệt kế họach đấu thầu Chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế họach đấu thầu lên người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định đầu tư (sau đây gọi chung là người quyết định đầu tư) xem xét, phê duyệt; đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức thẩm định; trường hợp trình kế họach đấu thầu lên Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư còn phải gửi cho bộ quản lý ngành để có ý kiến bằng văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Văn bản trình duyệt kế họach đấu thầu bao gồm các nội dung công việc của dự án như: phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, phần kế họach đấu thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế họach đấu thầu. Tổng giá trị các phần công việc trên không được vượt tổng mức đầu tư của dự án. Văn bản trình duyệt kế họach đấu thầu được lập thành tờ trình phê duyệt kế họach đấu thầu theo quy định tại Phần III Thông tư này. 4. Thẩm định và phê duyệt kế họach đấu thầu. Căn cứ văn bản trình duyệt kế họach đấu thầu do chủ đầu tư trình, cơ quan, tổ chức thẩm định kế họach đấu thầu liên quan phải tiến hành thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt trong thời hạn tối đa là 20 ngày (đối với trường hợp gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tối đa là 30 ngày). Người quyết định đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kế họach đấu thầu trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan, tổ chức thẩm định. Việc phê duyệt kế họach đấu thầu thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo Quy chế làm việc của Chính phủ. III. MẪU KẾ HỌACH ĐẤU THẦU Mẫu kế họach đấu thầu được ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm những nội dung sau: A. Mẫu tờ trình phê duyệt kế họach đấu thầu I. Mô tả tóm tắt dự án II. Phần công việc đã thực hiện III. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu IV. Phần Kế họach đấu thầu 1. Biểu Kế họach đấu thầu 2. Giải trình nội dung Kế họach đấu thầu V. Phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế họach đấu thầu (nếu có) VI. Kiến nghị B. Phụ lục Phụ lục 1. Tài liệu pháp lý đính kèm văn bản trình duyệt Phụ lục 2. Bảng, biểu và tài liệu khác đính kèm văn bản trình duyệt (nếu có) Phụ lục 3. Ví dụ tờ trình phê duyệt kế họach đấu thầu IV. HIỆU LỰC THI HÀNH 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế họach và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý./. BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Võ Hồng Phúc