Spreadsheet: 775623d1649234957-help-with-conditional-formatting-highlight-current-weeknr-cf-week-number-timeplan-2022-aligw
Sheet: Timeplan

2022 | Ugenr.
1
Agnete | [NAME] (tvær gransk 22 feb,  BH gransk 28 feb) |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4
 | Herning + (MYN) afl. 2.05.22 (Hjælp fra Nikita) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 16 | 8 | 12 |  | 10 | 10 | 10
 | [NAME] (DGNB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 8
 | *Storgården/Møllegårdsvænget (UP 04.02) | 16 | 19 | 16 | 8 | 8
 | Nærheden (Opfølgning) | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 8
 | Toppen 139, Roskilde (hjælpe [NAME]) |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 16 | 8 | x
 | Afd 11 B (Opfølgning)
 | *Egedal (PF 18.03)(MP xx.xx)(UP 23.06) | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 |  | 16 | 10 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x
 | Vestervang (eller [NAME]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10
 | Flegmade - AC (dips afl. 23.03.2022 / byggeansøgning 17.05.2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
 | Gauerslund plejecenter (Opfølgning)
 | Talentskolen
 | Bøgildlund (Opfølgning)
 | [NAME] (PF 14.01.22) | 4 | 1
 | AAB [NAME]
 | Rantzausbakke Lunden (Opfølgning)
 | [NAME] (DGNB 21.11) | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 2
 | [NAME] (DGNB 14.11) | 2 | 1
 | Grønland Oles Varehus |  |  | 4
 | Grønland Tuujuk (MYN 31.01/UP 31.03) | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 |  | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8
 | Helstrup - Retail (Opfølgning) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
 | Sydhavnsgade
 | Lægården - kalkulation |  |  |  |  | 8
 | Studietur
 | Beskrivelser - udvikling |  |  |  |  |  |  |  |  | 6
 | KS - udvikling
 | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 8
 | FRI |  | 6 | 8 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 8
 | Sum
[NAME] | Fynsvej (myn) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10
 | [NAME] (projektopfølgning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 1
 | Bækkelunden - Vonsild (disp) | 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10
 | Herning + (MYN) afl. 2.05.22 (Hjælpe Agnete) |  |  |  | 16
 | Tusindfryd (40 rækkehuse) disp 4.03 // MYN uge 19 |  |  |  |  | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
 | [NAME] (projektopfølgning) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6
 | Ørstedsvej, [NAME]. (disp afl. start april) | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 30 | 16 | 16
 | Ørstedsvej, [NAME]. (DGNB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4
 | Fårvang (projektopfølgning)
 | Nebelvej (projektopfølgning)
 | Birch - udvikling
 | NS 7-8  (my 08.04) | 8 | 24 | 24 | 8 | 3 | 16 |  |  | 10 | 8 | 16 | 2 | 16 | 16 |  | x
 | NS 5-6 (projektopfølgning) |  |  | 2 |  | 3
 | RA2 (DGNB) (afl. 14.01) |  | 8
 | RA3 (DGNB) (afl. 21.01)
 | Studietur
 | Revit-udvikling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3
 | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8
 | FRI |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 8
 | Sum
Carina | DCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3
 | [NAME] projektforslag
 | Lægården |  |  |  |  | 10
 | Lind daginstitution (disp.) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
 | Hegnet 51 |  | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 4
 | Emiliedalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 5
 | Villa i Viborg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 1
 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10
 |  | 2
 | [NAME] i Skejby - Projektering (AL) - KS af koter |  |  |  | 8
 | Flegmade - AC (dips afl. 23.03.2022 / byggeansøgning 17.05.2022) |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
 | Herning + |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | [NAME]
 |  | 2
 | Naturpark Østerhåb - Visionsplan |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3
 | [NAME] |  |  |  |  | 10
 | Kolding - Biodiversitet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3
 | Ørestad - Biodiversitet (hjælp fra KBH?)
