Spreadsheet: c4dfc691-4390-47bd-9b1f-c8b48084173f
Sheet: Sheet1

Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10
Reg nr | Dato fra | Dato til | [NAME] | Banestrekning/aktivitet | Disponerigstid | [NAME] for trafikk/merknader | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring
DB 3 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | [NAME] | Drammenbanen. [NAME], Totalfornyelse. | Enkeltsporet drift natt fra kl. 23.00 - 05.30 som følger:             [NAME] tre sammenhengende blokkstrekninger i tidsrommet fra kl.00.55 til [NAME] fre, [NAME] lørdager, [NAME].                                En til to blokkstrekninger i tidsrommet fra [NAME]. 00.55.                                     NB. Togene 1145,2178,2180 skal ikke forsinkes som følge av enkeltsporet drift. Dette pga arbeider på strekningen Skøyen - Etterstad. | Berørte tog:                                                                          NSB: [NAME], 2298,12209 kjører [NAME].                        Flytog: Tog 13927 kjører Askerbanen.                            Generelt: Ingen ekstratog på [NAME] i perioden. Ikke samtidig med [NAME]
DB 1 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | [NAME] | Drammenbanen. Filipstad st, sporfornyelse ([NAME], skinner og sviller) | Områder/enkeltspor stenges etter avtale med txp. Planlagt togproduksjon opprettholdes. [NAME] tilpasses togproduksjon. | KL Filipstad vil i perioder bli frakoplet. Nedrigging av togsett påkrevet. Avtales med NSB i hvert enkelt tilfelle.
DB 2 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | [NAME] | Drammenbanen. [NAME], Totalfornyelse | Perioder med enkeltsporet drift mellom rush (kl 0900 - 1400 / 5 timer) og (kl. 18.00 - 23.00) | Enkeltsporet drift mellom stasjoner. Togene fra Spikkestad kjører [NAME] i denne perioden. Ikke samtidig med Oslo S
DB 9 | 2012-06-24 00:00:00 | 2012-06-27 00:00:00 | [NAME] | Drammenbanen. Asker - Drammen. Oppgradering [NAME] plattformer og generisk fjellrensk tunnelen | 72 timers totalbrudd. | [NAME] mellom Asker og Drammen.                         Merk: [NAME] kan framføres mellom Drammen og Holmen sidespor og godstog kan framføres mellom Drammen og Brakerøya. | Søndag 24.06. ca kl.03.00 | Onsdag 27.06. ca kl.03.00
DB 18 | 2012-06-27 00:00:00 | 2012-08-05 00:00:00 | [NAME] | Drammenbanen. Asker - Drammen. Oppgradering [NAME] plattformer og generisk fjellrensk tunnelen | Enkeltsporet drift alle netter som følger: Fra og med natten mellom mandager og tirsdager til og med natten mellom fredager og lørdager fra kl.22.50 til kl.06.30. [NAME] lørdager og søndager og mellom søndager og mandager fra [NAME] til kl.07.00. | Ingen
DB  12 | 2012-08-18 00:00:00 | 2012-08-19 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. [NAME] med Skamarken | 24 timers totalbrudd. | Berørte tog:                                                                          NSB: Alle tog fra og med togene 815/1667 lørdag til og med togene 517/818 søndag. Snuing av tog: Lokaltog i 5xx serien kan snu i Brakerøya og Gulskogen, lokaltog i 16xx serien kan snu i Brakerøya.  [NAME] til Brakerøya. Tog 2112 kan starte i Brakerøya søndag. [NAME] kan snu i Kongsberg.                        [NAME] kan snu i Holmestrand.                                   Merk: [NAME] lørdag og togene 61,601,609 søndag kan kjøres o/Roa.                        Merk: Materiell som eventuelt er parkert på Drammen stasjon må frakobles og nedrigges.                                       CN: Tog 5821 foreslås kjørt i senere rute fra Alnabru kl.12.19.                                                                                Flytog: Alle tog fra og med togene 3740/3755 lørdag til og med togene 3740/3755 søndag. [NAME] snu i Asker. Merk: Flytog "overnatter" i Asker. | [NAME] | Søndag ca kl.13.00
DB  13 | 2012-08-25 00:00:00 | 2012-08-26 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. [NAME] med Skamarken | 24 timers totalbrudd. | Berørte tog:                                                                          NSB: Alle tog fra og med togene 815/1667 lørdag til og med togene 517/818 søndag. Snuing av tog: Lokaltog i 5xx serien kan snu i Brakerøya og Gulskogen, lokaltog i 16xx serien kan snu i Brakerøya.  [NAME] til Brakerøya. Tog 2112 kan starte i Brakerøya søndag. [NAME] kan snu i Kongsberg.                        [NAME] kan snu i Holmestrand.                                   Merk: [NAME] lørdag og togene 61,601,609 søndag kan kjøres o/Roa.                        Merk: Materiell som eventuelt er parkert på Drammen stasjon må frakobles og nedrigges.                                       CN: Tog 5821 foreslås kjørt i senere rute fra Alnabru kl.12.19.                                                                                Flytog: Alle tog fra og med togene 3740/3755 lørdag til og med togene 3740/3755 søndag. [NAME] snu i Asker. Merk: Flytog "overnatter" i Asker. | [NAME] | Søndag ca kl.13.00
DB 6 | 2012-09-08 00:00:00 | 2012-09-09 00:00:00 | [NAME] | Drammenbanen. Asker - Drammen st. Generisk alle fag [NAME] av FATC Lieråsen - Drammen. | 12 t totalbrudd . | Berørte tog: Se for øvrig DB 14.                                                                         Alle NSB tog fra og med [NAME] lørdag til og med togene 508/1657/2112 søndag.                                              [NAME] snu Asker. | [NAME] | Søndag ca kl.08.00
DB  14 | 2012-09-08 00:00:00 | 2012-09-09 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. [NAME] med Skamarken | 24 timers totalbrudd. | Berørte tog:    Se også DB 6.                                                                      NSB: Alle tog fra og med togene 815/1667 lørdag til og med togene 517/818 søndag. Snuing av tog: Lokaltog i 5xx serien kan snu i Brakerøya og Gulskogen, lokaltog i 16xx serien kan snu i Brakerøya.                                                [NAME] kan snu i Kongsberg.                        [NAME] kan snu i Holmestrand.                                   Merk: [NAME] lørdag og togene 61,601,609 søndag kan kjøres o/Roa.                        Merk: Materiell som eventuelt er parkert på Drammen stasjon må frakobles og nedrigges.                                       CN: Tog 5821 foreslås kjørt i senere rute fra Alnabru kl.12.19.                                                                                Flytog: Alle tog fra og med togene 3740/3755 lørdag til og med togene 3740/3755 søndag. [NAME] snu i Asker. Merk: Flytog "overnatter" i Asker. | [NAME] | Søndag ca kl.13.00
DB 10 | 2012-10-27 00:00:00 | 2012-10-29 00:00:00 | [NAME] | Drammenbanen. Arbeider med akseltellere på strekningen Sandvika - Asker. Normal drift på Askerbanen. | 48 timers totalbrudd. | [NAME] [NAME] mellom [NAME] og Asker, med [NAME] i 21xx [NAME] snu i [NAME]. | Lørdag ca kl.03.00 | Mandag ca kl.03.00
DB  15 | 2012-11-03 00:00:00 | 2012-11-04 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. [NAME] med Skamarken | 24 timers totalbrudd. | Berørte tog:  [NAME] også DB 19.                                                                         NSB: Alle tog fra og med togene 815/1667 lørdag til og med togene 517/818 søndag. Snuing av tog: Lokaltog i 5xx serien kan snu i Brakerøya og Gulskogen, lokaltog i 16xx serien kan snu i Brakerøya.  [NAME] til Brakerøya. Tog 2112 kan starte i Brakerøya søndag. [NAME] kan snu i Kongsberg.                        [NAME] kan snu i Holmestrand.                                   Merk: [NAME] lørdag og togene 61,601 søndag kan kjøres o/Roa.                                               Merk: Materiell som eventuelt er parkert på Drammen stasjon må frakobles og nedrigges.                                       CN: Tog 5821 foreslås kjørt i senere rute fra Alnabru kl.12.19.                                                                       Flytog, se DB 19. | [NAME] | Søndag ca kl.13.00
DB 19 | 2012-11-03 00:00:00 | 2012-11-04 00:00:00 | [NAME] | Drammenbanen. Lysaker - Asker. Oppdatering av sikringsanlegget Askerbanen | 12 timers totalbrudd Skøyen - Asker, både [NAME]. | Berørte tog:     [NAME] også DB 15.                                                                     NSB: Alle tog fra og med togene 531/532/1136/1139/1678/2159/2164 lørdag til og med togene 508/1107/2111/2112/12203 søndag. [NAME] snu i Skøyen.                                                                      Flytog: Alle tog fra og med togene 3740/3755 lørdag til og med togene 3740/3755 søndag. [NAME] snu i Skøyen. Merk: Flytog "overnatter" i Skøyen. | [NAME] | Søndag ca kl.08.00
