Quyết định 33/2009/QĐ-UBND
Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ban hành: 2009-11-20

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết tóan dự án hòan thành đới với các dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ___________________ ỦY BAN NHÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết tóan dự án hòan thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết tóan dự án hòan thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thanh tóan, quyết tóan vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết tóan dự án hòan thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Theo Văn bản thẩm định số 1265/TP-VBPQ ngày 18/9/2009 của Sở Tư pháp và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số1777/TTr-STC ngày 27 tháng 10 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình thẩm tra quyết tóan dự án hòan thành đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2572/2002/QĐ-UB ngày 28/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy trình quyết tóan vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. QUY TRÌNH Thẩm tra quyết tóan dự án hòan thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Phần I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 1. Tất cả các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn vay, vốn viện trợ từ các Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngòai, vốn đầu tư phát triển của các tổng công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sau khi hòan thành bàn giao vào sử dụng đều phải quyết tóan theo quy định của Quyết định này. Các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư và dự án do cấp có thẩm quyền giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư thực hiện quyết tóan theo hướng dẫn tại Thông tư số 73/2007/ TT-BTC ngày 02/7/2007 của Bộ Tài chính; không áp dụng Quyết định này. 2. Các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý công trình có trách nhiệm lập báo cáo quyết tóan vốn đầu tư khi dự án, công trình, hạng mục công trình hòan thành theo đúng thời gian quy định, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt. 3. Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý (bao gồm: vốn xây dựng cơ bản tập trung, vốn chương trình mục tiêu, vốn viện trợ; vốn vay nước ngòai, vốn Trái phiếu Chính phủ…): Sở Tài chính chủ trì tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết tóan hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo phân cấp. 4. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp huyện, thành phố, thị xã quản lý: Phòng Tài chính - Kế họach các huyện, thành phố, thị xã chủ trì tổ chức thẩm tra quyết tóan và trình UBND huyện, thành phố, thị xã phê duyệt. II. YÊU CẦU THẨM TRA QUYẾT TÓAN DỰ ÁN HÒAN THÀNH 1. Công tác thẩm tra quyết tóan phải tuân thủ các cơ chế chính sách của Nhà nước phù hợp với từng thời kỳ thực hiện dự án. Cơ quan chủ trì thẩm tra được đề nghị các cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành xem xét, giải quyết những kiến nghị, vướng mắc liên quan đến quyết tóan dự án hòan thành để trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết tóan. 2. Vốn đầu tư được quyết tóan là tòan bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự tóan đã được phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng thời vốn đầu tư được quyết tóan phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3. Báo cáo quyết tóan dự án hòan thành phải xác định đầy đủ, chính xác tổng chi phí đầu tư đã thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư dự án; giá trị tài sản hình thành qua đầu tư; tài sản cố định, tài sản lưu động; Đồng thời phải đảm bảo đúng nội dung, thời gian lập, thẩm tra và phê duyệt theo quy định. 4. Đối với các Dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án trong đó nếu từng dự án thành phần, hoặc tiểu dự án có thể độc lập vận hành khai thác và thực hiện theo phân kỳ đầu tư, được ghi trong văn bản phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư, thì mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án đó được thực hiện quyết tóan như một dự án đầu tư độc lập. 5. Đối với dự án có nhiều hạng mục công trình mà mỗi hạng mục công trình, tùy theo quy mô, tính chất và thời hạn xây dựng công trình, chủ đầu tư thực hiện quyết tóan vốn đầu tư xây dựng cho từng công trình hoặc hạng mục công trình, hòan thành đưa vào khai thác sử dụng. Giá trị đề nghị quyết tóan của dự án, công trình, hạng mục công trình bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, chi phí tư vấn và các khỏan chi phí khác có liên quan trực tiếp đến dự án, hạng mục, công trình đó. Sau khi tòan bộ dự án hòan thành Chủ đầu tư phải lập tổng quyết tóan tòan bộ dự án và phân bổ chi phí chung của dự án cho từng hạng mục công trình theo quy định. 6. Đối với dự án nhóm A, B trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết tóan dự án phải có báo cáo kết quả kiểm tóan của tổ chức kiểm tóan độc lập. 7. Thời gian thực hiện thẩm tra báo cáo quyết tóan dự án hòan thành tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết tóan dự án hòan thành thuộc nguồn vốn nhà nước. III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUY TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TÓAN DỰ ÁN HÒAN THÀNH 1. Cơ quan thẩm tra quyết tóan, cán bộ trực tiếp thẩm tra quyết tóan phải tuân thủ trình tự, nôi dung các bước thẩm tra theo quy định của Quy trình này; chịu trách nhiệm về nội dung của Báo cáo kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết tóan do chủ đầu tư cung cấp và Báo cáo kết quả kiểm tóan dự án hòan thành của kiểm tóan độc lập (nếu có). 