 | [NAME]
 | Egedal
 | Eriksborgsvej (Mikkel B/Inge) MYN 24.03/11.04.22. UBP 19.05.22 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
 | LARK udvikling | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
 | Teamledelse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
 | Rekrutering |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3
 | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8
 | FRI | 8 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | 13 | 8 | 37 | 8 |  |  | 6 |  | 13 | 13 | 8
 | Sum
[NAME] | [NAME] (projektopfølgning) | 2 | 2 | 2 | 2
 | Nebelvej (projektopfølgning) | 2 | 2
 | Storgården/Møllegårdsvænget (beskrivelser) 04.02 |  | 4 | 4 | 4
 | [NAME] (Projektopfølgning) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
 | [NAME] (grovkotering) | 4
 | Mads Clausensvej (grovkotering) | 4 | 2 | 2
 | Ørstedvej (disp) opstart jan. 2022 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
 | NS 5-6 (projektopfølgning) |  | 2
 | NS 7-8  (Myndighedsprojekt) 17.01 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 7
 | Birch - udvikling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
 | Stadionvej (DGNB)
 | Ørstedvej (DGNB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4
 | Søholt, villa (Projektopfølgning) | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5
 | [NAME] (screening) 14.01 |  | 2
 | Kalsholt
 | Beskrivelsesudvikling
 | KS-udvikling | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
 | FRI
 | Sum
[NAME] | Nærheden (Teglbakken)
 | Frederiksberggade
 | [NAME] (tvær gransk 22 feb,  BH gransk 28 feb) |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  | x | x
 | [NAME] |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x
 | Vilh. Ehlerst Allé |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1
 | Grønland Pinguaraq (MYN7.1.21/21.01.21)
 | Grønland Pinguaraq (HP 25.2.21/5.3.21/19.3.21)
 | Grønland Pinguaraq (DGNB)
 | Grønland Qernertunnguit (MYN 12.03.21)
 | Grønland Qernertunnguit (DGNB)
 | [NAME] (UP 31.03) - Agnete | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x
 | [NAME] varehus (hjælp [NAME]) - Agnete | 4
 | Ikast Complete (MYN uge 18, HP uge 25) | 8 | 6 |  |  |  |  | 10 | 16 | 16 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | x
 | [NAME] (HP d. 29.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x
 | *Gl. havn Vejle | 6 | 12 |  |  |  | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | x | x
 | Lønnebergsvej |  |  |  |  |  | 2
 | Mads Clausensvej 12 (disp 06.04, Myn 07.06, UF 09.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 10 | 16 | 8 | x | x | x | x | x | x | x
 | Hegnet 1, Roskilde (udførselsesprojekt afl. uge 41) |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
 | Hegnet 51, Roskilde  (MYN afl. uge 5) - Carina |  | 1
 | Toppen 139, Roskilde | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16
 | Fælleshåbsvej (aflevering udgang april) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | x | 16 | 16
 | ContainerLiving sporparken (myn afl. uge 41) - Rikke/Helene | 16 | 4 |  |  |  |  | 5 | 1
 | ContainerLiving sporparken (DGNB) |  |  |  |  |  | 16 | 3 | 1
 | [NAME], Slagelse (ideoplæg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | Revit-udvikling |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
 | Studietur
 | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 24
 | FRI |  |  | 37 | 37 | 37 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 13 | 8 |  | 6 | 6 | 4 | 13
 | Sum
Nikita | [NAME] (Steen/AL) (uge11-18 disp 40 t) (uge18-26 40 t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 5 | 5 | 5
 | Herning + (disp. 18.02.2022) |  |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 24 | 10 | 20 | 20 | 12 | 10 |  | 10 | 10 | 10
 | Naturpark Østerhåb - Visionsplan |  |  |  | 5 | 10 | 5
 | Lind daginstitution (disp.) |  |  | 10 | 10
 | Ikast Sports Campus ([NAME]) | 20 | 20 |  |  |  | 22
 | Lægården (disp + projektforslag)
 | Flegmade - AC (dips afl. 23.03.2022 / byggeansøgning 17.05.2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5
 | Villa i Viborg |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
 | Konkurence - Norlys | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3
 | [NAME]
 | Lynfrosten, Nyborg (retail) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
 | Åbyvej 79-81 (120 t) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
 | [NAME]. projektf. 04.03.2022 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 4 | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | Mastrup Søerne (naturbearbejdning) ([NAME]) (60 t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 | 10
 | Jerlev naturprojekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4
 | Egedal
 | Kolding kontoret (grafik på plan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4
 | Højagergaard ([NAME]) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
 | Jellingevej, [NAME] ([NAME])
 | [NAME] jordindbygning/naturgenopretning
 | [NAME] bæredygtighed + DGNB
 | Studietur
 | Revit udvikling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
 | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8
 | FRI |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 37 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 37 | 37
 | Sum
[NAME] | [NAME] (HP 17.12) |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 8 |  | 8 |  | 16
 | Slagelse Bypark DGNB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8
 | Stadionvej DGNB |  |  |  |  |  |  |  |  | 8
 | Møllestensvej ( Opfølgning )
 | Fynsvej (myn) opstart marts 2022 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 16 |  | 8 | 16 | 16 | 16
 | [NAME] (DGNB)
 | NS2 - (færdigmelding)
 | NS1 (færdigmelding)
 | [NAME] ???
 | Tusindfryd (40 rækkehuse) disp 4.03 // MYN uge 19 |  |  |  | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | 20 | 14 | 16 | 8 | 16 | 16 |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16
 | Mads Clausensvej | 4
 | ALV område BC (projektopfølgning) |  |  | 4 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 2 |  |  | 5 |  | 5
 | ALV område A (projektopfølgning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5
 | Bækkelunden - Vonsild (disp) [NAME] fra [NAME] |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
 | ContainerLiving sporparken (afl. [NAME] 4) | 8 | 8 | 16
 | Søholt (projektopfølgning) | 4 | 14 |  | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 1 |  | 8 | 2
 | *Egedal (DF 10.11)(PF 14.01)(MP 04.03)(UP 23.06) | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8
 | [NAME] (projekt/myn/udbud afl. 3.12.2021)) (200t)
 | Birch - udvikling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
 | Studietur
 | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8
 | FRI |  |  |  |  | 5 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 8
 | Sum