Nghị quyết 75/2008/NQ-HĐND
Về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Vĩnh Long
Ngày ban hành: 2008-07-17

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 75/2008/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 17 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh kế họach vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 ______________________ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA VII KỲ HỌP LẦN THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-TTg , ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế họach đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát; Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND, ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự tóan thu, chi ngân sách địa phương năm 2008, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2008, kế họach vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2008; Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà sóat danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh kế họach vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. * Điều chỉnh kế họach vốn xây dựng cơ bản năm 2008: - Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 bố trí 701,33 tỷ đồng. Điều chỉnh giữ nguyên 701,33 tỷ đồng. Trong đó: a) Công trình giữ nguyên theo kế họach đầu năm: Gồm 38 danh mục công trình. Bố trí kế họach 249.230 tỷ đồng. b) Công trình giãn tiến độ: Gồm 13 dự án, công trình và khối huyện thị: Bố trí kế họach 243 tỷ đồng, điều chỉnh lại còn 191,5 tỷ đồng - giảm 51,5 tỷ đồng. c) Công trình tạm dừng: 7 dự án, công trình tạm dừng: Với tổng mức vốn 35 tỷ đồng. d) Công trình bổ sung phần trượt giá: - 8 dự án công trình được bổ sung cho đủ vốn do trượt giá. Theo kế họach đầu năm bố trí 53,1 tỷ đồng, điều chỉnh bổ sung lên 83,3 tỷ đồng - tăng 30,2 tỷ đồng. đ) Công trình bổ sung kế họach đầu năm chưa phân khai: Kế họach đầu năm chưa phân khai 121 tỷ đồng, điều chỉnh tăng lên 177,30 tỷ đồng. (Cụ thể từng danh mục công trình có biểu chi tiết kèm theo). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp lần thứ 14 thông qua ngày 17/7/2008, có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Đã ký Phan Đức Hưởng KẾ HỌACH RÀ SÓAT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2008 TỈNH VĨNH LONG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 75/2008/NQ-HĐND, ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long) ________________________ Đơn vị tính: Triệu đồng STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH KẾ HỌACH ĐẦU NĂM 2008 KẾ HỌACH ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ LÝ DO TĂNG - GIẢM TỔNG SỐ: 701.330 701.330 A CÔNG TRÌNH GIỮ NGUYÊN THEO KẾ HỌACH 249.230 249.230 1 Quy họach, CBĐT, CB TH dự án 30.000 30.000 2 Cống Miễu Trắng - Tam Bình 1.600 1.600 Đã hòan thành 3 Cống Bà Thông - Trà Ôn 600 600 Đã hòan thành 4 Cống Chín Hỷ - Trà Ôn 2.500 2.500 Chuẩn bị khởi công 5 Cống Tám Sóai - Long Hồ 1.800 1.800 Đang điều chỉnh tổng mức đầu tư 6 NV+ ĐBB kênh Thống Nhất - Thủ Điểu 1.000 1.000 Đang đền bù giải phóng mặt bằng 7 NV+ ĐBB sông Mai Phốp 1.100 1.100 Chuẩn bị nghiệm thu 8 Đê bao Rạch Tra - Thiện