2. Nhà thầu kiểm tóan độc lập, kiểm tóan viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về nội dung của Báo cáo kết quả kiểm tóan dự án hòan thành trên cơ sở hồ sơ quyết tóan do chủ đầu tư cung cấp. 3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết tóan về tính pháp lý của hồ sơ quyết tóan và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết tóan. Phần II QUY ĐỊNH CỤ THỂ I. TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRÌNH DUYỆT QUYẾT TÓAN DỰ ÁN HÒAN THÀNH TẠI BỘ PHẬN 1 CỬA Khi tiếp nhận hồ sơ báo cáo quyết tóan dự án, hạng mục công trình hòan thành do chủ đầu tư trình duyệt, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ báo cáo quyết tóan với các nội dung sau: 1. Kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư trình duyệt đối chiếu với quy định về hồ sơ trình duyệt quyết tóan tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết tóan dự án hòan thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 2. Kiểm tra nội dung các biểu mẫu quyết tóan do chủ đầu tư lập, đối chiếu với biểu mẫu quy định trong Thông tư hướng dẫn quyết tóan dự án hòan thành thuộc nguồn vốn nhà nước của Bộ Tài chính. Qua đó xác định rõ hồ sơ, tài liệu còn thiếu; những tài liệu cần bổ sung. 3. Xử lý hồ sơ - Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu giao nhận hồ sơ theo mẫu số 01/GNHSQT kèm theo quy trình này chuyển cho bộ phận chuyên môn tiếp nhận thẩm tra quyết tóan; - Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ báo cáo người có thẩm quyền để yêu cầu hòan thiện bổ sung hoặc trả lại hồ sơ cho chủ đầu tư; - Trường hợp chủ đầu tư không trực tiếp giao hồ sơ quyết tóan, chủ đầu tư lập phiếu giao nhận hồ sơ theo mẫu 01/GNHSQT gửi kèm theo hồ sơ quyết tóan; cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu tiến hành lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển cho bộ phận chuyên môn thẩm tra quyết tóan, nếu hồ sơ không đảm bảo yêu cầu cán bộ tiếp nhận hồ sơ báo cáo người có thẩm quyền để yêu cầu hòan thiện bổ sung hoặc trả lại hồ sơ cho chủ đầu tư; - Chủ đầu tư hòan tòan chịu trách nhiệm về việc chậm thời gian nộp báo cáo quyết tóan nếu sau 30 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận được thông báo yêu cầu bổ sung hoặc thông báo trả lại hồ sơ của cơ quan thẩm tra quyết tóan mà chủ đầu tư không nộp đủ hồ sơ (đã hòan thiện) hoặc không có văn bản giải trình. II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THẨM TRA QUYẾT TÓAN DỰ ÁN HÒAN THÀNH: Khi triển khai thẩm tra quyết tóan vốn đầu tư dự án, công trình hoặc hạng mục công trình hòan thành cơ quan có thẩm quyền cần thẩm tra các nội dung chi tiết trên các mặt sau: 1. Thẩm tra báo cáo quyết tóan đã được kiểm tóan: Trên cơ sở Báo cáo quyết tóan dự án hòan thành của chủ đầu tư và Báo cáo kết quả kiểm tóan dự án hòan thành của kiểm tóan độc lập, cán bộ thẩm tra quyết tóan tiến hành các bước thẩm tra: 1.1. Thẩm tra tính pháp lý của hợp đồng kiểm tóan, phạm vi kiểm tóan, thời gian và thể thức thực hiện kiểm tóan đối với dự án. 1.2. Thẩm tra việc tuân thủ trình tự kiểm tóan của Báo cáo kết quả kiểm tóan dự án hòan thành với quy định tại Chuẩn mực kiểm tóan báo cáo quyết tóan vốn đầu tư dự án hòan thành. 1.3. Đối chiếu các nội dung của Báo cáo kết quả kiểm tóan dự án hòan thành với các nội dung quy định tại Điểm 2, mục VI, phần II của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết tóan dự án hòan thành thuộc nguồn vốn nhà nước, Điểm 3 của Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 33/2007/TT-BTC. Trường hợp không đảm bảo yêu cầu theo quy định, cơ quan thẩm tra quyết tóan thông báo cho chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu kiểm tóan thực hiện kiểm tóan lại hoặc kiểm tóan bổ sung. 1.4. Thẩm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật, những căn cứ pháp lý mà kiểm tóan viên sử dụng để kiểm tóan dự án trong danh mục các văn bản sử dụng của báo cáo kiểm tóan so với quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. 1.5. Thẩm tra xem xét những nội dung còn khác nhau giữa báo cáo quyết tóan của chủ đầu tư và báo cáo của tổ chức kiểm tóan. 1.6. Cơ quan chủ trì thẩm tra xem xét các kiến nghị giải quyết của chủ đầu tư, những nội dung chưa thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu kiểm tóan; 1.7. Những vướng mắc về cơ chế chính sách, cơ quan chủ trì thẩm tra có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước có liên quan có ý kiến cụ thể để giải quyết. 1.8. Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm tóan nhà nước (nếu có). 2. Đối với dự án không thực hiện kiểm tóan quyết tóan 2.1. Thẩm tra về mặt pháp lý: Thẩm tra tính hợp pháp của việc đầu tư xây dựng công trình thể hiện qua các văn bản, hồ sơ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình, dự án. 2.1.1. Thẩm tra đối chiếu danh mục và nội dung các văn bản pháp lý - Thẩm tra đối chiếu các văn bản pháp lý có trong hồ sơ so với quy định hiện hành của Nhà nước. - Thẩm tra việc chấp hành những quy định của Nhà nước đối với từng lọai văn bản về các mặt: + Trình tự lập và duyệt văn bản; + Nội dung văn bản (kể cả hệ thống biểu mẫu kèm theo); + Thẩm quyền của cấp phê duyệt văn bản. - Thẩm tra việc chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng; - Thẩm tra việc chấp hành trình tự lựa chọn thầu của các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 2.1.2. Thẩm tra tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế - Thẩm tra việc thương thảo và ký kết hợp đồng giữa chủ đầu tư với các bên nhận thầu: Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt mua sắm thiết bị… 2.2. Thẩm tra chi phí đầu tư: Thẩm tra việc xác định giá trị quyết tóan của dự án, công trình xây dựng thể hiện ở xác định giá trị quyết tóan phần xây dựng, phần thiết bị và lắp đặt, phần chi phí khác. Ngòai ra còn kiểm tra việc xác định các chi phí không tính vào giá trị công trình. Căn cứ tổng mức đầu tư được phê duyệt và biểu báo cáo số 04/QTDA – Chi