DB 8 | 2012-11-10 00:00:00 | 2012-11-12 00:00:00 | [NAME] | Drammenbanen. [NAME]. Totalfornyelse. | 48 timers totalbrudd. | [NAME] [NAME] mellom [NAME] og Asker, med [NAME] i 21xx [NAME] snu i [NAME].                                                                                 Se også DB 16. | Lørdag ca kl.03.00 | Mandag ca kl.03.00
DB  16 | 2012-11-10 00:00:00 | 2012-11-11 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. [NAME] med Skamarken | 24 timers totalbrudd. | Berørte tog:      Se også DB 8.                                                                    NSB: Alle tog fra og med togene 815/1667 lørdag til og med togene 517/818 søndag. Snuing av tog: Lokaltog i 5xx serien kan snu i Brakerøya og Gulskogen, lokaltog i 16xx serien kan snu i Brakerøya.  [NAME] til Brakerøya. Tog 2112 kan starte i Brakerøya søndag. [NAME] kan snu i Kongsberg.                        [NAME] kan snu i Holmestrand.                                   Merk: [NAME] lørdag og togene 61,601 søndag kan kjøres o/Roa.                                               Merk: Materiell som eventuelt er parkert på Drammen stasjon må frakobles og nedrigges.                                       CN: Tog 5821 foreslås kjørt i senere rute fra Alnabru kl.12.19.                                                                                Flytog: Alle tog fra og med togene 3740/3755 lørdag til og med togene 3740/3755 søndag. [NAME] snu i Asker. Merk: Flytog "overnatter" i Asker. | [NAME] | Søndag ca kl.13.00
DB 4 | 2012-11-24 00:00:00 | 2012-11-26 00:00:00 | [NAME] | Drammenbanen. Arbeider med akseltellere på strekningen Sandvika - Asker. Normal drift på Askerbanen. | 48 timers totalbrudd. | [NAME] [NAME] mellom [NAME] og Asker, med [NAME] i 21xx [NAME] snu i [NAME]. | Lørdag ca kl.03.00 | Mandag ca kl.03.00
DB  17 | 2012-12-01 00:00:00 | 2012-12-02 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. [NAME] med Skamarken | 24 timers totalbrudd. | Berørte tog:                                                                          NSB: Alle tog fra og med togene 815/1667 lørdag til og med togene 517/818 søndag. Snuing av tog: Lokaltog i 5xx serien kan snu i Brakerøya og Gulskogen, lokaltog i 16xx serien kan snu i Brakerøya.  [NAME] til Brakerøya. Tog 2112 kan starte i Brakerøya søndag. [NAME] kan snu i Kongsberg.                        [NAME] kan snu i Holmestrand.                                   Merk: [NAME] lørdag og togene 61,601 søndag kan kjøres o/Roa.                                               Merk: Materiell som eventuelt er parkert på Drammen stasjon må frakobles og nedrigges.                                       CN: Tog 5821 foreslås kjørt i senere rute fra Alnabru kl.12.19.                                                                                Flytog: Alle tog fra og med togene 3740/3755 lørdag til og med togene 3740/3755 søndag. [NAME] snu i Asker. Merk: Flytog "overnatter" i Asker. | [NAME] | Søndag ca kl.13.00
GMB 1 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Gardermobanen | Gardermobanen. Etterstad - Eidsvoll, disponering for drift og vedlikehold | [NAME] tog fra kl. 01.00 til kl. 05.00 hele perioden | Hvite tider 01.00 - 05.00 hele perioden. | 01:00:00 | 05:00:00
GMB 2 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Gardermobanen | Gardermobanen. Etterstad - Eidsvoll, utvidet disponering for sliping og pakking på [NAME]. Avtales med [NAME] ved behov | Fra kl. 23.50 til kl. 05.00 på delstrekninger. | [NAME] via Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm eller Lillestrøm og Kløfta. | 23:50:00 | 05:00:00
GMB 3 | 2012-08-07 00:00:00 | 31.10.12 | Gardermobanen | Gardermoen st Etablering av nytt [NAME] langs spor 4 | Aug 2012- okt 2012, eksakt behov for [NAME] er usikkert, da plassering [NAME] er bestemt. | Omlagt spor bruk i perioder.
GB 5 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Gjøvikbanen | Gjøvikbanen. [NAME]. [NAME], bygging av ny plattform. |  | Ingen pasasjerutveksling
GB 3 | 2012-06-11 00:00:00 | 2012-06-22 00:00:00 | Gjøvikbanen | Gjøvikbanen. [NAME]. Generiske kontroller, sville/skinnebytte og plattform fremtidige Harestua hlp. | 3 timer totalbrudd mandag [NAME]. Avropes i kortidsavtalen | 3 timer togfritt på dagtid som avropes i korttidsavtalen: Grefsen - Hakadal mellom togene 203/208 og 5507/212 fra kl. 09:45 til kl. 12:45 og  [NAME] mellom togene 203 og 212 fra kl. 10:05 til kl. 12:35.   [NAME] vende i Roa.
GB 4 | 2012-09-01 00:00:00 | 2012-09-30 00:00:00 | Gjøvikbanen | Gjøvikbanen. [NAME] [NAME], fornyelse av KL - anlegget. Ny kulvert og plattform fremtidige Harestua hlp. | 3 timer totalbrudd mandag [NAME]. Avropes i kortidsavtalen | Totalbrudd ca 3 timer mellom togene 208/233 fra kl. 9:10 fram til togene 212/239 kl. 12:20 mandager - fredager fra og med mandag 03.09 til og med fredag 28.09.  [NAME] vende i Hakadal og Roa. | Man - fre fra kl.09:10 | Man - fre til kl.12:20 | 36,451-37,529
GB 6 | 2012-09-29 00:00:00 | 2012-09-30 00:00:00 | Gjøvikbanen | Gjøvikbanen. Hakadal - Gjøvik, Fornyelse av kl, generiske, JBT - arbeider. [NAME] hp | Totalbrudd ca 35,5 timer mellom Hakadal og Gjøvik slik:                                      Hakadal - Jaren fra kl. 00:30 lø. [NAME] til kl. 11:20 sø. [NAME] 205/248.                  Jaren - Gjøvik fra kl. 23:15 fre. etter tog 217 til kl. 11:15 sø. fram til 212. | Tog som berøres:                                                                                                                  Hakadal - Jaren: [NAME], [NAME] tog 221 natt til lø, t.o.m. [NAME] sø. CargoNet: togene 5510. 5520 og 5521 lø. [NAME] via Drammen.                                       Jaren - Gjøvik: [NAME], [NAME] tog 219 natt til lø, t.o.m. tog 203 sø.
HDB 12A | 2012-06-09 00:00:00 | 2012-06-24 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Oslo S - Lillestrøm: Hanaborg, plattform fornyelse. [NAME] O - L sporet i perioden frem til 24.06. L - O sporet stenges mellom Lørenskog og Strømmen frem til 24.06.12. | L - O sporet stengt fra 05.04.12 - 24.06.12 klokken 03.00 | All passasjerutveksling foregår på plattform i hovedspor Oslo S - Lillestrøm
HDB 2 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Eidsvoll- Hamar: nytt dobbeltspor | 1 min kjøretidspåslag. Saktekjøring pga arbeider nær spor | Saktekjøring |  |  | 74,400-90,300
HDB 3 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Eidsvoll- Hamar: Sprengningsarbeider/ anleggsarbeider | Hvite tider søndag hele perioden | Ingen | 00:40:00 | 06:30:00
HDB 9 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Langeland - Eidsvoll: anleggsarbeider | Hvite tider natten lørdager/søndager | Ingen ekstratog | 01:10:00 | 07:15:00
HDB 10 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Langeland: anleggsarbeider | Hvite tider natten lørdager/søndager | Ingen ekstratog | 01:30:00 | 07:00:00
HDB 5 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-09-23 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Eidsvoll: Eidsvoll st. Hensetting av tog på Eidsvoll flyttes til et annet sted |  | Kan ikke hensette tog ved gamle Eidsvoll stasjon |  |  | 62,2-67,7
HDB 6 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Eidsvoll: [NAME] spor 2 stengt for passasjerutveksling
HDB 7 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Eidsvoll: Lillestrøm nord - Lindeberg, saktekjøring i forbindelse med nytt kryssningsspor og plattform Frogner. |  | Saktekjøring 40 km/t |  |  | 29,0-30,3 | 1 min og 35 sek.
HDB 24 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Minnesund - Strandlykkja: Sprengningsarbeider/ anleggsarbeider. | Hvite tider alle dager | Ingen ekstratog | 09:00    13:05           13:55        17:52 | 09:15   13:20      14:10       18:17
HDB 1B | 2012-06-15 00:00:00 | 2012-06-16 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Eidsvoll stasjon: Masseskifte sporveksler. Spor 3 og 5 stengt. | Spor 3 og 5 stengt fra fre. kl. 08:00 til lørd. kl. [NAME] (til brudd HDB 1A starter). | Tog som berøres: [NAME], men ingen kryssinger mellom godstog.