Mỹ (JBIC) 2.000 2.000 Đang thi công, đạt 20% 9 HT cấp nước tt cụm xã Cái Ngang 8.000 8.000 Đang điều chỉnh tổng mức đầu tư 10 Đường tỉnh 907 18.000 18.000 Đang thi công gói thầu số 2, 3; đạt 90% 11 ĐT 908 (đường vào 2 đầu cầu của 23 cầu) 6.000 6.000 Đang thi công đường vào 23 cầu, đạt 80% 12 Trường THPT Vũng Liêm 8.000 8.000 Chuẩn bị nghiệm thu 13 Trường THPT Hòa Ninh - Long Hồ 6.000 6.000 Chuẩn bị khởi công 14 Trường Chính trị Phạm Hùng 2.200 2.200 Chuẩn bị nghiệm thu 15 Trường THPT Phạm Hùng - Long Hồ 1.500 1.500 Đã hòan thành 16 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 2.000 2.000 Đang thi công gói thầu san lấp mặt bằng 17 Đề án XD nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh 40.000 40.000 Dự kiến tháng 9 hòan thành 18 Trường Năng khiếu TDTT 3.200 3.200 Đang áp giá bồi hòan 19 Thiết bị y tế tỉnh, huyện 9.000 9.000 Đang trình UBND tỉnh phê duyệt dự án 20 Công viên chiến thắng Mậu Thân 15.000 15.000 Đã hòan thành ép cọc thử 21 Nhà bia di tích khu căn cứ CM Cái Ngang 400 400 Chuẩn bị nghiệm thu 22 Đình Vĩnh Thuận - Trà Ôn 1.200 1.200 Chuẩn bị nghiệm thu 23 Hỗ trợ đồng bào dân tộc theo QĐ134 11.320 11.320 Đang khảo sát 4 nhà máy nước 24 HTCS QL57 (Đồng Quê - phà Đình Khao) 2.600 2.600 Đang lập KHĐT và HSMT 25 Nạo vét 4 kênh thóat nước KCN Hòa Phú 1.200 1.200 Đang điều chỉnh giá bồi hòan 26 Tin học hóa các cơ quan Đảng (Đề án 06) 1.100 1.100 27 Trụ sở Văn phòng Đòan Đại biểu QH VL 1.950 1.950 Thi công đạt 70% khối lượng 28 Công trình công cộng ngòai Bệnh viện Đa khoa tỉnh 2.100 2.100 29 Hỗ trợ chia tách huyện (huyện Bình Tân) 5.000 5.000 Đã thực hiện phần xây lắp 30 Đối ứng CT ứng dụng CNTT vào công tác QL TC 1.600 1.600 Đang lập thiết kế hệ thống mạng 31 NLV Công an xã 3.000 3.000 Đang thi công 9 nhà làm việc 32 Vốn đối ứng ODA 10.550 10.550 Đang triển khai 33 Thanh tóan khối lượng hòan thành 15.000 15.000 Thanh tóan đạt 40% 34 Trả vốn gốc và lãi vay Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long 17.000 17.000 Dự kiến trả 14,8 tỷ đồng trong tháng 7 35 Trả lãi QL57 1.800 1.800 Đã trả 36 Chương trình mục tiêu quốc gia 4.500 4.500 Đang thi công hệ thống cấp nước 37 Chi hỗ trợ DN cung cấp hàng hóa dịch vụ công ích 2.410 2.410 Đang điều chỉnh dự án cung cấp thiết bị 38 Chi hỗ trợ nhà tình nghĩa 7.000 7.000 Đang triển khai B CÔNG TRÌNH GIÃN TIẾN ĐỘ 243.000 191.500 Giảm 51,5 tỷ 1 Hạ tầng thủy sản 5.000 2.200 Chỉ sử dụng 2,2 tỷ trại giống TS Cồn Giông là hòan thành 2 Cống Cầu Lớn - Mang Thít 2.200 500 Chỉ bồi hòan, chưa khởi công do điều chỉnh TMĐT 3 Cống Sáu Mập 2.200 500 Chỉ bồi hòan, chưa khởi công do điều chỉnh TMĐT 4 Đường tỉnh 901 (3 cống đọan Vũng Liêm) 5.000 3.500 Chỉ làm 2 cống, giảm 1 cống do không có yêu cầu 5 Đường tỉnh 909 (11 cống đọan LH - Cái Ngang) 6.000 5.000 Vướng giải tỏa và mùa nước lớn 6 Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Minh 25.000 20.000 Khả năng không sử dụng hết vốn do bố trí vốn thêm TW bổ sung 7 Bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm 20.000 15.000 Khả năng không sử dụng hết vốn do bố trí vốn thêm TW bổ sung 8 Công viên tượng đài Tiểu đòan 857 9.000 1.200 Chỉ kịp san lấp mặt bằng 