phí đầu tư đề nghị quyết tóan theo công trình, hạng mục công trình hòan thành, cán bộ thẩm tra thực hiện thẩm tra theo cơ cấu chi phí ghi trong tổng mức đầu tư: - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; - Chi phí xây dựng; - Chi phí thiết bị và lắp đặt; - Chi phí quản lý dự án; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; - Chi phí khác. 2.2.1. Thẩm tra chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư - Đối chiếu đề nghị quyết tóan của chủ đầu tư với dự tóan bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra danh sách chi trả cho các tổ chức, cá nhân nhân tiền bồi thường có chữ ký xác nhận theo quy định; - Thẩm tra chi phí tổ chức thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư do Hội đồng đền bù thực hiện để xác định giá trị quyết tóan. 2.2.2. Thẩm tra chi phí xây dựng - Thẩm tra việc tuân thủ các quy định về hợp đồng xây dựng và quyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thức giá hợp đồng ghi trong từng hợp đồng làm cơ sở cho việc thẩm tra quyết tóan theo hợp đồng; - Thẩm tra chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công căn cứ vào từng trường hợp cụ thể cán bộ thẩm tra thực hiện như sau: + Đối với trường hợp chi phí công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí lán trại, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được lập thiết kế, dự tóan riêng như một hạng mục xây dựng: tiến hành thẩm tra như thẩm tra gói thầu độc lập. + Đối với trường hợp chi phí công trình phụ trợ, chi phí lán trại, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trong gói thầu xây dựng chính: Thẩm tra việc áp dụng tỷ lệ (%) trên cơ sở kết quả thẩm tra gói thầu xây dựng chính. a) Đối với gói thầu do chủ đầu tư tự thực hiện - Đối chiếu các nội dung, khối lượng trong bảng tính khối lượng quyết tóan của chủ đầu tư với biên bản nghiệm thu khối lượng để xác định khối lượng quyết tóan; - Thẩm tra sự phù hợp giữa đơn giá trong bản tính giá đề nghị quyết tóan của chủ đầu tư với đơn giá trong dự tóan được duyệt; - Trường hợp có hạng mục hoặc nội dung công việc trong hợp đồng không thực hiện hoặc thực hiện thấp hơn hợp đồng thì giảm trừ giá trị tương ứng của hạng mục hoặc nội dung công việc đó trong hợp đồng; - Trường hợp có khối lượng phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng nếu: + Khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% thì giá trị quyết tóan bằng tổng giá trị khối lượng công việc thực hiện theo hợp đồng và giá trị khối lượng phát sinh tính theo giá tương ứng trong hợp đồng; + Khối lượng phát sinh lớn hơn 20% thì chủ đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho khối lượng phát sinh đã ghi trong hợp đồng. - Trường hợp có khối lượng phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngòai phạm vi hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì thẩm tra theo dự tóan bổ sung đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh. b) Đối với gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói - Thẩm tra các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng công việc hòan thành, đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết tóan (A - B) so với các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng và đơn giá ghi trong hợp đồng, trên cơ sở nghiệm thu khối lượng phù hợp với hồ sơ trúng thầu. Không triết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu; - Trường hợp có hạng mục hoặc nội dung công việc trong hợp đồng không thực hiện hoặc thực hiện thấp hơn hợp đồng thì giảm trừ giá trị tương ứng của hạng mục hoặc nội dung công việc đó trong hợp đồng; - Trường hợp có khối lượng phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng nếu: + Khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% thì giá trị quyết tóan bằng tổng giá trị khối lượng công việc thực hiện theo hợp đồng và giá trị khối lượng phát sinh tính theo giá tương ứng trong hợp đồng; + Khối lượng phát sinh lớn hơn 20% thì chủ đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho khối lượng phát sinh đã ghi trong hợp đồng. - Trường hợp có khối lượng phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngòai phạm vi hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì thẩm tra theo dự tóan bổ sung đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh. c) Thẩm tra đối với gói thầu thực hiện theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định”. - Thẩm tra các nội dung công việc, khối lượng công việc thực hiện trong bản tính giá trị đề nghị quyết tóan (A - B) với biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hòan thành và các yêu cầu của hợp đồng để xác định khối lượng công việc hòan thành đã được nghiệm thu đúng quy định; - Kiểm tra đối chiếu đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết tóan A-B với đơn giá ghi trong bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng; - Trường hợp có hạng mục hoặc nội dung công việc trong hợp đồng không thực hiện hoặc thực hiện thấp hơn hợp đồng thì giảm trừ giá trị tương ứng của hạng mục hoặc nội dung công việc đó trong hợp đồng; - Trường hợp có khối lượng phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng nếu: + Khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% thì giá trị quyết tóan bằng tổng giá trị khối lượng công việc thực hiện theo hợp đồng và giá trị khối lượng phát sinh tính theo giá tương ứng trong hợp đồng; + Khối lượng phát sinh lớn hơn 20% thì chủ đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho khối lượng phát sinh đã ghi trong hợp đồng. - Trường hợp có khối lượng phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngòai phạm vi hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì thẩm tra theo dự tóan bổ sung đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh. d) Thẩm tra đối với gói thầu