HDB 1A | 2012-06-16 00:00:00 | 2012-06-17 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Langeland: Bru vedlikehold Lillestrøm - Langeland. Over- og underbygningstiltak Lillestrøm - Langeland. [NAME] kryssningsspor og plattform Frogner. Langeland - Eidsvoll: Dal st. plattform fornyelse. Kompoment bytte kl - anlegg Jessheim - Eidsvoll, bru vedlikehold Langeland - Eidsvoll, over- og underbygningstiltak Langeland - Eidsvoll. Ny driftsbanegård Eidsvoll. Eidsvoll - Hamar: Fjellsprengning av skjæringer tett [NAME]. Omlegging av eksisterende JBT-anlegg som er i drift. Hamar - Lillehammer: JBT arbeider ([NAME], [NAME], [NAME]). [NAME]. Lillehammer - Dombås: JBT arbeider ([NAME], [NAME], [NAME]) | Ca. 36 timer totalbrudd mellom Lillestrøm og [NAME] slik:  Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland fra lø. [NAME] kl. 07:30 til sø. [NAME] kl. 19:00. [NAME] og Eidsvoll fra lø. [NAME] kl. 07:00 til sø. [NAME] kl. 19:00.     Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar fra lø. [NAME] kl. 07:00 til sø. [NAME] 19:00. Strekningen mellom Hamar og Lillehammer fra lø. [NAME] kl. 06:10 til sø. [NAME] 18:00.                                                Strekningen mellom Lillehammer og Otta fra lø. [NAME] kl. 05:00 til sø fram til tog 45 kl. 16:00                                               Strekningen mellom Otta og [NAME] fra lø etter [NAME]. 04:05 til sø. [NAME]. 15:45                                           [NAME] fra lø kl. 07:00 til sø fram til tog 2388 kl. 19:37     [NAME] fra lø kl. 04:00 til sø fram til tog 2354 kl. 15:45.                                                 [NAME]: [NAME] vendes i Lillestrøm, (Gardermoen), [NAME]), [NAME] (Raumabanen) og Hjerkinn. | Tog som berøres:      Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland: NSB: [NAME] i pendelen Kongsberg - Eidsvoll f.o.m. [NAME]. [NAME] sø og [NAME] i pendelen Drammen - Dal f.o.m. [NAME] lø. [NAME]. [NAME] sø. I tillegg [NAME] på strekningen.          Cargolink: Sø. tog 5937og 5939    CargoNet: Lø: togene 5732, 5073, 5737, 21626, 5716, 5074 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.                     Hector Rail: Lø tog 41630. Sø: togene 41633 og 41634. [NAME]: Lø. togene 4805 og 4806.                                                                                           Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland:  NSB: [NAME] i pendelen Drammen - Dal f.o.m. [NAME] lø. [NAME]. [NAME] sø. I tillegg [NAME] på strekningen.  [NAME], se str. Lillestrøm - Langeland.                                                                  Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar: NSB: [NAME] lørd. t.o.m. [NAME] sønd. Cargolink: Sø. tog 5937. CargoNet: Lø: togene 5732, 5737, 5716 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.   [NAME]: Lø tog 41630. Sø: togene 41633 og 41634. [NAME]: Lø. togene 4805 og 4806.                                                   Strekningen mellom Hamar og Lillhammer: NSB: [NAME] [NAME] lørd. t.o.m. [NAME] sønd.  Cargolink: Sø. tog 5937. CargoNet: Lø: togene 5732, 5737, 5716 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.                                                                                      Strekningen mellom Lillehammer og Otta: NSB alle tog f.o.m. tog 308 lø t.o.m. [NAME] sø. [NAME] se str. Hamar - Lillehammer. Strekningen mellom Otta og Dombås (Hjerkinn) : [NAME] Lillehammer - Otta + CargoNet 25701 lø.                                                                                      Strekningen mellom [NAME]: NSB alle tog f.o.m. tog 2352 lø t.o.m. tog 2351 sø. CargoNet tog 5256 lø.                                              [NAME] mellom Hamar og Løten: NSB alle [NAME]. tog 2389 sø.  [NAME]: Tog 4877 lø.
HDB 12 B | 2012-06-24 00:00:00 | 2012-09-17 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Oslo S - Lillestrøm: Hanaborg, plattform fornyelse. | Begge plattformer stengt fra 24.06.12 kl. 03:00 til 17.09.12 kl. 03:00 | Ingen passasjerutveksling | 24.06.      kl. 03:00 | 17.09      kl. 03:00
HDB 14 | 2012-08-11 00:00:00 | 2012-08-12 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Hovedbanen. Etterstad - Lillestrøm ink. Lillestrøm syd for [NAME]. 13 Lillestrøm. Oslo S - Lillestrøm, bygging av føringsveier, gjennomføringer og fundamenter for kl - master.                                      NB: Se også KGB 1. | 35,5  timer totallbrudd mellom Oslo S og Lillestrøm i hovedsporene fra lø etter [NAME] kl. 06:30 til sø. [NAME] 2157/5939/2152 kl. 18:00.       NB: Godstog til/fra [NAME] godstogsporet mellom Oslo S/Kværner og Alnabru. | Tog som berøres: NSB alle tog f.o.m. [NAME]. [NAME] sø. Flytoget: tog 3850 sø ([NAME] via Romeriksporten) SJ: lø togene 59, 52, 57 og 54, sø togene 59, 52 og 57. Cargolink: sø. tog 5937. CargoNet: lø. [NAME], 5073, 5732, 22737, 5737, 21626, 41935*, 5716, 5074, 5256 og 41981*,  sø. 41910*, 22715 og 5715.  GreenCargo: lø. tog 4011*, sø. [NAME] 4008* og 21651. [NAME]: lø. [NAME] og 41631. [NAME]: lø. [NAME] 4806, sø togene 4851 og 4861.                                             * Kan kjøres via Kornsjø. | [NAME] | Sø kl. 18:00 | 2,2 - 20.0
HDB 26 | 2012-08-17 00:00:00 | 2012-09-30 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Hovedbanen: Stenge spor 1 Dal i hele perioden for oppgradering av plattformen spor 1 | All passasjerutveksling i spor 2 | Spor 3 Dal må være i orden.
HDB 25 | 2012-08-30 00:00:00 | 2012-09-01 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | [NAME]. [NAME], fjernstyringen og linjeblokken ute av bruk for forberedelser til langbrudd 1 - 2.09.12 | 48 timer | [NAME] med TXP | 30.08 kl. 05:00 | 01.09 kl. 05:00
HDB 15 | 2012-09-01 00:00:00 | 2012-09-02 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Langeland: Bru vedlikehold Lillestrøm - Langeland. Over- og underbygningstiltak Lillestrøm - Langeland. [NAME] kryssningsspor og plattform Frogner. Langeland - Eidsvoll: Dal st. plattform fornyelse. Kompoment bytte kl - anlegg Jessheim - Eidsvoll, bru vedlikehold Langeland - Eidsvoll, over- og underbygningstiltak Langeland - Eidsvoll. Ny driftsbanegård Eidsvoll Eidsvoll. Eidsvoll- Hamar:  Fjellsprengning av skjæringer tett [NAME]. Omlegging av eksisterende JBT-anlegg som er i drif. Hamar - Lillehammer: [NAME]. [NAME]: JBT arbeider ([NAME], [NAME], [NAME]). | Ca. 36 timer totalbrudd mellom Lillestrøm og [NAME] slik:  Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland fra lø. [NAME] kl. 07:30 til sø. [NAME] kl. 19:00. [NAME] og Eidsvoll fra lø. [NAME] kl. 07:00 til sø. [NAME] kl. 19:00.     Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar fra lø. [NAME] kl. 07:00 til sø. [NAME] 19:00. Strekningen mellom Hamar og Lillehammer fra lø. [NAME] kl. 06:10 til sø. [NAME] 18:00.                                                Strekningen mellom Lillehammer og Otta fra lø. [NAME] kl. 05:00 til sø fram til tog 45 kl. 16:00                                               Strekningen mellom Otta og [NAME] fra lø etter [NAME]. 04:05 til sø. [NAME]. 15:45                                               Raumabanen Bjorli - Dombås fra lø kl. 04:00 til sø fram til tog 2344 kl. 15:45.                                                 [NAME]: [NAME] vendes i Lillestrøm, (Gardermoen), [NAME] (Raumabanen) og Hjerkinn. | Tog som berøres:      Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland: NSB: [NAME] i pendelen Kongsberg - Eidsvoll f.o.m. [NAME]. [NAME] sø og [NAME] i pendelen Drammen - Dal f.o.m. [NAME] lø. [NAME]. [NAME] sø. I tillegg [NAME] på strekningen.          Cargolink: Sø. tog 5937og 5939    CargoNet: Lø: togene 5732, 5073, 5737, 21626, 5716, 5074 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.                     Hector Rail: Lø tog 41630. Sø: togene 41633 og 41634. [NAME]: Lø. togene 4805 og 4806.                                                                                           Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland:  NSB: [NAME] i pendelen Drammen - Dal f.o.m. [NAME] lø. [NAME]. [NAME] sø. I tillegg [NAME] på strekningen.  [NAME], se str. Lillestrøm - Langeland.                                                                  Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar: NSB: [NAME] lørd. t.o.m. [NAME] sønd. Cargolink: Sø. tog 5937. CargoNet: Lø: togene 5732, 5737, 5716 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.   [NAME]: Lø tog 41630. Sø: togene 41633 og 41634. [NAME]: Lø. togene 4805 og 4806.                                                   Strekningen mellom Hamar og Lillhammer: NSB: [NAME] [NAME] lørd. t.o.m. [NAME] sønd.  Cargolink: Sø. tog 5937. CargoNet: Lø: togene 5732, 5737, 5716 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.                                                                                      Strekningen mellom Lillehammer og Otta: NSB alle tog f.o.m. tog 308 lø t.o.m. [NAME] sø. [NAME] se str. Hamar - Lillehammer. Strekningen mellom Otta og Dombås (Hjerkinn) : [NAME] Lillehammer - Otta + CargoNet 25701 lø.                                                                                      Strekningen mellom [NAME]: NSB alle tog f.o.m. tog 2342 lø t.o.m. tog 2341 sø. CargoNet tog 5256 lø.
