Thông tư 17-BTC/ĐT
Hướng dẫn chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình đường dây 500KV Bắc-Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 1992-05-28

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 17-BTC/ĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1992 THÔNG TƯ SỐ 17- BTC/ĐT NGÀY 28-5-1992 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VỚI CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500 KV BẮC - NAM Căn cứ Quyết định số 61/CT ngày 25-2-1992 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc phê duyệt Luận chứng kinh tế - kỹ thuật hệ thống tải điện 500kv Bắc Nam, Chỉ thị số 161/CT ngày 11-5-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về nguồn vốn và quản lý cấp phát vốn cho công trình; Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đối với công trình Đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV như sau: I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Để được cấp phát vốn, công trình phải có đủ luận chứng kinh tế kỹ thuật, tổng dự tóan hoặc dự tóan hạng mục công trình được duyệt, kế họach giá trị khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản, kế họach tiến độ thi công, kế họach cấp phát vốn đầu tư để thanh tóan sản phẩm xây dựng cơ bản hòan thành được duyệt trong năm kế họach. 2. Căn cứ vào kế họach đầu tư và kế họach cấp phát vốn đầu tư trong năm kế họach được duyệt, căn cứ vào tiến độ thực hiện kế họach, Bộ Tài chính cấp phát vốn cho đủ đầu tư qua Cục Kho bạc Nhà nước để Cục Kho bạc Nhà nước thông qua bộ máy hệ thống của mình, cấp phát vốn thanh tóan cho công trình hoặc hạng mục công trình khi có khối lượng xây dựng cơ bản hòan thành theo chế độ quy định. Do đặc điểm công tác thi công xây dựng công trình, quá trình cấp phát vốn đối với công trình được thực hiện qua các bước: tạm ứng vốn, cấp phát thanh tóan, quyết tóan. 3. Chủ đầu tư được mở tài khỏan tiền gửi tại Cục Kho bạc Nhà nước hoặc tại các Chi cục Kho bạc Nhà nước (nếu cần thiết) và phải thực hiện theo đúng chế độ mở, sử dụng tài khỏan của Kho bạc Nhà nước. Chủ đầu tư và chủ quản đầu tư (Bộ Năng lượng) được quyền sử dụng và chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn cấp phát đúng mục đích, theo kế họach được duyệt, có hiệu quả, chấp hành chính sách giá, chất lượng, thời hạn đưa công trình vào sử dụng, quyết tóan với Bộ Tài chính tòan bộ số vốn đã được cấp phát cho công trình theo chế độ quy định và chịu sự kiểm tra, kiểm sóat của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước. II- VỀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TRÌNH Tòan bộ nguồn vốn dùng để đầu tư xây dựng công trình Đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV (gồm vốn vay nước ngòai, vốn vay dân, vốn của ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác nếu có) đều phải tập trung vào ngân sách Nhà nước (qua Cục Kho bạc Nhà nước) và do Bộ Tài chính thống nhất quản lý). III- LẬP VÀ XÉT DUYỆT KẾ HỌACH CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ 1. Hàng năm, chủ đầu tư lập kế họach đầu tư xây dựng cơ bản và kế họach cấp phát vốn đầu tư gửi cơ quan chủ quản đầu tư (Bộ Năng lượng), Bộ Tài chính và Cục Kho bạc Nhà nước. Bộ Năng lượng có trách nhiệm kiểm tra xem xét và bảo vệ kế họach với Ủy ban kế họach Nhà nước và Bộ Tài chính trước khi trình Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt. Kế họach cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của công trình phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau: - Giá trị sản phẩm xây dựng cơ bản hòan thành (gồm XL, Tiểu ban, KTCB khác) trong năm kế họach đủ tiêu chuẩn để ngân sách cấp phát vốn thanh tóan. - Giá trị sản phẩm xây dựng cơ bản hòan thành của năm kế họach nhưng chuyển năm sau thanh tóan. - Giá trị sản phẩm xây dựng cơ bản hòan thành trong kế họach năm trước chưa được cấp phát vốn thanh tóan. - Tổng số vốn để ngân sách cấp phát trong năm kế họach (kế họach cả năm có phân theo qúy; kế họach hàng qúy có phân theo tháng) theo tiến độ có khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện được thanh tóan. 2. Các căn cứ chủ yếu để lập kế họach: - Tổng mức vốn đầu tư được duyệt, tổng tiến độ thực hiện đầu tư của công trình, hạng mục công trình. - Kết quả đầu tư tính từ khởi công đến cuối năm báo cáo. - Các mục tiêu phải hòan thành trong năm kế họach. - Các hợp đồng mua vật tư, thiết bị; dự kiến vật tư, thiết bị về trong năm theo hợp đồng đã ký. - Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan. 3. Khi kế họach đầu tư xây dựng cơ bản đã được Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt, Bộ Năng lượng tính tóan, xác định lại kế họach vốn ngân sách cấp phát theo qúy, tháng và bảo vệ với Bộ Tài chính, Cục Kho bạc Nhà nước để cân đối vào dự tóan ngân sách Nhà nước năm kế họach. Sau khi dự tóan ngân sách Nhà nước được duyệt, Bộ Tài chính thông báo kế họach cấp phát vốn đầu tư cho chủ quản đầu tư (Bộ Năng lượng) và chủ đầu tư; đồng thời căn cứ vào kế họach đã thông báo, đảm bảo vốn để Kho bạc Nhà nước cấp phát thanh tóan theo tiến độ thi công xây dựng công trình. IV- CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ 1. Chuyển vốn ngân sách Nhà nước sang Cục Kho bạc Nhà nước: Căn cứ vào kế họach cấp phát vốn ngân sách cho công trình được duyệt, Vụ đầu tư (thuộc Bộ Tài chính) làm thủ tục chuyển vốn của ngân sách sang Cục Kho bạc Nhà nước để cấp phát thanh tóan cho công trình trên cơ sở các tài liệu sau đây: - Luận chứng kinh tế kỹ thuật, tổng dự tóan hoặc dự tóan hạng mục công trình được duyệt. - Kế họach tiến độ thi công công trình - Kế họach cấp phát vốn đầu tư (gồm vốn trong nước, vốn ngòai nước) từng tháng, qúy. - Báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện kế họach đầu tư xây dựng công trình. Số vốn của mỗi lần chuyển (theo tháng) bằng tổng giá trị sản phẩm xây dựng cơ bản thực hiện (gồm xây lắp, thiết bị, KTCB khác) trong thời kỳ đó, trừ đi (-) số vốn đã tạm ứng kỳ trước, cộng với (+) số vốn cần ứng kỳ sau. Cục Kho bạc Nhà nước mở tài khỏan riêng để tiếp nhận, quản lý và cấp phát thanh tóan vốn đầu tư cho công trình. 2. Cấp phát vốn đầu tư: Trong phạm vi nguồn vốn của ngân sách chuyển sang, Cục Kho bạc Nhà nước tổ chức thẩm định khối lượng hòan thành theo chế độ quy định và thực hiện cấp phát thanh tóan cho công trình. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi đến Cục Kho bạc Nhà nước các tài liệu theo quy định về trình tự xây dựng cơ bản làm căn cứ pháp lý cho việc cấp phát, bao gồm: - Luận chứng kinh tế kỹ thuật và văn bản phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật. - Kế họach (gồm kế họach tiến độ thi công, kế họach đầu tư xây dựng cơ bản và kế họach cấp phát vốn đầu tư). - Tổng dự tóan công trình hoặc dự tóan hạng mục công trình được duyệt. - Các hợp đồng kinh tế phục vụ cho việc xây dựng công trình. - Các tài liệu khác có liên quan. a) Cấp phát tạm ứng: Đơn vị chủ đầu tư của công trình Đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV được Cục Kho bạc Nhà nước tạm ứng vốn đầu tư đảm bảo tiến độ xây dựng công trình, căn cứ vào những tài liệu sau: - Cấp tạm ứng vốn trong nước: + Kế họach đầu tư và kế họach cấp phát vốn đầu tư kế họach (có chia tháng, qúy trong năm). + Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp và mua, gia công thiết bị trong nước. + Báo cáo tình hình thực hiện khối lượng và sử dụng vốn đầu tư. + Giấy đề nghị tạm ứng vốn của chủ đầu tư (được cơ quan chủ quản đầu tư chấp nhận). - Cấp tạm ứng vốn ngọai tệ: + Kế họach sử dụng vốn ngọai tệ được Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt. + Hợp hộp nhập khẩu vật tư (thiết thị cho công trình). + Giấy đề nghị tạm ứng vốn ngọai tệ của chủ đầu tư (được cơ quan chủ quản đầu tư chấp nhận). Hàng tháng chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục yêu cầu Kho bạc Nhà nước cấp vốn thanh tóan khối lượng xây dựng cơ bản hòan thành và hòan trả vốn tạm ứng. Trên cơ sở yêu cầu của chủ đầu tư, Cục Kho bạc Nhà nước tổ chức thẩm tra khối lượng xin cấp vốn và thực hiện cấp phát vốn thanh tóan cho công trình. b) Cấp phát thanh tóan khối lượng xây lắp hòan thành: Khối lượng xây lắp hòan thành theo chế độ quy định, được Kho bạc Nhà nước cấp vốn thanh tóan trên cơ sở các chứng từ sau đây: - Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp: - Biên bản nghiệm thu có A - B xác nhận. - Phiếu giá được