thực hiện theo hình thức “giá hợp đồng theo giá điều chỉnh”. - Căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng, xác định rõ phạm vi và phương thức điều chỉnh của hợp đồng. - Trường hợp điều chỉnh về khối lượng, căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hòan thành để xác định khối lượng; - Trường hợp điều chỉnh đơn giá phải căn cứ vào nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong hợp đồng để xác định đơn giá quyết tóan; Trường hợp điều chỉnh theo cơ chế chính sách của Nhà nước, căn cứ nguyên tắc ghi trong hợp đồng, các cơ chế chính sách được áp dụng phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng để xác định. Không thực hiện điều chỉnh cho trường hợp kéo dài thời gian thực hiện so với thời gian trong hợp đồng đã ký do lỗi của nhà thầu gây ra; - Trường hợp có hạng mục hoặc nội dung công việc trong hợp đồng không thực hiện hoặc thực hiện thấp hơn hợp đồng thì giảm trừ giá trị tương ứng của hạng mục hoặc nội dung công việc đó trong hợp đồng; - Trường hợp có khối lượng phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng nếu: + Khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% thì giá trị quyết tóan bằng tổng giá trị khối lượng công việc thực hiện theo hợp đồng và giá trị khối lượng phát sinh tính theo giá tương ứng trong hợp đồng; + Khối lượng phát sinh lớn hơn 20% thì chủ đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho khối lượng phát sinh đã ghi trong hợp đồng. - Trường hợp có khối lượng phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngòai phạm vi hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì thẩm tra theo dự tóan bổ sung đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh. đ) Thẩm tra đối với gói thầu thực hiện theo hình thức “giá hợp đồng kết hợp”: Căn cứ hồ sơ quyết tóan cán bộ thẩm tra phải xác định rõ phạm vi theo công trình, hạng mục công trình hoặc nội dung công việc cụ thể được áp dụng hình thức hợp đồng cụ thể: - Trọn gói: Thẩm tra theo quy định tại tiết b, mục 2.2.2; - Đơn giá cố định: Thẩm tra theo quy định tại tiết c, mục 2.2.2; - Giá điều chỉnh: Thẩm tra theo quy định tại tiết d, mục 2.2.2. 2.2.3. Thẩm tra chi phí thiết bị: Thẩm tra việc tuân thủ các quy định về hợp đồng và quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt. a) Đối với gói thầu do chủ đầu tư tự thực hiện: - Thẩm tra tính hợp lý, phù hợp về danh mục, chủng lọai, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, giá cả thiết bị được nghiệm thu đề nghị quyết tóan so với biên bản nghiệm thu và dự tóan chi phí thiết bị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Thẩm tra giá trị của thiết bị về mặt giá gốc, chi phí vận chuyển thiết bị từ nơi mua về chân công trình, chi phí bảo quản, kiểm tra, gia công, lắp đặt, chi phí lưu kho lưu bãi, bảo dưỡng thiết bị trước khi lắp đặt. Chi phí bảo hiểm, phí ngọai thương (nếu có) đối với thiết bị nhập khẩu. - Thẩm tra việc chấp hành các điều khỏan ký kết trong hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và cơ quan cung ứng thiết bị. - Trường hợp có nội dung công việc trong hợp đồng không thực hiện, danh mục thiết bị không thực hiện hoặc thực hiện thấp hơn hợp đồng thì giảm trừ giá trị tương ứng của số lượng nội dung công việc đó trong hợp đồng; - Trường hợp có danh mục thiết bị phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng nếu: + Số lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% thì giá trị quyết tóan bằng tổng giá trị số lượng công việc thực hiện theo hợp đồng và giá trị số lượng thiết bị phát sinh tính theo giá tương ứng trong hợp đồng; + Số lượng phát sinh lớn hơn 20% thì chủ đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho số lượng thiết bị phát sinh đã ghi trong hợp đồng. - Trường hợp có số lượng thiết bị phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngòai phạm vi hợp đồng hoặc số lượng thiết bị phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì thẩm tra theo dự tóan bổ sung đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh. b) Đối với gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói: - Thẩm tra danh mục thiết bị, chủng lọai, công suất, chất lượng… nguồn gốc xuất xứ, cấu hình, giá trị thiết bị trong bản tính giá đề nghị quyết tóan A-B với các yêu cầu về danh mục, chủng lọai, cấu hình, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, giá của thiết bị được ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng. Không triết tính lại đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu. - Trường hợp có nội dung công việc trong hợp đồng không thực hiện, danh mục thiết bị không thực hiện hoặc thực hiện thấp hơn hợp đồng thì giảm trừ giá trị tương ứng của số lượng nội dung công việc đó trong hợp đồng; - Trường hợp có danh mục thiết bị phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng nếu: + Số lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% thì giá trị quyết tóan bằng tổng giá trị số lượng công việc thực hiện theo hợp đồng và giá trị số lượng thiết bị phát sinh tính theo giá tương ứng trong hợp đồng; + Số lượng phát sinh lớn hơn 20% thì chủ đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho số lượng thiết bị phát sinh đã ghi trong hợp đồng. - Trường hợp có số lượng thiết bị phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngòai phạm vi hợp đồng hoặc số lượng thiết bị phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì thẩm tra theo dự tóan bổ sung đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh. c) Đối với gói thầu thực hiện theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định”: - Thẩm tra danh mục thiết bị, chủng lọai, công suất, chất lượng… nguồn gốc xuất xứ, cấu hình, giá trị thiết bị trong bản tính giá đề nghị quyết tóan A-B với các yêu cầu về danh mục, chủng lọai, cấu