HDB 29 | 2012-09-11 00:00:00 | 2012-09-14 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Eidsvoll/Gardermobanen: Deling av EKIR sikringsanlegg og idriftsettelse av Eidsvoll hensetting. Hele Simens anlegget er ute av drift | 2 timer totalbrudd på hele Simensanlegget                         Følgende strekninger stenges:     Gardermobanen mellom Oslo S og Eidsvoll (Eidsvoll inkl.) fra kl. 01:30 til kl. 03:30       Hovedbanen mellom Strømmen og Eidsvoll (Eidsvoll inkl.) 01:30 til kl. 03:30    [NAME] mellom Lillestrøm og Fetsund 01:30 til kl. 03:30 | Tog som berøres:                                          Gardermobanen: [NAME].                                                 Hovedbanen: NSB tog 2180, CargoNet togene 21565 og 5706 ti - fre. [NAME] tog 4824 ti og 4822 on og to. TÅGAB tog 5241 ti.  NB: [NAME] avtales at godstogene holdes tilbake i h.h.v Alnabru eller nord for Eidsvoll til bruddet er hevet.                                        [NAME]: CargoNet tog 41988 ti - fre, 41906 ti - fre og 5060 tog og fre. Green Cargo: tog 4008 on - fre. [NAME]: tog 4836 on. NB: [NAME] gjøres avtale om at godstogene holdes tilbake på [NAME] til bruddet er hevet. | ca kl. 01:30 | ca kl. 03:30
HDB 23 A | 2012-09-15 00:00:00 | 2012-09-16 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Gardermobanen Oslo S - Eidsvoll (inkl.) [NAME] (Eidsvoll) og [NAME]. Deling av EKIR sikringsanlegg og idriftsettelse av Eidsvoll hensetting Hele Simens anlegget er ute av drift.                 NB: Se også HDB 16 og HDB 23 B. | 24 timer utkopling av hele sikringsanlegget Gardermobanen. Gardermobanen: Etter togene 3712/3715 lø. kl. 07:40, fram til togene 3719/3716 sø. kl. 07:45.  [NAME]: Etter togene 502/2111 lø. kl. 07:40 , fram til togene 2115/2112 sø kl. 07:45.   [NAME]: Etter tog 1003 lø. kl. 07:40, fram til tog 1042 sø. kl. 07:45.                                   Tog kan vende i Strømmen og Fetsund. | Tog som berøres Gardermobanen Oslo S - Eidsvoll: Flytoget: [NAME] [NAME] lø., t.o.m. [NAME] sø. NSB: [NAME] togene 307/509 lø. t.o.m. tog 509 sø.                                                                      Strømmen - Lillestrøm: NSB alle tog f.o.m. [NAME] lø, t.o.m. tog 2111 sø.                                       Lillestrøm - Fetsund: NSB alle tog f.o.m. tog 1006 lø., t.o.m. 1040 natt til sønd.  SJ: lø togene 59, 52, 57 og 54, sø tog59  CargoNet: togene 41935* og 41981* lø, og 41910* sø. Green Cargo: tog 4011*lø, og tog 4008*sø. Hector Rail: tog 41631 lø og 41636 sø.                                 * [NAME] via Kornsjø, togene 4008 og 41910 kan evt. holdes på [NAME] til bruddet heves. | Lø. kl. 07:40 | sø.kl. 07:45
HDB 16 | 2012-09-15 00:00:00 | 2012-09-16 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Langeland: Bru vedlikehold Lillestrøm - Langeland. Over- og underbygningstiltak Lillestrøm - Langeland. [NAME] kryssningsspor og plattform Frogner. Langeland - Eidsvoll: Dal st. plattform fornyelse. Kompoment bytte kl - anlegg Jessheim - Eidsvoll, bru vedlikehold Langeland - Eidsvoll, over- og underbygningstiltak Langeland - Eidsvoll. Ny driftsbanegård Eidsvoll Eidsvoll. Eidsvoll- Hamar:  Fjellsprengning av skjæringer tett [NAME]. Omlegging av eksisterende JBT-anlegg som er i drif. Hamar - Lillehammer: [NAME]. [NAME]: JBT arbeider ([NAME], [NAME], [NAME]) Raumabanen: Stenge Raumabanen for etablering av planfri kryssing [NAME]. NB: Se også HDB 23A og 23B. | Ca. 36 timer totalbrudd mellom Lillestrøm og Dombås - Åndalsnes slik:  Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland fra lø. [NAME] kl. 07:30 til sø. [NAME] kl. 19:00. [NAME] og Eidsvoll fra lø. [NAME] kl. 07:00 til sø. [NAME] kl. 19:00.     Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar fra lø. [NAME] kl. 07:00 til sø. [NAME] 19:00. Strekningen mellom Hamar og Lillehammer fra lø. [NAME] kl. 06:10 til sø. [NAME] 18:00.                                                Strekningen mellom Lillehammer og Otta fra lø. [NAME] kl. 05:00 til sø fram til tog 45 kl. 16:00                                               Strekningen mellom Otta og [NAME] fra lø etter [NAME]. 04:05 til sø. [NAME]. 15:45                                           [NAME] fra lø kl. 07:00 til sø fram til tog 2388 kl. 19:37     Raumabanen Åndalsnes - Dombås fra lø etter tog 5253 kl. 04:40 til sø fram til tog 2346 kl. 16:30.                                                 [NAME]: [NAME] vendes i Lillestrøm*, ([NAME])*, Løten ([NAME]) og [NAME].                                                  * Se dog HDB 23 A. | Tog som berøres:      Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland: NSB: [NAME] i pendelen Kongsberg - Eidsvoll f.o.m. [NAME]. [NAME] sø og [NAME] i pendelen Drammen - Dal f.o.m. [NAME] lø. [NAME]. [NAME] sø. I tillegg [NAME] på strekningen.          Cargolink: Sø. tog 5937og 5939    CargoNet: Lø: togene 5732, 5073, 5737, 21626, 5716, 5074 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.                     Hector Rail: Lø tog 41630. Sø: togene 41633 og 41634. [NAME]: Lø. togene 4805 og 4806.                                                                                           Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland:  NSB: [NAME] i pendelen Drammen - Dal f.o.m. [NAME] lø. [NAME]. [NAME] sø. I tillegg [NAME] på strekningen.  [NAME], se str. Lillestrøm - Langeland.                                                                  Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar: NSB: [NAME] lørd. t.o.m. [NAME] sønd. Cargolink: Sø. tog 5937. CargoNet: Lø: togene 5732, 5737, 5716 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.   [NAME]: Lø tog 41630. Sø: togene 41633 og 41634. [NAME]: Lø. togene 4805 og 4806.                                                   Strekningen mellom Hamar og Lillhammer: NSB: [NAME] [NAME] lørd. t.o.m. [NAME] sønd.  Cargolink: Sø. tog 5937. CargoNet: Lø: togene 5732, 5737, 5716 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.                                                                                      Strekningen mellom Lillehammer og Otta: NSB alle tog f.o.m. tog 308 lø t.o.m. [NAME] sø. [NAME] se str. Hamar - Lillehammer. Strekningen mellom Otta og Dombås (Hjerkinn) : [NAME] Lillehammer - Otta + CargoNet 25701 lø.                                                                                      Strekningen mellom [NAME]: NSB alle tog f.o.m. tog 2342 lø t.o.m. tog 2348 sø. CargoNet tog 5256 lø.                                              [NAME] mellom Hamar og Løten: NSB alle [NAME]. tog 2389 sø.  [NAME]: Tog 4877 lø.