lập do A - B xác nhận theo đúng đơn giá dự tóan, thiết kế được duyệt. - Ủy nhiệm chi và hóa đơn thanh tóan khác. Những khối lượng phát sinh ngòai chế độ trong quá trình xây lắp do những nguyên nhân khách quan, chủ đầu tư phải cung cấp và chứng minh đầy đủ các căn cứ pháp lý được cơ quan tài chính cấp trên có thẩm quyền phê duyệt thì mới được xem xét để cấp phát vốn thanh tóan. c) Cấp phát thanh tóan thiết bị: + Thiết bị trong nước (thiết bị cần lắp và không cần lắp): trong phạm vi dự tóan về thiết bị, chỉ tiêu kế họach (phần thiết bị), Kho bạc Nhà nước cấp phát thanh tóan về thiết bị trên cơ sở các chứng từ sau: - Hợp đồng mua thiết bị - Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho - Hóa đơn chi phí vận chuyển, gia công, bảo dưỡng - Hợp đồng mua vật tư, phụ tùng và hóa đơn (thiết bị cần lắp) - Giấy đề nghị chuyển tiền: + Giấy đề nghị chuyển tiền + Thiết bị mua của nước ngòai. - Hợp đồng mua thiết bị của nước ngòai, ghi rõ số tiền phải trả trước. - Giấy đề nghị chuyển tiền. - Lần thanh tóan cuối cùng, chủ đầu tư phải xuất trình các chứng từ: - Hóa đơn của nước ngòai bán thiết bị - Hóa đơn nhập kho của chủ đầu tư - Biên bản nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt vào công trình. Tiền để thanh tóan có thể là ngọai tệ hoặc đồng Việt Nam được tính theo tỉ giá tại thời điểm chuyển tiền do Ngân hàng ngọai thương công bố. d) Cấp phát thanh tóan vốn kiến thiết cơ bản khác: Căn cứ vào kế họach và dự tóan các khỏan chi kiến thiết cơ bản khác được duyệt, Kho bạc Nhà nước cấp phát trên cơ sở các chứng từ sau: - Biên bản đền bù đất, hoa màu, tài sản... - Hợp đồng khảo sát, kiến thiết và biên bản nghiệm thu -... Những khỏan chi có tính xây lắp được cấp phát như đối với sản phẩm xây lắp. - Ủy nhiệm chi và các hóa đơn thanh tóan khác có liên quan. Việc cấp phát thanh tóan lần cuối cùng khi hạng mục công trình hòan thành và tòan bộ công trình hòan thành được thực hiện trên cơ sở biên bản nghiệm thu và quyết tóan được duyệt. V- KIỂM TRA XÉT DUYỆT QUYẾT TÓAN Cơ quan chủ quản đầu tư (Bộ Năng lượng) có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên tình hình thực hiện kế họach đầu tư xây dựng cơ bản, tình hình sử dụng vốn cấp phát của chủ đầu tư, kịp thời xử lý những trường hợp sử dụng vốn không đúng mục đích, kế họach được duyệt, sai chính sách chế độ quản lý thống nhất về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước. Đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết kịp thời những vướng mắc của đơn vị cơ sở. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập kế họach cấp phát ngân sách; kiểm tra thường xuyên và đột xuất tình hình sử dụng vốn cấp phát cho công trình. Nếu phát hiện các trường hợp cấp phát và sử dụng vốn không đúng mục đích và kế họach được duyệt, sai chính sách chế độ thì áp dụng biện pháp thu hồi số vốn đã cấp phát hoặc tạm dừng việc cấp phát vốn để xử lý. Hết năm kế họach chủ đầu tư phải quyết tóan tòan bộ số vốn đã được cấp phát trong năm gửi Bộ Năng lượng, Bộ Tài chính và Cục Kho bạc Nhà nước, Bộ Năng lượng (cơ quan chủ quản đầu tư) có trách nhiệm tổ chức xét duyệt quyết tóan theo chế độ quy định (sau khi có ý kiến thẩm định của Cục Kho bạc) và gửi Bộ Tài chính. Khi hạng mục công trình và tòan bộ công trình đã hòan thành, chủ đầu tư có trách nhiệm quyết tóan tòan bộ số vốn đầu tư của công trình hoặc hạng mục công trình, Bộ Năng lượng (cơ quan chủ quản đầu tư, có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, tổ chức hội đồng thẩm định xét duyệt quyết tóan công trình và báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban kế họach Nhà nước, Bộ Tài chính. VI- ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH Quy định này được áp dụng cho công dụng cho công trình hệ thống Đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV, thực hiện từ ngày 1-5-1992. Cục Kho bạc Nhà nước hướng dẫn cụ thể để các Chi cục kho bạc tổ chức thực hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, Bộ Năng lượng, Ban quản lý công trình Đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV và các đơn vị cơ sở phản ánh kịp thời với Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./. Hồ Tế (Đã ký)