hình, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, giá của thiết bị được ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng với biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện và các yêu cầu của hợp đồng để xác định khối lượng quyết tóan; - Kiểm tra đối chiếu đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết tóan A-B với đơn giá ghi trong bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng; - Trường hợp có nội dung công việc trong hợp đồng không thực hiện, danh mục thiết bị không thực hiện hoặc thực hiện thấp hơn hợp đồng thì giảm trừ giá trị tương ứng của số lượng nội dung công việc đó trong hợp đồng; - Trường hợp có danh mục thiết bị phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng nếu: + Số lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% thì giá trị quyết tóan bằng tổng giá trị số lượng công việc thực hiện theo hợp đồng và giá trị số lượng thiết bị phát sinh tính theo giá tương ứng trong hợp đồng; + Số lượng phát sinh lớn hơn 20% thì chủ đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho số lượng thiết bị phát sinh đã ghi trong hợp đồng. - Trường hợp có số lượng thiết bị phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngòai phạm vi hợp đồng hoặc số lượng thiết bị phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì thẩm tra theo dự tóan bổ sung đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh. d) Đối với gói thầu thực hiện theo hình thức “giá hợp đồng theo giá điều chỉnh”: - Căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng, xác định rõ phạm vi và phương thức điều chỉnh của hợp đồng. - Trường hợp điều chỉnh về khối lượng, căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hòan thành để xác định khối lượng; - Trường hợp điều chỉnh đơn giá phải căn cứ vào nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong hợp đồng để xác định đơn giá quyết tóan; Trường hợp điều chỉnh theo cơ chế chính sách của Nhà nước, căn cứ nguyên tắc ghi trong hợp đồng, các cơ chế chính sách được áp dụng phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng để xác định; - Trường hợp có nội dung công việc trong hợp đồng không thực hiện, danh mục thiết bị không thực hiện hoặc thực hiện thấp hơn hợp đồng thì giảm trừ giá trị tương ứng của số lượng nội dung công việc đó trong hợp đồng; - Trường hợp có danh mục thiết bị phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng nếu: + Số lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% thì giá trị quyết tóan bằng tổng giá trị số lượng công việc thực hiện theo hợp đồng và giá trị số lượng thiết bị phát sinh tính theo giá tương ứng trong hợp đồng; + Số lượng phát sinh lớn hơn 20% thì chủ đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho số lượng thiết bị phát sinh đã ghi trong hợp đồng. - Trường hợp có số lượng thiết bị phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngòai phạm vi hợp đồng hoặc số lượng thiết bị phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì thẩm tra theo dự tóan bổ sung đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh. đ) Đối với gói thầu thực hiện theo hình thức “giá hợp đồng theo giá kết hợp”: Căn cứ hồ sơ quyết tóan cán bộ thẩm tra phải xác định rõ phạm vi hoặc nội dung công việc cụ thể được áp dụng hình thức hợp đồng cụ thể: - Trọn gói: Thẩm tra theo quy định tại tiết b, mục 2.2.3; - Đơn giá cố định: Thẩm tra theo quy định tại tiết c, mục 2.2.3; - Giá điều chỉnh: Thẩm tra theo quy định tại tiết d, mục 2.2.3. 2.2.4. Thẩm tra các chi phí tư vấn và chi phí khác: * Thẩm tra pháp lý đối với các khỏan chi phí khác: - Đối với các chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%) kiểm tra việc chấp hành các quy định trong quá trình tính tóan, áp tỷ lệ định mức để xác định giá trị quyết tóan của từng lọai công việc. - Đối với các chi phí tính theo dự tóan cụ thể cần đối chiếu giữa giá trị quyết tóan và giá trị dự tóan được duyệt, nhận xét, đánh giá về mức độ hợp lý của từng chi phí. - Xác định quyết tóan phần chi phí khác sau thẩm tra, nêu lý do chênh lệch so với giá trị quyết tóan đề nghị. * Nội dung các khỏan tư vấn và chi phí khác thực hiện theo giai đọan đầu tư và xây dựng dự án: a) Giai đọan chuẩn bị đầu tư: - Chi phí lập dự án đầu tư, chi phí báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí báo cáo đầu tư; - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; - Chi phí và lệ phí thẩm định dự án kinh tế kỹ thuật, dự án khả thi, báo cáo đầu tư; - Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ, chi phí tuyên truyền quảng cáo dự án và các chi phí khác. b) Giai đọan thực hiện dự án: - Chi phí khởi công công trình (nếu có); - Chi phí đền bù và tổ chức thực hiện đền bù đất đai, hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng; chi phí cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với dự án có yêu cầu tái định cư và phục hồi); - Tiền thuê đất hoặc tiền chuyển quyền sử dụng đất; - Chi phí rà phá bom mìn; - Chi phí khảo sát, thiết kế công trình, mô hình thí nghiệm (nếu có); - Các chi phí và lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật -thi công, tổng dự tóan công trình, thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí địa chính, lệ phí xây dựng, chi phí đánh giá, giám sát đầu tư; - Chi phí bảo vệ an tòan, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình (nếu có); - Chi phí bảo hiểm công trình; - Các chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí phân tích đánh giá kết quả đấu thầu xây lắp, mua sắm thiết bị, chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; - Chi phí ban quản lý dự án. c) Giai đọan kết thúc xây dựng đưa dự án vào sử dụng: - Chi phí tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (phải giảm trừ giá trị thu hồi để giảm chi phí); - Chi phí thu dọn vệ sinh công trình, tổ chức nghiệm thu, khánh thành và bàn giao công trình; - Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý (Nếu có); - Chi phí nguyên liệu, năng lực và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (chú ý trừ giá trị sản phẩm thu hồi để giảm chi phí); - Chi phí Ban quản lý dự án; - Chi phí tính quy đổi vốn đầu tư; - Chi phí thuê kiểm tóan, chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết tóan. 2.2.5. Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản - Thẩm tra tính pháp lý của các chi phí đầu tư đề nghị không tính vào giá trị tài sản: nội dung chi phí, nguyên nhân và căn cứ đề nghị không tính chi phí vào giá trị tài sản, thẩm quyền của cấp cho phép được quyết tóan chi phí đầu tư thực hiện nhưng không tính vào giá trị tài sản; - Thẩm tra các khỏan chi phí chủ đầu tư đề nghị không tính vào giá trị tài sản công trình theo chế độ hiện hành của Nhà nước; - Thẩm tra các chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng được phép không tính vào giá trị tài sản; - Xác định chi phí thiệt hại được cấp có thẩm quyền quyết định hủy bỏ, cho phép không tính vào tài sản. Cần kiểm tra đối chiếu giữa biên bản xác định khối lượng hủy bỏ thực tế với quyết định cho phép hủy bỏ của cấp có thẩm quyền. 2.2.6. Thẩm tra xác định giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng - Căn cứ kết quả thẩm tra chi phí đầu tư của dự án, xác định giá trị tài sản công trình hình thành sau đầu tư. - Tính phân bổ các chi phí khác cho các hạng mục công trình. - Xác định chi phí đầu tư hình thành tài sản bao gồm: chi phí đầu tư hình thành tài sản cố định và tài sản lưu động. - Xác định giá trị, danh mục tài sản bàn giao cho các đối tượng quản lý, sử dụng. 2.2.7. Thẩm tra xác định giá trị vật tư thiết bị tồn đọng sau khi quyết tóan - Thẩm tra tổng số vốn đã thanh tóan cho dự án, xác định số vốn thanh tóan các nhà thầu theo các hạng mục, khỏan mục chi phí đề nghị quyết tóan. - Căn cứ số liệu các khỏan mục chi phí đã được xác định sau khi thẩm tra quyết tóan, số vốn đã thanh tóan và tình hình công nợ báo cáo của chủ đầu tư, xác định các khỏan nợ phải thu phải trả giữa chủ đầu tư và các đơn vị cá nhân có liên quan. - Thẩm tra giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng theo sổ kế tóan, đối chiếu với số liệu kiểm kê thực tế. - Các lọai vật tư mua sắm phải theo dự tóan được duyệt, việc quản lý sử dụng phải theo quy định riêng của từng lọai. - Các lọai vật tư thiết bị được tính tóan, đánh giá đúng số lượng, đúng giá trị thể hiện trên báo cáo quyết tóan. - Xem xét, kiến nghị phương án xử lý của Chủ đầu tư đối với giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng. - Thẩm tra giá trị tài sản của ban quản lý dự án. III. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TÓAN 1. Biểu mẫu báo cáo quyết tóan 1.1. Đối với dự án hòan thành: chủ đầu tư lập các biểu theo mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA kèm theo Quyết định này 1.2. Đối với dự án quy họach hòan thành, chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền chủ đầu tư lập các biểu theo mẫu số 02, 07, 08, 09/QTDA kèm theo Quyết định này. 2. Hồ sơ trình duyệt quyết tóan 2.1. Đối với dự án quy họach; chi phí chuẩn bị đầu tư được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết tóan của chủ đầu tư (bản gốc); - Báo cáo quyết tóan theo quy định tại điểm 1.2 mục III phần II của quy trình này (bản gốc, 05 bộ); Riêng bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh tóan vốn chuẩn bị đầu tư có nhận xét, đánh giá, kiến nghị trong quá trình cấp, cho vay, thanh tóan của cơ quan cấp phát thanh tóan, cho vay (Mẫu số 08/QTDA). Trường hợp dự án do nhiều cơ quan thanh tóan và cho vay thì phải đối chiếu xác nhận với từng cơ quan cấp phát, cho vay. - Quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành chuẩn bị đầu tư hoặc kế họach chuẩn bị đầu tư (bản sao); - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao); - Dự tóan chi phí chuẩn bị đầu tư được duyệt (bản gốc); - Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có tư cách pháp nhân, hợp đồng bổ sung (bản gốc); - Kế họach vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm được cấp có thẩm quyền giao (bản sao); - Thanh lý hợp đồng giữa ban quản lý dự án và đơn vị tư vấn (bản gốc); 2.2. Hồ sơ thẩm tra quyết tóan dự án hòan thành đối với chi phí xây dựng - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết tóan của chủ đầu tư (bản gốc); - Báo cáo quyết tóan theo quy định tại điểm 1.1 mục III phần II của quy trình này (bản gốc, 05 bộ); Riêng bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh tóan vốn chuẩn bị đầu tư có nhận xét, đánh giá, kiến nghị trong quá trình cấp, cho vay, thanh tóan của cơ quan cấp phát thanh tóan, cho vay (Mẫu số 08/QTDA). Trường hợp dự án do nhiều cơ quan thanh tóan và cho vay thì phải đối chiếu xác nhận với từng cơ quan cấp phát, cho vay. - Quyết định phê duyệt dự án (hoặc báo cáo đầu tư, báo cáo KTKT) đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao); - Tổng dự tóan kèm theo Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự tóan kể cả dự tóan bổ sung, thay đổi (nếu có) (bản gốc); - Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu (trường hợp đấu thầu) hoặc Quyết định chỉ định thầu (hồ sơ chỉ định thầu) (bản sao hoặc bản gốc); - Hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, hồ sơ dự thầu của các nhà thầu trúng thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu, các văn bản bổ sung trong quá trình đấu thầu và thực hiện gói thầu (bản gốc); - Hồ sơ hòan công (bản gốc); - Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và các nhà thầu, các đơn vị cá nhân tham gia thực hiện dự án, hợp đồng kinh tế bổ sung (bản gốc); - Các biên bản nghiệm thu bộ phận công trình, giai đọan thi công xây dựng, biên bản tổng nghiệm thu dự án hoặc công trình, hạng mục công trình hòan thành bàn giao để đưa vào sử dụng (bản gốc); - Các biên bản bàn giao tài sản giữa chủ đầu tư với đơn vị sử dụng (bản gốc); - Dự tóan chi tiết được duyệt cho từng hạng mục công trình (chi tiết phải khớp với quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt); - Báo cáo kết quả thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự tóan (bản gốc); - Tòan bộ các bản quyết tóan khối lượng dự án hòan thành giữa A-B (bản gốc); - Báo cáo kết quả kiểm tóan quyết tóan dự án hòan thành (nếu có, bản gốc); kèm theo văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm tóan giải trình các điểm thống nhất, chưa thống nhất với kết quả kiểm tóan, kiến nghị; - Kết luận thanh tra. Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm tóan của cơ quan kiểm tóan nhà nước (nếu có, bản gốc); kèm theo báo cáo thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tóan nhà nước của chủ đầu tư; - Kế họach đầu tư hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. 2.3. Hồ sơ thẩm tra chi phí thiết bị và lắp đặt - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết tóan của chủ đầu tư (bản gốc); - Báo cáo quyết tóan theo quy định tại điểm 1.1 mục III phần II của quy trình này (bản gốc, 05 bộ); Riêng bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh tóan vốn chuẩn bị đầu tư có nhận xét, đánh giá, kiến nghị trong quá trình cấp, cho vay, thanh tóan của cơ quan cấp phát thanh tóan, cho vay (Mẫu số 08/QTDA). Trường hợp dự án do nhiều cơ quan thanh tóan và cho vay thì phải đối chiếu xác nhận với từng cơ quan cấp phát, cho vay. - Các văn bản pháp lý có liên quan; - Hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, hồ sơ dự thầu của các nhà thầu trúng thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu, các văn bản bổ sung trong quá trình đấu thầu và thực hiện gói thầu (bản gốc); - Biên bản nghiệm thu thiết bị và nghiệm thu lắp đặt thiết bị; - Tòan bộ các bản quyết tóan khối lượng dự án hòan thành giữa A-B (bản gốc); - Báo cáo kết quả kiểm tóan quyết tóan dự án hòan thành (nếu có, bản gốc); kèm theo văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm tóan giải trình các điểm thống nhất, chưa thống nhất với kết quả kiểm tóan, kiến nghị; - Kết luận thanh tra. Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm tóan của cơ quan kiểm tóan nhà nước (nếu có, bản gốc); kèm theo báo cáo thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tóan nhà nước của chủ đầu tư; - Kế họach đầu tư hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. - Danh mục thiết bị và chủng lọai thiết bị phải phù hợp với quyết định đầu tư và dự tóan được duyệt. Nếu thay đổi phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan quyết định đầu tư. - Đối với thiết bị nhập khẩu thì hợp đồng nhập khẩu thiết bị phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành; - Chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng thiết bị; - Danh mục đóng gói thiết bị; - Chứng nhận bảo hiểm; - Hóa đơn thương mại... 2.4. Hồ sơ thẩm tra quyết tóan các chi phí tư vấn và các chi phí khác a) Đối với dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng ngân sách nhà nước - Quyết định phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng; - Quyết định phê duyệt dự tóan chi phí thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng; - Dự tóan chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Danh sách chi trả cho các tổ chức, cá nhân được nhận tiền bồi thường đã có chữ ký xác nhận của các tổ chức, cá nhân nhận tiền đền bù. b) Đối với chi phí khảo sát xây dựng - Phương án khảo sát được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; - Dự tóan chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Hợp đồng kinh tế A-B; - Báo cáo kết quả khảo sát; - Biên bản nghiệm thu hồ sơ kết quả khảo sát; - Bảng đề nghị thanh tóan chi tiết khối lượng thực hiện theo dự tóan được duyệt có chữ ký và đóng dấu của A-B. c) Đối với chi phí thiết kế - Chi phí thiết kế phải nằm trong dự tóan được duyệt; - Hợp đồng kinh tế A-B; - Biên bản nghiệm thu, bàn giao; - Bảng đề nghị quyết tóan khối lượng thực hiện có xác nhận của A-B; d) Đối với chi phí thẩm định thiết kế, thẩm định dự tóan, thẩm định dự án - Hợp đồng kinh tế giữa A-B; - Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư, dự tóan công trình; - Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; - Chứng từ chuyển tiền, phiếu thu tiền hoặc hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính. *Đối với chi phí ban quản lý dự án - Hồ sơ quyết tóan chi phí quản lý dự án hòan thành đối với BQLDA nhóm I và các Ban quản lý dự án thực hiện quản lý từ 05 dự án trở lên + Quyết định thành lập ban quản lý dự án (bản gốc); + Quyết định phê duyệt chi phí ban quản lý dự án (bản gốc); + Văn bản đề nghị quyết tóan; + Báo cáo quyết tóan chi phí quản lý dự án theo mẫu số 01/QT.QLDA; + Tổng hợp quyết tóan chi phí quản lý dự án theo mẫu số 02/QT.QLDA; + Báo cáo quyết tóan chi phí quản lý dự án theo mẫu số 03/QT.QLDA; + Tập sao các quyết định phê duyệt quyết tóan chi phí quản lý dự án các năm của dự án; - Đối với nhóm II + Quyết định thành lập ban quản lý dự án (bản gốc); + Báo cáo quyết tóan chi phí quản lý dự án theo mẫu số:01/QT.QLDA; + Bảng kê các chứng từ chi tiêu phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; + Chủ đầu tư lập tòan bộ chi phí quản lý dự án cùng với quyết tóan vốn đầu tư hòan thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng thể chung của dự án hòan thành. * Đối với chi phí quản lý chủ đầu tư thuê tư vấn - Hợp đồng kinh tế; - Biên bản nghiệm thu; - Bảng đề nghị thanh tóan có chữ ký của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. *Đối với một số chi phí khác như khởi công, nghiệm thu, khánh