HDB 27 | 2012-09-15 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Hovedbanen: [NAME] Stenge spor 1 Jessheim i hele perioden for bygging av kulvert | All passasjerutveksling i spor 2 | [NAME] bygges spormage på spor 2 og 3 i perioden august/september 2012 . Denne legges [NAME] 2013
HDB 23 B | 2012-09-16 00:00:00 | 2012-09-17 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | [NAME] stasjon sporene 4 og 5: Idriftsettelse av Eidsvoll hensetting. Anlegget tas i bruk 23.09. | Strekningen er stengt videre fra sønd. [NAME]. 19:00 fram til mand. kl. 07:30. | Tog som berøres: NSB tomtogene 10353 og 11652 ma, [NAME]: tog 5939 sø og tog 5938 ma. CargoNet tog 5719 sø og tog 5718 ma.
HDB 18 | 2012-09-29 00:00:00 | 2012-09-30 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Langeland: Bru vedlikehold Lillestrøm - Langeland. Over- og underbygningstiltak Lillestrøm - Langeland. [NAME] kryssningsspor og plattform Frogner. Langeland - Eidsvoll: Dal st. plattform fornyelse. Kompoment bytte kl - anlegg Jessheim - Eidsvoll, bru vedlikehold Langeland - Eidsvoll, over- og underbygningstiltak Langeland - Eidsvoll. Ny driftsbanegård Eidsvoll Eidsvoll. Eidsvoll. Eidsvoll- Hamar:  Fjellsprengning av skjæringer tett [NAME]. Omlegging av eksisterende JBT-anlegg som er i drif. Hamar - Lillehammer: [NAME]. [NAME]: JBT arbeider ([NAME], [NAME], [NAME]) | Ca. 36 timer totalbrudd mellom Lillestrøm og [NAME] slik:  Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland fra lø. [NAME] kl. 07:30 til sø. [NAME] kl. 19:00. [NAME] og Eidsvoll fra lø. [NAME] kl. 07:00 til sø. [NAME] kl. 19:00.     Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar fra lø. [NAME] kl. 07:00 til sø. [NAME] 19:00. Strekningen mellom Hamar og Lillehammer fra lø. [NAME] kl. 06:10 til sø. [NAME] 18:00.                                                Strekningen mellom Lillehammer og Otta fra lø. [NAME] kl. 05:00 til sø fram til tog 45 kl. 16:00                                               Strekningen mellom Otta og [NAME] fra lø etter [NAME]. 04:05 til sø. [NAME]. 15:45                                           [NAME] fra lø kl. 07:00 til sø fram til tog 2388 kl. 19:37                                                     Merk: [NAME] vendes i Lillestrøm, (Gardermoen), [NAME]) og [NAME].                                                NB: Spor 2 i Minnesund er stengt til mandag 01.10 kl. 05:00. | Tog som berøres:      Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland: NSB: [NAME] i pendelen Kongsberg - Eidsvoll f.o.m. [NAME]. [NAME] sø og [NAME] i pendelen Drammen - Dal f.o.m. [NAME] lø. [NAME]. [NAME] sø. I tillegg [NAME] på strekningen.          Cargolink: Sø. tog 5937og 5939    CargoNet: Lø: togene 5732, 5073, 5737, 21626, 5716, 5074 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.                     Hector Rail: Lø tog 41630. Sø: togene 41633 og 41634. [NAME]: Lø. togene 4805 og 4806.                                                                                           Strekningen mellom Lillestrøm og Langeland:  NSB: [NAME] i pendelen Drammen - Dal f.o.m. [NAME] lø. [NAME]. [NAME] sø. I tillegg [NAME] på strekningen.  [NAME], se str. Lillestrøm - Langeland.                                                                  Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar: NSB: [NAME] lørd. t.o.m. [NAME] sønd. Cargolink: Sø. tog 5937. CargoNet: Lø: togene 5732, 5737, 5716 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.   [NAME]: Lø tog 41630. Sø: togene 41633 og 41634. [NAME]: Lø. togene 4805 og 4806.                                                   Strekningen mellom Hamar og Lillhammer: NSB: [NAME] [NAME] lørd. t.o.m. [NAME] sønd.  Cargolink: Sø. tog 5937. CargoNet: Lø: togene 5732, 5737, 5716 og 5256. Sø: togene 5738 og 5715.                                                                                      Strekningen mellom Lillehammer og Otta: NSB alle tog f.o.m. tog 308 lø t.o.m. [NAME] sø. [NAME] se str. Hamar - Lillehammer. Strekningen mellom Otta og Dombås (Hjerkinn) : [NAME] Lillehammer - Otta + CargoNet 25701 lø.                                                                                                                                   Strekningen mellom Hamar og Løten: NSB alle [NAME]. tog 2389 sø.  [NAME]: Tog 4877 lø.                                          NB: Ingen kryssinger i Minnsund fram til mandag 01.10 kl. 05:00.
HDB 19 | 2012-10-01 00:00:00 | 2012-10-01 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Eidsvoll: Nye Frogner holdeplass km. 30,48 mellom Frogner og Lindeberg planlegges [NAME] i bruk.   Stor usikkerhet med ferdigstillelsesdato.
HDB 20 | 2012-10-01 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Lillestrøm - Eidsvoll: [NAME], [NAME] drift i spor 2 (hovedsporet) | [NAME] disponeringstid til 30.04.13 | Ikke mulig med kryssing |  |  | 30
HDB 17 | 2012-10-13 00:00:00 | 2012-10-14 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Hovedbanen. Etterstad - Lillestrøm ink. Lillestrøm syd for [NAME]. 15 Lillestrøm. Oslo S - Lillestrøm, bygging av føringsveier, gjennomføringer og fundamenter for kl - master.                                        NB 1: De vil bli vurdert om omfanget [NAME] reduseres [NAME] Strømmen - Lillestrøm, og om godstog til/fra Hoved- og [NAME] kan kjøres gjennom spor 5 på Lillestrøm.                                        NB 2: Se også KGB 2. | 35,5  timer totallbrudd mellom Oslo S og Lillestrøm i hovedsporene fra lø etter [NAME] kl. 06:30 til sø. [NAME] 2157/5939/2152 kl. 18:00.          NB: Godstog til/fra [NAME] godstogsporet mellom Oslo S/Kværner og Alnabru. | Tog som berøres: NSB alle tog f.o.m. [NAME]. [NAME] sø. Flytoget: tog 3850 sø ([NAME] via Romeriksporten) SJ: lø togene 59, 52, 57 og 54, sø togene 59, 52 og 57. Cargolink: sø. tog 5937. CargoNet: lø. [NAME], 5073, 5732, 22737, 5737, 21626, 41935*, 5716, 5074, 5256 og 41981*,  sø. 41910*, 22715 og 5715.  GreenCargo: lø. tog 4011*, sø. [NAME] 4008* og 21651. [NAME]: lø. [NAME] og 41631. [NAME]: lø. [NAME] 4806, sø togene 4851 og 4861.                                             * Kan kjøres via Kornsjø. | [NAME] | Sø kl. 18:00 | 2,2 - 20.0
HDB 21 | 2012-10-20 00:00:00 | 2012-10-21 00:00:00 | Hoved- og [NAME] | Oslo S - Lillestrøm: Etterstad - Lillestrøm ink. Lillestrøm syd for bytte av spv. 21/42 Lillestrøm. Oslo S - Grorud, bygging av føringsveier, gjennomføringer og fundamenter for kl - master                                       NB 1: De vil bli vurdert om omfanget [NAME] reduseres [NAME] Strømmen - Lillestrøm, og om godstog til/fra Hoved- og [NAME] kan kjøres gjennom spor 5 på Lillestrøm.         NB 2: Se også KGB 3. | 35,5  timer totallbrudd mellom Oslo S og Lillestrøm i hovedsporene fra lø etter [NAME] kl. 06:30 til sø. [NAME] 2157/5939/2152 kl. 18:00.         NB: Godstog til/fra [NAME] godstogsporet mellom Oslo S/Kværner og Alnabru. | Tog som berøres: NSB alle tog f.o.m. [NAME]. [NAME] sø. Flytoget: tog 3850 sø ([NAME] via Romeriksporten) SJ: lø togene 59, 52, 57 og 54, sø togene 59, 52 og 57. Cargolink: sø. tog 5937. CargoNet: lø. [NAME], 5073, 5732, 22737, 5737, 21626, 41935*, 5716, 5074, 5256 og 41981*,  sø. 41910*, 22715 og 5715.  GreenCargo: lø. tog 4011*, sø. [NAME] 4008* og 21651. [NAME]: lø. [NAME] og 41631. [NAME]: lø. [NAME] 4806, sø togene 4851 og 4861.                                             * Kan kjøres via Kornsjø. | [NAME] | Sø kl. 18:00 | 2,2 - 20.0
