Spreadsheet: 41295d1239792191-conditional-formatting-vc_sprintbacklogs
Sheet: Sprint Backlog

 | Contracting 4.10 |  |  |  |  | Up to date as of: | 2009-04-02 00:00:00 | day 0 = initial estimate
 | Iterasjon nr | 4 |  | Start 09.03.2009
 |  |  |  |  |  |  |  | Week | 10 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 11 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 13 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 14
 |  |  |  |  |  |  |  | Date | 2 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
ID | Requirement | CRM case nr. | Related  cases/Dependencies | Task Description | Suggested responsible | Responsible | Status | Estimated hours of work remaining
 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
PB2-1a | System |  | PB2-1a | System' må tilpasses ny funksjonalitet | AM | AM | Testable | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-1a | System |  | PB2-1a | System' må tilpasses ny funksjonalitet | QA | QA | Not Started | 0.5
PB2-2a | Faste data |  | PB2-2a | Innføre koder som mangler - kb og faser | AM | AM | Testable | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-2a | Faste data |  | PB2-2a | Innføre koder som mangler - kb og faser | QA | QA |  | 0.5
PB2-2b | Faste data |  | PB2-2b | [NAME] på anlegget som sier noe om budsjetteringsnivå | JR | JR | testable | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-2b | Faste data |  | PB2-2b | [NAME] på anlegget som sier noe om budsjetteringsnivå | QA | QA | Not Started | 0.5
PB2-3a | Kontroll input data |  | PB2-3a | Type på konstandsnivå /fase eller kb) skal samsvare med type på ordre | NN | ML | Testable | 7.5 |  |  |  |  |  | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-3a | Kontroll input data |  | PB2-3a | Type på konstandsnivå /fase eller kb) skal samsvare med type på ordre | QA | QA | Not Started | 7.5
PB2-4a | Budsjett |  | PB2-4a | Budsjettere i forhold [NAME] som er satt på anlegget | JR | JR | Testable | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-4a | Budsjett |  | PB2-4a | Budsjettere i forhold [NAME] som er satt på anlegget | JR | AM | Testable | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-4a | Budsjett |  | PB2-4a | Budsjettere i forhold [NAME] som er satt på anlegget | QA | QA | Not Started
PB2-5a | Uttrekksgrunnlag |  | PB2-5a | Definerer uttrekket | JR | JR | Testable | 15 |  |  |  |  |  | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-5a | Uttrekksgrunnlag |  | PB2-5a | Definerer uttrekket | JR | AM | Testable | 15 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-5a | Uttrekksgrunnlag |  | PB2-5a | Definerer uttrekket | QA | QA
PB2-6a | Anleggsvurdering |  | PB2-6a | Implementere logikk som spør om verdier fra uttrekksgrunnlaget og beregner riktige verdier i anøeggsvurderingen | JR | JR | Testable | 7.5 |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-6a | Anleggsvurdering |  | PB2-6a | Implementere logikk som spør om verdier fra uttrekksgrunnlaget og beregner riktige verdier i anøeggsvurderingen | JR | AM | Testable | 7.5 |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-6a | Anleggsvurdering |  | PB2-6a | Implementere logikk som spør om verdier fra uttrekksgrunnlaget og beregner riktige verdier i anøeggsvurderingen | QA | QA | Not Started
PB2-7ai | Rapporter, Varer i arbeid |  | PB2-7ai | Legge til 4 beregningsmåter eks rapport | AM | AM | Testable | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-7ai | Rapporter, Varer i arbeid |  | PB2-7ai | Legge til 4 beregningsmåteri eks rapport | AM | JR | Testable | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2-7ai | Rapporter, Varer i arbeid |  | PB2-7ai | Legge til 4 beregningsmåteri eks rapport | QA | QA | Not Started
PB2-7aii | Rapporter, Varer i arbeid |  | PB2-7aii | Lagring og låsing | AM | AM | Not Started | 2.5 |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
PB2-7aii | Rapporter, Varer i arbeid |  | PB2-7aii | Lagring og låsing | AM | JR | Not Started | 2.5 |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
PB2-7aii | Rapporter, Varer i arbeid |  | PB2-7aii | Lagring og låsing | QA | QA | Not Started
PB2-7bi | Anleggsvurdering |  | PB2-7bi | Lage ny rapport | AM | AM | Not Started | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
PB2-7bi | Anleggsvurdering |  | PB2-7bi | Lage ny rapport | AM | JR | Not Started | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
PB2-7bi | Anleggsvurdering |  | PB2-7bi | Lage ny rapport | QA | QA | Not Started
PB2-7bii | Anleggsvurdering |  | PB2-7bii | Lagring og låsing | NN | AM | Not Started | 0.5 |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
PB2-7bii | Anleggsvurdering |  | PB2-7bii | Lagring og låsing | NN | JR | Not Started | 0.5 |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
PB2-7bii | Anleggsvurdering |  | PB2-7bii | Lagring og låsing | QA | QA | Not Started
PB2-9 | Prosjektrapport |  |  |  | NN | ML | Started | 15 |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14
PB2-9 | Prosjektrapport |  |  |  | QA | QA | Not Started
PB2-8 | [NAME] dekningsrapport m/drilldown |  |  |  | JR | AM | Not Started | 8 |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
PB2-10 | Anleggsfakturering |  |  | NB! [NAME] planlagt til 4.10 | NN | NN | Not Started
PB5 | [NAME] med epost |  | PB |  | DL | DL | Started | 25 |  |  |  |  |  | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10
PB5-1 | Faktura |  |  | er det praktisk mulig fra epocket?
PB5-2 | [NAME]
PB5-3 | Pakkseddel
PB5-4 | Bestilling
PB5-5 | Prisliste
PB5-6 | Timeliste Ordre
PB5 | [NAME] med epost |  |  |  | DL | AM | Finished | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
PB5 | [NAME] med epost |  |  |  | QA | QA | Started | 30 |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3
PB16 | Logoer på utskrift |  |  |  | DL | DL | Testable | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0
PB16 | Logoer på utskrift |  |  |  | QA | QA | Started | 20 |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
mons |  |  |  | [NAME] i morra.. | ml
jan |  |  |  | [NAME] saker
 |  |  |  | [NAME] med via rapporten