Spreadsheet: 238418d1369549139-saving-as-pdf-and-
Sheet: گزارش

 | جناب آقاي مهندس سيد محمد رضا رضازاده رئيس محترم هيات مديره و مدير عامل باسلام، احتراما گزارش هفتگي  طرح تونل نوسود بحضورتان ایفاد ميگردد.
 |  |  |  |  |  |  | منتهي به چهارشنبه 1392/03/01
 | عنوان | واحد | میزان حفاری (متر) |  |  |  |  | شاخص عملکرد هفته  %WPI | درصد حفاری |  | عنوان | واحد | میزان حفاری (متر) |  |  |  |  | شاخص عملکرد هفته  %WPI | وضعیت دوره
 |  |  | تاکنون | سال جاری | هفته گذشته | هفته جاری | هفته آتی |  |  |  |  |  | تاکنون | سال جاری | هفته گذشته | هفته جاری | هفته آتی
 | قطعه  اول الف (حراء) | متر | 13730 | حفاری به اتمام رسیده است |  |  |  |  | 100 |  | قطعه  اول الف (حراء) | متر | 13730 | 922 | 0 | حفاری به اتمام رسیده است
 | قطعه اول ب (جهاد توسعه) | متر | 8792 | حفاری به اتمام رسیده است |  |  |  |  |  |  | قطعه اول ب (جهاد توسعه) | متر | 8740 | 4383 | 104 | 104 | 47 | 0.95665714285714
 | قطعه دوم الف (فاطر) | متر | 448 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | قطعه دوم الف (فاطر) | m | 448 | 448 | 0.8000000000000114 | 0 | 82 | -
 | قطعه دوم ب (15Kmحفاری شده) | متر | 15000 | [NAME] تونل جهت اجرای تزریق، ترمیم و عملیات تکمیلی لاینینگ تونل |  |  |  |  | 100 |  | قطعه دوم ب (15Kmحفاری شده) |  | 0 |  |  |  |  |  | توقف بدلیل اورهال دستگاه
 | [NAME] حفاری طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME] طرح
 | [NAME] سد هیروی | واحد | احجام  عملیات |  |  |  |  | شاخص عملکرد هفته  %WPI | در صد پیشرفت |  | [NAME] سد هیروی | واحد | احجام  عملیات |  |  |  |  | شاخص عملکرد هفته  %WPI | وضعیت دوره
 |  |  | مقدار کل | تاکنون | هفته گذشته | هفته جاری | هفته آتی |  |  |  |  |  | مقدار کل | تاکنون | هفته گذشته | هفته جاری | هفته آتی
 | خاکبرداری | مترمکعب | 196000 | 194490 |  |  | 0 | 0 |  |  | خاکبرداری | m3 | 196000 | 194490 | 0 | 0 | 0 | 0.3056666666666666 | 1.444
 | بتن سازه ای بدنه سد | مترمکعب | 163000 | 60225 |  |  | 2500 |  |  |  | بتن سازه ای بدنه سد | m3 | 145000 | 57493 | 2515 | 3633 | 2500 | 0.8666666666666667
 | [NAME] ریزی -بتن دنتال زیر بدنه سد | مترمکعب | 9000 | 7823 |  |  | 0 | 0 |  |  | [NAME] ریزی -بتن دنتال ریر سد | m3 | 9000 | 7823 | 0 | 0 | 0 | 1.04
 | حفاری وتزریق گمانه های تحکیمی | متر | 9169 | 7609 |  |  | 200 |  |  |  | حفاری وتزریق گمانه های تحکیمی | m | 9169 | 7366 | 260 | 271 | 200 | 2.36
 | حفاری گمانه های پرده آب بند | متر | 2700 | 2090 |  |  | 0 | 0 |  |  | حفاری گمانه های پرده آب بند | m | 2700 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0
 | عملیات حفاری و نصب داول در حوضچه آرامش | عدد | 1225 | 375 |  |  | 0 | 0 |  |  | عملیات حفاری و نصب داول در حوضچه آرامش | عدد | 1225 | 375 | 123 | 22 | 0
 | حفاری گمانه های اکتشافی | متر | 190 | 190 |  |  | 0 | 0 |  |  | حفاری گمانه های اکتشافی | m | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | اهم فعالیتها و مشکلات پروژه ها
 | قطعه اول الف وسدهیروی          ([NAME] ) | --
 | قطعه اول ب وبند [NAME](جهاد توسعه ) | پایان عملیات دمونتاژ دستگاه TBMدر [NAME] خیل و ورود قطعات دمونتاژشده به [NAME]
 | [NAME] الف وسامانه کردی قاسمان(موسسه فاطر) | اهم اقدامات  آماده سازی مغار -ساخت نوار نقاله - احداث ساختمان کارفرما |  |  |  | مشکلات توقف عملیات حفاری بعلت آماده سازی [NAME] کردی قاسمان و مقدمات نصب نوار نقاله
 | قطعه دوم ب [NAME]  (          ) | کارگاه زیمکان: حفاری 90 متر [NAME] 4 ([NAME] 1 مسیر [NAME]) و کیسینگ گذاری 63 متر از [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s3 | [NAME] 2 | 145 متر
 |  |  |  |  |  | کریم [NAME] مجری طرح  تونل نوسود و سامانه انتقال |  |  |  |  |  | b1 | [NAME] 3 | 30 متر
 | رونوشت: معاون محترم برنامه ریزی و نظارت جناب آقای مهندس مرادی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s2 | [NAME] 1 | 185 متر
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s4 | [NAME] 1 جدید | 24 متر