HDB 8 | 10.06.12     06.08.12 | 23.06.12    08.12.12 | Hoved- og [NAME] | Oslo S - Lillestrøm: Etterstad - Lillestrøm / bygging av føringsveier og fundameneter for kl - master. Totalfornyelse/diverse forarbeider foran langbrudd og etterarbeider etter langbrudd | Enkeltsporet drift natt fra kl. 23.00 - 05.30 |  |  |  | 2,2 - 20,0
HDB 4 | 10.06.2012       06.08.2012 | 23.06.2012  01.12.2012 | Hoved- og [NAME] | Oslo S - Lillestrøm: Grorud - Lillestrøm, Totalfornyelse/diverse forarbeider foran langbrudd og etterarbeider etter langbrudd | Perioder med enkeltsporet drift mellom rush (kl 0900 - 1400 / 5 timer) og (kl. 18.00 - 23.00) | Enkeltsporet drift mellom stasjoner. |  |  | 2,2 - 20,0
KGB 1 | 2012-08-11 00:00:00 | 2012-08-12 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. [NAME]Årnes. [NAME] 13. Idriftsettelse akseltellere.  [NAME] bru RV2 [NAME].              NB: Se også HDB 14 | 35,5 timer totallbrudd mellom Lillestrøm og [NAME] fra lø etter tog 41922 kl. 06:30 fram [NAME] 1027/47606 sø kl. 18:00: | Tog som berøres: NSB alle tog f.o.m. tog 1006 lø, t.o.m. tog 1074/1018 sønd. SJ: lø togene 59, 52, 57 og 54, sø togene 59, 52 og 57. CargoNet: lø. [NAME]* og 41981*,  sø. 41910*.  GreenCargo: lø. tog 4011*, sø. tog 4008*. [NAME]: lø. tog 41631 og sø. tog 41636. [NAME]: sø togene 4851 og 4861.                                                     * Kan kjøres via Kornsjø. | [NAME] | Sø kl. 18:00
KGB 2 | 2012-10-13 00:00:00 | 2012-10-14 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. Lillestrøm - Kongsvinger: [NAME]. Ny kulvert Årnes stasjon. [NAME]. 8. Idriftsettelse akseltellere. [NAME], [NAME] RV.2 skarnes-Kongsvinger  NB: Se også HDB 17 | 35,5 timer totallbrudd mellom Lillestrøm og [NAME] fra lø etter tog 41922 kl. 06:30 fram [NAME] 1027/47606 sø kl. 18:00: | Tog som berøres: NSB alle tog f.o.m. tog 1006 lø, t.o.m. tog 1074/1018 sønd. SJ: lø togene 59, 52, 57 og 54, sø togene 59, 52 og 57. CargoNet: lø. [NAME]* og 41981*,  sø. 41910*.  GreenCargo: lø. tog 4011*, sø. tog 4008*. [NAME]: lø. tog 41631 og sø. tog 41636. [NAME]: sø togene 4851 og 4861.                                                     * Kan kjøres via Kornsjø. | [NAME] | Sø kl. 18:00
KGB 4 | 2012-10-15 00:00:00 | 2012-10-19 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. Årnes stasjon Plattform spor 1 stengt for pasasjerutveksling | Diverse arbeider | Ingen pasasjerutveksling
KGB 3 | 2012-10-20 00:00:00 | 2012-10-22 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. [NAME]. Ta ut eksisterende spv 8 og sammenkobling med nytt spor 13 + signal. Idriftsettelse akseltellere. Ny kulvert Årnes  Gulli bru RV2 Skarnes-Kongsvinger                                  NB: Se også HDB 21. | 48 timer totallbrudd mellom Lillestrøm og [NAME] fra lø etter tog 41906 kl. 03:15 fram til tog 5064 ma kl. 03:30: | Tog som berøres: NSB alle tog f.o.m. tog 1006 lø, t.o.m. [NAME] natt til mandag. SJ: lø togene 59, 52, 57 og 54, sø togene 59, 52, 57 og 56. CargoNet: lø. [NAME], 41935* og 41981*,  sø. [NAME] 41910* og 41981*, [NAME] (kan holdes i Kongsvinger).  GreenCargo: lø. tog 4011*, sø. tog 4008*. [NAME]: lø. tog 41631 og sø. tog 41636. [NAME]: sø togene 4851, 4861, 4858 og 4852. TÅGAB. Tog 47606*.                                                                        * Kan kjøres via Kornsjø. | Lø.kl. 03:15 | Ma kl. 03:30
O 1 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Oslo S | [NAME], enkeltsporet drift og halve Oslo S til innkjør Skøyen (165/167). Bygging [NAME] KL - anlegg (strømskinner), signalarbeider, sporarbeider | 00.30 - 05.30 søndag - fredag, 00.30 - 06.15 fredag - lørdag, 00.30 - 07.15 lørdag - søndag Totalbrudd alle netter 3 timer fra kl. 01.30 - 04.30 Oslo S og Oslotunnelen. | [NAME] inne i ruteplanen.
O 2 | 2012-06-24 00:00:00 | 2012-08-06 00:00:00 | Oslo S | Skøyen - Oslo S - Bryn/Lillestrøm (Gardermobanen)/Grefsen.     Totalbrudd  6 uker omfattende fornyelser. | Totalbrudd ca. 6 uker. [NAME] til 19 på Oslo S er tilgjengelige. [NAME] forbindelse til [NAME]. | Ingen togtrafikk mellom Skøyen/Oslo S og Grefsen/Bryn/Lillestrøm.     [NAME] på Østfoldbanen kan kjøres til/fra sporene 16 - 19. Trafikkavviklingen detaljplanlegges og meddeles særskilt. | Sø. 24.06. 03:00 | Ma. 06.08. 02:00
O 3 | 2012-09-22 00:00:00 | 2012-09-23 00:00:00 | Oslo S | [NAME] (alle spor [NAME]) ca. 24 timer for bygging av nytt KL - anlegg (strømskinner), signalarbeider, sporarbeider. | Følgende strekninger er stengt i tidsrommet mellom kl. 12.15 lørd og kl. 11:50 sønd.:       Oslo S - Skøyen: etter togene 3738/2128 fram til togene 3738/171.                             Gardermobanen Oslo S - Lillestrøm: etter togene 3738/3745 fram til togene 3738/3745.                    Hovedbanen Oslo S - Bryn: etter togene 2129/2128 fram til togene 2128/2131.          Gjøvikbanen Oslo S - Grefsen: etter togene 210/239 fram til togene 248/207. [NAME]: etter togene 1120/2729 fram til togene 1120/171.            [NAME]: [NAME] vende i Skøyen, Bryn (lokaltog), Lillestrøm, [NAME] og Ljan/Kolbotn. | Tog som berøres: Flytoget: [NAME] i stengingsperioden. NSB: [NAME] i stengingsperioden. [NAME]: [NAME] i stengingsperioden.              SJ: [NAME] i stengeperioden.  CargoNet: Tog 5821 sønd.
O 4 | 2012-11-17 00:00:00 | 2012-11-18 00:00:00 | Oslo S | [NAME] (alle spor [NAME]) ca. 24 timer for bygging av nytt KL - anlegg (strømskinner), signalarbeider, sporarbeider. | Følgende strekninger er stengt i tidsrommet mellom kl. 12.15 lørd og kl. 11:50 sønd.:       Oslo S - Skøyen: etter togene 3738/2128 fram til togene 3738/171.                             Gardermobanen Oslo S - Lillestrøm: etter togene 3738/3745 fram til togene 3738/3745.                    Hovedbanen Oslo S - Bryn: etter togene 2129/2128 fram til togene 2128/2131.          Gjøvikbanen Oslo S - Grefsen: etter togene 210/239 fram til togene 248/207. [NAME]: etter togene 1120/2729 fram til togene 1120/171.            [NAME]: [NAME] vende i Skøyen, Bryn (lokaltog), Lillestrøm, [NAME] og Ljan/Kolbotn. | Tog som berøres: Flytoget: [NAME] i stengingsperioden. NSB: [NAME] i stengingsperioden. [NAME]: [NAME] i stengingsperioden.              SJ: [NAME] i stengeperioden.  CargoNet: Tog 5821 sønd.
SPB 1 | 10.06.2012 MERK: Videreført fra R 161.1. | 2012-08-12 00:00:00 | Spikkestadbanen | Spikkestadbanen. Asker - Spikkestad, Ombygging Heggedal st. fjerne kl - anlegget fra spor 2, [NAME]. og signalarbeider med driftsprøving. Ombygging plattformer [NAME], Åsaker og Spikkestad | Totalbrudd | [NAME] mellom Asker og Spikkestad. [NAME] snu i Asker. Merk: Tog 2299 innstilles Oslo S - Spikkestad. | Søndag 10.06.  kl.03.00 | Mandag 13.08. kl.03.00
SB 1 | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. [NAME], ingen passasjerutveksling spor 2 (mellom plattform) |  | Alle stoppende tog for av/på stigning kjører spor 1.
SB 3 | 2012-06-11 00:00:00 | 2012-06-22 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. Gulskogen - Hokksund Svillebytte i avvikspor | Omlagte kryssinger på dagtid. | Mindre forsinkelser må påregnes på [NAME] kryssinger.