9 Hỗ trợ tạo qũy đất sạch 30.000 10.000 Chỉ sử dụng hết 10 tỷ đồng cho công tác bồi hòan và chi phí đo đạc các cụm công nghiệp 10 Hỗ trợ công tác QH, QL đất đai, cấp GCN quyền SDĐ 6.500 3.500 Khả năng chỉ thực hiện được 3,5 tỷ đồng 11 NLV Ban Chỉ huy Quân sự xã 1.500 500 Giảm 1 tỷ để thanh tóan các hạng mục phụ BCH quân sự Long Hồ 12 Trường THPT Nguyễn Thông 3.000 2.000 Do đã thanh tóan 1 phần khối lượng năm 2007 13 Khối huyện - thị (do khối huyện - thị tự điều chỉnh) 127.600 127.600 Giảm 25,52 tỷ đồng do khối huyện - thị tự điều chỉnh trong nội bộ - Thị xã Vĩnh Long 39.000 39.000 - Huyện Bình Minh 12.600 12.600 - Huyện Long Hồ 11.200 11.200 - Huyện Trà Ôn 13.400 13.400 - Huyện Mang Thít 9.100 9.100 - Huyện Vũng Liêm 17.400 17.400 - Huyện Tam Bình 12.500 12.500 - Huyện Bình Tân 12.400 12.400 C CÔNG TRÌNH TẠM DỪNG 35.000 1 Đê bao vườn CAT Tích Thiện - Vĩnh Xuân 4.100 Đang đ/c TMĐT, chưa có PA bồi hòan tổng thể và chi tiết 2 Nạo vét kênh Rạch Sâu - Vũng Liêm 5.500 Đang đ/c TMĐT, chưa có PA bồi hòan tổng thể và chi tiết 3 Trường THCS thị trấn Trà Ôn 7.000 Chưa có PA bồi hòan tổng thể và chi tiết 4 CT bố trí sắp xếp lại DC theo QĐ 193 2.000 Chưa có dự án 5 HTTN + vỉa hè đường Lý Thường Kiệt 900 Đang điều chỉnh dự án - công trình chưa cấp bách 6 Thư viện Tổng hợp tỉnh 7.500 Đang đ/c DA, chưa có PA bồi hòan tổng thể và chi tiết 7 Kè bảo vệ khu vực TT Bình Minh 8.000 Chỉ sử dụng hết nguồn TW bổ sung 8 tỷ của năm 2007 D CÔNG TRÌNH BỔ SUNG THÊM PHẦN TRƯỢT GIÁ 53.100 83.300 Tăng 30,2 tỷ 1 Kè bảo vệ bờ sông TT Vũng Liêm 3.400 13.400 Bổ sung để hòan thành trong năm 2008 2 Chương trình nước sạch và VSMTNT 3.000 4.300 Bổ sung HTCN xã Hiếu Thành 3 Cầu Thiềng Đức 8.000 18.000 Bổ sung để hòan thành trong năm 2008 4 Vốn đối ứng đường về TT các xã chưa có đường ôtô 14.000 17.000 Bổ sung phần trượt giá 5 Đường Bạch Đàn (tiểu dự án 1) 14.000 18.000 Bổ sung phần xây lắp 6 Khu lưu trú người bán dâm, không nơi cư trú 700 1.200 Bổ sung phần trượt giá 7 HTTN + vỉa hè đường Nguyễn Huệ 4.000 4.800 Bổ sung phần trượt giá 8 HTTN + vỉa hè đường Phạm Hùng 6.000 6.600 Bổ sung phần trượt giá E BỒI HÒAN TẠO MẶT BẰNG CHO CÁC CT TRỌNG ĐIỂM 121.000 177.300 1 Đường 2/9 nối dài đọan Nguyễn Huệ - sông Cái Cam 93.000 Chi phí bồi hòan đã được phê duyệt 2 Đường từ QL1A đi bờ sông Cổ Chiên và đường từ QL1A đi Nhà máy bia Sài Gòn - Vĩnh Long 24.000 Chi phí bồi hòan và 1 phần ứng xây lắp 3 Cầu Mỹ Hòa Tây (đường vào bến bốc dỡ VLXD BM) 15.000 Khả năng thi công 15 tỷ, số còn lại chuyển sang năm 2009 4 Đường dẫn vào KCN Bình Minh 8.000 Chi phí bồi hòan 5 Bồi hòan khu hành chính huyện Bình Minh 20.000 Đã lập PA bồi hòan tổng thể trình Sở TC 6 Công viên, tượng đài Nam kỳ khởi nghĩa 5.300 Đang tổ chức đấu thầu phần móng tượng đài 7 Kè đình Tân Hoa (tạm ứng trước khi TW chuyển về sẽ hòan lại) 2.000 Đang thi công 8 Bù giá cho các công trình giữ nguyên KH đầu năm 10.000 Ghi chú: Phần vốn các công trình giãn tiến độ của khối huyện - thị giảm 25,52 tỷ đồng do các huyện - thị tự bố trí công trình bổ sung thêm phần trượt giá của huyện. Vì vậy trong tổng số điều chỉnh của khối huyện - thị giữ nguyên theo kế họach đầu năm./.