thành… - Dự tóan được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Đề nghị quyết tóan của chủ đầu tư; *Đối với chi phí thuê chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất - Hợp đồng kinh tế; - Dự tóan được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Bảng đề nghị thanh tóan của chủ đầu tư; *Đối với chi phí bảo hiểm công trình: - Hợp đồng bảo hiểm; - Bảng đề nghị thanh tóan của chủ đầu tư và các chứng từ khác có liên quan. 2.5. Báo cáo quyết tóan dự án hòan thành do chủ đầu tư lập trình phê duyệt Khi dự án, công trình, hạng mục công trình hòan thành đưa vào khai thác sử dụng. Chủ đầu tư lập báo cáo quyết tóan (lập thành 5 bộ) gửi cơ quan Tài chính các cấp thẩm tra trình phê duyệt bao gồm: - Tờ trình xin phê duyệt quyết tóan của chủ đầu tư kèm theo báo cáo quyết tóan vốn đầu tư dự án hòan thành của ban quản lý dự án theo mẫu biểu đính kèm của quyết định này gồm: - Báo cáo tổng hợp quyết tóan vốn đầu tư hòan thành (Mẫu số 01- QTDA): phản ánh tình hình tiếp nhận, quản lý nguồn vốn đầu tư dự án theo từng lọai nguồn vốn; - Các văn bản pháp lý liên quan (Mẫu số 02-QTDA): phản ánh các văn bản liên quan đến chủ trương thực hiện đầu tư, chi phí đầu tư chủ đầu tư đề nghị quyết tóan; - Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (Mẫu số 03- QTDA): phản ánh tình hình giải ngân vốn đầu tư qua các năm làm cơ sở quy đổi vốn đầu tư quyết tóan công trình; - Báo cáo chi phí đầu tư đề nghị quyết tóan theo dự án, công trình, hạng mục hòan thành (Mẫu số 04 - QTDA): phản ánh chi phí đầu tư đã thực hiện đề nghị quyết tóan của từng dự án, công trình, hạng mục công trình; - Báo cáo tài sản cố định mới tăng (Mẫu số 05-QTDA): phản ánh tòan bộ tài sản hình thành qua đầu tư về số lượng, nguyên giá và quy đổi; chi tiết theo từng đơn vị tiếp nhận sử dụng tài sản; - Báo cáo tài sản lưu động bàn giao (Mẫu số 06 - QTDA): phản ánh tòan bộ tài sản lưu động bàn giao cho sản xuất, sử dụng khi công trình (hạng mục công trình hòan thành) về số lượng, đơn giá theo chi phí thực tế và theo quy đổi; chi tiết theo đơn vị tiếp nhận sử dụng tài sản; - Tình hình thanh tóan và công nợ của dự án (Mẫu số 07 - QTDA): phản ánh giá trị thực hiện, tình hình thanh tóan và công nợ của dự án; chi tiết theo từng cá nhân, đơn vị tham gia thực hiện dự án tính từ khi thực hiện hợp đồng đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết tóan; - Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh tóan vốn đầu tư có nhận xét, đánh giá, kiến nghị trong quá trình cấp, cho vay, thanh tóan (Mẫu số 08 - QTDA). Trường hợp dự án do nhiều cơ quan thanh tóan và cho vay thì phải lập riêng từng bảng đối chiếu xác nhận cho từng nguồn vốn đầu tư, cho từng cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh tóan vốn đầu tư của dự án; Sau khi cơ quan Tài chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ của phần thực hiện dự án theo báo cáo của chủ đầu tư lập: (bao gồm hồ sơ quyết tóan phần xây dựng, hồ sơ quyết tóan phần thiết bị và lắp đặt, hồ sơ quyết tóan chi phí tư vấn và chi phí khác). Cơ quan Tài chính các cấp tổ chức thẩm tra theo đúng thời gian quy định. Cơ quan Tài chính tỉnh không thẩm định các dự án đầu tư bằng nguồn vốn trung ương do các cơ quan, đơn vị trung ương thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh; Trường hợp các Bộ, Ngành có yêu cầu chủ đầu tư phải thẩm định tại địa phương trước khi trình các Bộ, Ngành phê duyệt quyết tóan; thì chủ đầu tư phải có văn bản đề nghị gửi cơ quan chủ trì thẩm định. Phần III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO KIỂM TRA I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO - Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo tình hình quyết tóan vốn đầu tư dự án hòan thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết tóan theo mẫu số 02/THQT kèm theo, chậm nhất vào 10 tháng7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15/01 năm sau đối với báo cáo năm; - Phòng Tài chính các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo tình hình quyết tóan vốn đầu tư các dự án hòan thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo mẫu số 01/THQT kèm theo gửi Sở Tài chính chậm nhất vào 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20/01 năm sau đối với báo cáo năm; - Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp tình hình quyết tóan vốn đầu tư dự án hòan thành thuộc địa phương quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo mẫu số 01/THQT kèm theo gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào 20/7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 30/01 năm sau đối với báo cáo năm; II. THỜI GIAN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TÓAN, THẨM TRA QUYẾT TÓAN VỐN ĐẦU TƯ Thời gian quy định lập báo cáo quyết tóan dự án hòan thành được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng và thẩm tra phê duyệt quyết tóan tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: Dự án Quan trọng quốc gia Nhóm A Nhóm B Nhóm C Dự án lập BCKTKTXD DA có TMĐT nhỏ hơn 1 tỷ đồng Thời gian lập báo cáo QT 12 tháng 12 tháng 9 tháng 6 tháng 3 tháng 3 tháng Thời gian TT phê duyệt QT 10 tháng 7 tháng 5 tháng 4 tháng 2 tháng 1 tháng III. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA: Cơ quan Tài chính các cấp: định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết tóan dự án hòan thành của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; kịp thời uốn nắn sai sót, xử lý vi phạm. Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế họach các huyện, thành phố Thái Nguyên, Thị xã Sông Công có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư, lập quyết tóan vốn đầu tư và thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư phản ảnh kịp thời về Sở Tài chính Thái Nguyên để nghiên cứu, bổ sung./.