SB 4 | 2012-08-06 00:00:00 | 2012-08-31 00:00:00 | [NAME] | [NAME]. Kongsberg - Nordagutu. Svillebytte samt generiske arbeider alle fag | Hvite tider
SB 5 | 2012-08-27 00:00:00 | 2012-09-09 00:00:00 | [NAME] | Sørlandsbanen. Hokksund, stenge spor 4 i 2 uker for svillebytte. | 2 uker totallbrudd spor 4. | Ingen tog spor 4. [NAME] max 445 meter. | Hele døgnet. | Hele døgnet.
VB 1 | 2012-08-08 00:00:00 | 2012-09-30 00:00:00 | Vestfoldbanen | Vestfoldbanen. [NAME]. Generisk på KL. | Jobber på delstrekninger. 4 stk hverdagsnetter ([NAME]) i 8 uker . | Innstille tog 837 | [NAME], [NAME], [NAME] | Holmestrand kl.05.20, [NAME], Larvik kl.04:15
VB 3 | 2012-10-06 00:00:00 | 2012-10-07 00:00:00 | Vestfoldbanen | Vestfoldbanen. [NAME]. Fornyelse av Hasle PLO VAS 1. | 8 t totalbrudd | [NAME] snu [NAME] og Sandefjord. [NAME] berøres. | [NAME] | [NAME]
ØB 1 | 2012-06-09 00:00:00 | 2012-06-10 00:00:00 | Østfoldbanen | Loenga: Fornyelse av spor- og sporbvekselanlegg samt fornyelse [NAME]. | 36 timer totalbrudd | Evt. [NAME] for innstilling av tog avropes i korttidsavtalen.
ØB 2 | 2012-06-09 00:00:00 | 2012-06-10 00:00:00 | Østfoldbanen | Oslo - Ski: Ski stasjon etterarbeider og JBT - arbeider. Oslo - Ski, plattformer og JBT - arbeider. Riving av Sørenga bro. Forbredende arbeider for bygging av vei Loenga - Bekkelaget Ski - Moss: ? [NAME]: [NAME] st og forlengelse av X - spor [NAME]. [NAME] st. [NAME]. Forberedende renseverk Sarpsborg - Halden. Østre linje: Plattformfornyelse, brusikring, Generisk, Fjellsikring, Generisk alle fag | 36 timer totalbrudd                     Strekningen Oslo S - Halden samt østre [NAME] stenges slik: Oslo S - Ski fra lø etter togene 199/194 kl. 00:45 til sø kl. 12:45 fram [NAME] 117/2734.                      Ski - Moss fra lø etter tog 139 kl. 00:50 til sø kl. 13:00 fram til togene 117/1124                     Moss - Fredrikstad fra lø etter tog 139 kl. 01:20 til sø kl. 13:20 fram til togene 117/120              Fredrikstad - Halden fra lø etter tog 139 kl. 02:00 til sø kl. 12:50 fram til tog 120 Ski - Mysen fra lø etter tog 194 kl. 00:45 til sø kl. 14:00 fram til tog 175                               Merk: [NAME] i Halden. | Tog som berøres:                                                           Strekningen Oslo S - Ski: NSB alle tog f.o.m. tog 2779 lø. t.o.m. [NAME] 2729/116 sønd. CargoNet: lørd. [NAME] 41960*, 4904 og 41973*.  [NAME]: lørd. togene 4804 og 4807, sønd. tog 4850.                                                                Strekningen Ski - Moss: NSB alle f.o.m. tog 1145 lø, t.o.m. [NAME] 1115/116 sønd. [NAME]: alle [NAME] og Moss Cellulosefabr. sidespor fra lørd. kl. 00:50 til sønd. kl. 13:00. Øvrige godstog, se Oslo S - Ski.                  [NAME]: NSB alle tog f.o.m. tog 106 lø. t.o.m. [NAME] 113/116 sønd. CargoNet: Tog 20118 lørd, ellers se ovenfor. [NAME]: lørd. [NAME] og 48985, sønd tog 4850.                                                                          Strekningen Ski - Mysen: NSB alle tog f.o.m. tog 199 ([NAME] til Ski) [NAME]. [NAME] sønd.                * Kan kjøres via [NAME].
ØB 15 | 2012-06-16 00:00:00 | 2012-06-17 00:00:00 | Østfoldbanen | Oslo - Ski: Ski stasjon etterarbeider. Oslo - Ski, plattformer og JBT - arbeider. Riving av Sørenga bro. Forbredende arbeider for bygging av vei Loenga - Bekkelaget Ski - Moss: Moss - Fredrikstad: [NAME] [NAME] linje: Plattformfornyelse, brusikring, Generisk, Fjellsikring, Generisk alle fag | Strekningen Oslo S - Fredrikstad og østre [NAME] stenges i ca 12 timer slik:.Oslo - Ski etter togene 129/2756 kl. 19:25 lø fram til togene 1110/1107 kl. 07:30 sø. Ski - Moss etter togene 128/129 kl. 19:40 lø fram til togene 110/1107 kl. [NAME]. [NAME] etter togene 128/129 lø, fra til tog 108 sø kl. 07:30, Ski - Mysen etter tog 187 kl. 19:15 lø fram til tog 160 kl. 07:20 sø. [NAME] snu i Fredrikstad. | Tog som berøres:                                                            Strekningen Oslo S - Ski: NSB alle tog f.o.m. [NAME] lø, t.o.m. [NAME] 2709/2710 sø.                      Strekningen Ski - Moss: NSB alle [NAME] lø. t.o.m. tog 1145 natt til sø. [NAME]: alle [NAME] og Moss Cellulosefabr. sidespor fra lørd. kl. 19:40 til sønd. kl. 07:15.                                         [NAME]: NSB alle tog f.o.m. [NAME] lø, t.o.m. tog 139 natt til sønd. [NAME]: tog 48985 lø.                                                                           Strekningen Ski - Mysen: NSB  [NAME] tog 186 lø, t.o.m. tog 159 sønd.
ØB 21 | 2012-08-13 00:00:00 | 2012-08-17 00:00:00 | Østfoldbanen | Østfoldbanen.  Ski - Mysen Generisk kontroll alle fag. Med frakobling av KL | Mandag - fredag fra kl. 09:15 - 14:15 | Tog som berøres: NSB alle tog f.o.m. togene 165/166 t.o.m. [NAME]. | 09:15:00 | 14:15:00
ØB 17 | 2012-08-18 00:00:00 | 2012-08-19 00:00:00 | Østfoldbanen | Østfoldbanen.  Moss alle spor unnt. Spor 1 a/b, Rygge - Sarpsborg: Moss bygging av nytt hensettingsspor, ny [NAME] st, signalkobling [NAME] stasjon | Strekningen mellom Rygge og Sarpsborg samt alle spor unntatt spor 1 a/b i Moss stenges i ca. 48 timer slik: Moss stasjon alle spor unntatt spor 1 a/b.fra kl. 01:00 lø, til kl. 01:00 [NAME]. Rygge - Sarpsborg, etter tog 137 natt til lø kl. 00:30, [NAME] 139 kl. 00:45 [NAME].[NAME] snu spor 1 Moss, Rygge og Sarpsborg. | Tog som berøres: Moss stasjon: [NAME]  lørd. [NAME] 4804 og 4807, sønd. [NAME] 4850, 4860, 4859, 4829, 4853 samt alle [NAME] og Moss Cellulosefabr. sidespor fra lørd. kl.01:00 til mand. kl. 01:00.                      [NAME]: NSB alle [NAME] 139 natt til lø., [NAME]. tog 137 natt [NAME]. CargoNet lørd. [NAME] 41960*, 4904* og 41973*, sønd. tog 41970*. [NAME]:  lø togene 48980 og 48985, søn togene 4850, 48984, 4829 og 4853.                                                                                  * Kan evt kjøres via østre [NAME].
ØB 16 | 2012-08-25 00:00:00 | 2012-08-26 00:00:00 | Østfoldbanen | Oslo - Kambo: Ski stasjon etterarbeider. Oslo - Ski, plattformer og JBT - arbeider. Riving av Sørenga bro. Forbredende arbeider for bygging av vei Loenga - Bekkelaget, sporveksler Vestby.  [NAME]: Plattformfornyelse, brusikring, Generisk, Fjellsikring, Generisk alle fag | Strekningen Oslo S - Ski og østre [NAME] stenges i ca 12 timer slik: Oslo - Ski etter togene 129/2756 kl. 19:25 lø fram til togene 1110/1107 kl. 07:30 sø. Ski - Moss etter togene 128/129 kl. 19:40 lø fram til togene 110/1107 kl. [NAME].  Ski - Mysen etter tog 187 kl. 19:15 lø fram til tog 160 kl. 07:20 sø. [NAME] snu i Moss | Tog som berøres:                                                            Strekningen Oslo S - Ski: NSB alle tog f.o.m. [NAME] lø, t.o.m. [NAME] 2709/2710 sø.                           Strekningen Ski - Kambo: NSB alle [NAME] lø. t.o.m. tog 1145 natt til sø.                                                                                    Strekningen Ski - Mysen: NSB  [NAME] tog 186 lø, t.o.m. tog 159 sønd.
ØB 4 | 2012-08-25 00:00:00 | 2012-08-26 00:00:00 | Østfoldbanen | Loenga: Fornyelse av spor- og sporvekselanlegg samt fornyelse [NAME]. | 12 timer totalbrudd | Evt. [NAME] for innstilling av tog avropes i korttidsavtalen.
ØB 22 | 2012-09-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Østfoldbanen | Øsfoldbanen: Stenge spor 1 Råde st for utbedringer | Spor 1 stengt hele perioden | Ingen kryssinger i [NAME].
ØB 7 | 2012-09-22 00:00:00 | 2012-09-23 00:00:00 | Østfoldbanen | Loenga: Fornyelse av spor- og sporvekselanlegg samt fornyelse [NAME]. | 12 timer totalbrudd | Evt. [NAME] for innstilling av tog avropes i korttidsavtalen.
ØB 19 | 2012-10-06 00:00:00 | 2012-10-07 00:00:00 | Østfoldbanen | Østfoldbanen.  Rygge - Kornsjø: [NAME], signalkobling Sandesund stasjon,fjellrensk mellom Halden og Kornsjø.                                        NB: Se også ØB 9. | Strekningen mellom Rygge og Kornsjø i ca. 48 timer slik:  Rygge - Halden, etter tog 137 natt til lø kl. 00:50, fram til tog 139 kl. 00:50 [NAME],    Halden - Kornsjø fra kl. 01:00 [NAME], til kl. 01:15 [NAME]. [NAME] snu i Moss, Rygge og Kornsjø. Se dog ØB 9. | Tog som berøres:                                                                                                                  Strekningen Rygge - Halden: NSB alle [NAME] 139 natt til lø., [NAME]. tog 137 [NAME]. CargoNet lørd. [NAME] 41960*, 4904*, 41973* og 20118, sønd. tog 41970*. [NAME]:  lø togene 48980 og 48985, søn togene 4850, 48984, 4829 og 4853.                                                                              Strekningen Halden - Kornsjø: NSB alle tog f.o.m. [NAME] t.o.m. [NAME]. [NAME]: Tog 48249 lø., TÅGAB: togene 48186 og 48187 lø. Øvrig godstog, se ovenfor.                                                                               *Kan evt. [NAME] via [NAME].
ØB 9 | 2012-10-06 00:00:00 | 2012-10-07 00:00:00 | Østfoldbanen | Oslo - Ski: Ski stasjon etterarbeider. Oslo - Ski, plattformer og JBT - arbeider. Riving av Sørenga bro. Forbredende arbeider for bygging av vei Loenga - Bekkelaget Ski - Moss: Diverse banearbeier. Østre linje: Plattformfornyelse, brusikring, Generisk, Fjellsikring, Generisk alle fag.                                               NB: Se også ØB 19. | Strekningen Oslo S - Fredrikstad og østre [NAME] stenges i ca 12 timer slik:.Oslo - Ski etter togene 129/2756 kl. 19:25 lø fram til togene 1110/1107 kl. 07:30 sø. Ski - Moss etter togene 128/129 kl. 19:40 lø fram til togene 110/1107 kl. 07:15 sø. | Tog som berøres:                                                            Strekningen Oslo S - Ski: NSB alle tog f.o.m. [NAME] lø, t.o.m. [NAME] 2709/2710 sø.                      Strekningen Ski - Moss: NSB alle [NAME] lø. t.o.m. tog 1145 natt til sø. [NAME]: alle [NAME] og Moss Cellulosefabr. sidespor fra lørd. kl. 19:40 til sønd. kl. 07:15.                                                 Strekningen Ski - Mysen: NSB  [NAME] tog 186 lø, t.o.m. tog 159 sønd.
ØB 8 | 2012-10-06 00:00:00 | 2012-10-07 00:00:00 | Østfoldbanen | Loenga: Fornyelse av spor- og sporvekselanlegg samt fornyelse [NAME]. | 24 timer totalbrudd | Evt. [NAME] for innstilling av tog avropes i korttidsavtalen.
ØB 10 | 2012-10-27 00:00:00 | 2012-10-28 00:00:00 | Østfoldbanen | Loenga: Fornyelse av spor- og sporvekselanlegg samt fornyelse [NAME]. | 12 timer totalbrudd | Evt. [NAME] for innstilling av tog avropes i korttidsavtalen.
ØB 11 | 2012-10-27 00:00:00 | 2012-10-28 00:00:00 | Østfoldbanen | Oslo - Ski: Ski stasjon etterarbeider. Oslo - Ski, plattformer og JBT - arbeider. Riving av Sørenga bro. Forbredende arbeider for bygging av vei Loenga - Bekkelaget Ski - Moss diverse banearbeider, :  Østre linje: Plattformfornyelse, brusikring, Generisk, Fjellsikring, Generisk alle fag.                                               NB: Se også ØB 20. | Strekningen Oslo S - Fredrikstad og østre [NAME] stenges i ca 12 timer slik:.Oslo - Ski etter togene 129/2756 kl. 19:25 lø fram til togene 1110/1107 kl. 07:30 sø. Ski - Moss etter togene 128/129 kl. 19:40 lø fram til togene 110/1107 kl. 07:15 sø. | Tog som berøres:                                                            Strekningen Oslo S - Ski: NSB alle tog f.o.m. [NAME] lø, t.o.m. [NAME] 2709/2710 sø.                      Strekningen Ski - Moss: NSB alle [NAME] lø. t.o.m. tog 1145 natt til sø. [NAME]: alle [NAME] og Moss Cellulosefabr. sidespor fra lørd. kl. 19:40 til sønd. kl. 07:15.                                                 Strekningen Ski - Mysen: NSB  [NAME] tog 186 lø, t.o.m. tog 159 sønd.
ØB 20 | 2012-10-27 00:00:00 | 2012-10-28 00:00:00 | Østfoldbanen | Østfoldbanen.  Vestby - Kornsjø: [NAME], signalkobling Sarpsborg stasjon. [NAME] og nytt veibom anlegg på Moss, fjellrensk mellom Halden og Kornsjø.                        NB: Se også ØB 11. | Strekningen mellom Vestby og Kornsjø i ca. 48 timer slik:  Vestby - Moss etter tog 137 natt til lø. kl. 00:00 fram til 139 natt [NAME] kl. 00:10. [NAME], etter tog 137 natt til lø kl. 00:50, fram til tog 139 kl. 00:50 [NAME],    Halden - Kornsjø fra kl. 01:00 [NAME], til kl. 01:15 [NAME]. [NAME] snu i Vestby og Kornsjø. Se dog ØB 11. | Tog som berøres:                                                             Strekningen Vestby - Moss: NSB alle tog f.o.m. tog 139 natt til lø. t.o.m. [NAME] natt [NAME]. CargoNet se nedenfor. [NAME]: lørd. togene 4804 og 4807, sønd. [NAME] 4850, 4860, 4859, 4829, 4853 samt alle [NAME] og Moss Cellulosefabr. sidespor fra lørd. [NAME] mand. kl. 00:15.                                                                                                                                     [NAME]: NSB alle [NAME] 139 natt til lø., [NAME]. tog 137 [NAME]. CargoNet lørd. [NAME] 41960*, 4904*, 41973* og 20118, sønd. tog 41970*. [NAME]:  lø togene 48980 og 48985, søn togene 4850, 48984, 4829 og 4853.                                                                              Strekningen Halden - Kornsjø: NSB alle tog f.o.m. [NAME] t.o.m. [NAME]. [NAME]: Tog 48249 lø., TÅGAB: togene 48186 og 48187 lø. Øvrig godstog, se ovenfor.                                                                               *Kan evt. [NAME] via [NAME].
ØB 14 | 2012-11-01 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | Østfoldbanen | Oslo - Ski: Oslo - Ljan, enkeltsporet drift for oppsetting av støttemurer på dagtid | Avtales i kortidsavtalen | Redusere toggangen?
ØB 18 | 2012-11-03 00:00:00 | 2012-11-04 00:00:00 | Østfoldbanen | Østfoldbanen.  Rygge - Halden: [NAME], [NAME] | Strekningen mellom Rygge og Halden i ca. 48 timer, etter tog 137 natt til lø kl. 00:50, fram til tog 139 kl. 00:50 [NAME]   Halden - Kornsjø fra kl. 01:00 [NAME], til kl. 01:15 [NAME]. [NAME] snu i Moss, Rygge og Halden | Tog som berøres: Tog som berøres:                                                                                                                  NSB alle [NAME] 139 natt til lø., [NAME]. tog 137 [NAME]. CargoNet lørd. [NAME] 41960*, 4904*, 41973* og 20118, sønd. tog 41970*. [NAME]:  lø togene 48980 og 48985, søn togene 4850, 48984, 4829 og 4853.                                       *Kan evt. [NAME] via [NAME].
ØB 12 | 2012-11-17 00:00:00 | 2012-11-18 00:00:00 | Østfoldbanen | Loenga: Fornyelse av spor- og sporvekselanlegg samt fornyelse [NAME]. | 12 timer totalbrudd | Evt. [NAME] for innstilling av tog avropes i korttidsavtalen.