Spreadsheet: 1b045951-7d92-4fe5-bdb8-f64c65d34e0a
Sheet: Sheet1

مصوبات سفرهاي استاني رياست محترم جمهوري و هيات محترم دولت به استان خراسان شمالي | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26
[NAME] :1389/08/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد كل | 586 | در صد تحقق : | 52.33219567690558
 |  |  | پيش  شماره سفر اول:35648 | پيش  شماره سفر اول:41044 |  |  |  | پيش  شماره سفر سوم :45622 |  |  |  |  |  |  | درصد از کل : |  |  | 31.39931740614335 | 11.26279863481229 | 26.27986348122867 | 31.0580204778157
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجموع هر وضعيت: |  |  | 184 | 66 | 154 | 182
ردیف به [NAME] | شماره  و تاریخ تصویبنامه | شماره بند | متن بند مصوبه | دستگاه اجرایی مركزي | دستگاه اجرايي استاني | شهرستان محل اجرا | شماره سفر | خلاصه اقدامات | اعتبارات (ميليون ريال) |  |  | تسهيلات(ميليون ريال) |  |  | درصد [NAME] | درصد تحقق فيزيكي پروژه | درصد تحقق فيزيكي مصوبه | وضعیت تحقق |  |  |  | علل عدم تحقق |  |  |  | توضيحات و پيشنهادات
 |  |  |  |  |  |  |  |  | مصوب | تخصيص | پرداخت | مصوب | تخصيص | پرداخت |  |  |  | اقدام [NAME] | در دست پیگیری | در دست اقدام | اقدام [NAME] | مالی |  | موانع قانوني | ساير
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تخصيص | پرداخت |  | تخصيص | پرداخت |  |  |  | اقدام [NAME] | در دست پیگیری | در دست اقدام | اقدام [NAME] | مالی _[NAME] | [NAME] | موانع قانوني
1 | 57272  1385/05/21 | 1 | الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [NAME] نسبت به موارد ذیل تا پایان آبان ماه سال 1385 اقدام نماید: واگذاری 37 هزار شماره تلفن ثابت در سطح استان. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | 38282 شماره تلفن ثابت و [NAME] | 105275 | 105275 | 105275 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
2 | 57272  1385/05/21 | 1 | ب- تأمین دفاتر مخابراتی روستایی 25 روستای دیگر استان. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | 25 روستا تامین ارتباط گردیده اند | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
3 | 57272  1385/05/21 | 1 | ج- [NAME] تعداد 20 سایت آنتن ماهواره ای تلفن همراه در سطح استان. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | 41 سایت راه اندازای  [NAME] | 41000 | 41000 | 41000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
4 | 57272  1385/05/21 | 1 | د- نصب و [NAME] [NAME] در پنج شهر دیگر استان. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | بطور 100 درصد انجام شده است | 3123 | 3123 | 3123 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
5 | 57272  1385/05/21 | 1 | ه- بهره برداری از 200 کیلومتر فیبر [NAME] | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | 626.47کیلومتر فیبر نوری بهره برداری [NAME] | 28193 | 28193 | 28193 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
6 | 57272  1385/05/21 | 1 | و- نصب و [NAME] تجهیزات مرکز تلفن روستایی در 20 روستای استان. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | در 27 روستا اقدام [NAME] | 5400 | 5400 | 5400 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
7 | 57253  1385/05/21 | 1 | الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي [NAME] مديريت و برنامه ريزي [NAME] نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: بررسي و [NAME] ميزان تسهيلات پرداختي به خسارت ديدگان ناشي از خشكسالي، سرمازدگي و حوادث [NAME] شمالي كه اصل و سود آن پرداخت [NAME] طي يك ماه پس از ابلاغ [NAME] اقدام و نتيجه را به وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] اعلام نمايد . تبصره: سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] دو هفته پس از دريافت اطلاعات [NAME] نسبت به بررسي موضوع اقدام و پيشنهاد لازم را به منظور چگونگي تامين اعتبار مورد نياز براي كمك به پرداخت سود تسهيلات مذكور به هيات وزيران ارائه نمايد . | وزارت امور اقتصادي و دارايي |  |  | [NAME] | [NAME] بانکهای استان میزان تسهیلات،سود و جرایم آن تعیین و در نهایت [NAME] هیئت دولت مقرر شد از کل مبلغ   جریمه 55 میلیارد و 430 میلیون ريالی، جریمه [NAME] تا سقف 50 میلیون ريال از سوی بانکهای استان بخشوده شود كه حدود 5545 نفرمورد بخشودگي قرار گرفته اند . * طي صورتجلسه شماره 556 مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانكها مورخ 86/5/3 با بخشش جرايم مذكور و تقسيط مانده بدهي براي پنج سال موافقت گرديد و به بانك ها ابلاغ شد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
8 | 57253  1385/05/21 | 1 | ب- [NAME] گمرك [NAME] . | وزارت امور اقتصادي و دارايي |  |  | [NAME] | با پیگیریهای صورت گرفته گمرک خراسان شمالی تأسیس و فعالیت خود را از سال 86 در استان آغاز کرد لازم به [NAME] در اين راستا 35 پست سازماني مصوب گرديده [NAME] . | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
9 | 57253  1385/05/21 | 2 | وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه موضوع کارخانه [NAME] را بررسی و در صورتی که صاحبان کارخانه مذکور به تعهدات خود در قبال کارگران اقدام ننموده اند نسیت به بازگرداندن کارخانه [NAME] به سازمان خصوصی سازی به منظور واگذاري به افراد صالح اقدام نمايد. | وزارت امور اقتصادي و دارايي |  |  | [NAME] | - با توجه به عمل نکردن صاحبان [NAME] شیروان نسبت به تعهدات خود ، رضایت آنان نسبت به واگذاری شرکت جلب و [NAME] جهت واگذاری به افراد صالح به سازمان خصوصی سازی عودت و  شرکت مذکور از سوی سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته [NAME] [NAME] شهر مشهد مبلغ 10 میلیارد و830 میلیون ريال در ازای مطالبات کارگران شرکت به [NAME] [NAME]: 1- تسويه [NAME] نفر از پرسنل بازنشسته و قراردادي به مبلغ 6.581.13.200 ريال     2- پرداخت علي الحساب به 198 نفر از پرستل قراردادي ، شاغل و [NAME] سالهاي 86-84 به مبلغ 4.248.521.778 ريال | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
10 | 56419  1385/05/18 | 1 | وزارت بازرگاني [NAME] نسبت به احداث و تکمیل سیلوهای استان از محل طرح احداث و توسعه سيلوها به شماره رديف 40502005 در سال 1385 اقدام نمايد و در صورت عدم تكافوي اعتبار، از محل بند(و) تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور براي تكميل [NAME] تأمين اعتبار نمايد. | وزارت بازرگاني |  |  | [NAME] | [NAME] سيلوي بجنورد 27500 تن بوده كه در راستاي اجراي مصوبه طرح توسعه سيلوي بجنورد به دو [NAME] (55 هزار تن )آغاز و در حال [NAME] كليه عمليات اجرايي به پايان رسيده و تنها سيستم مدار فرمان در حال اجراست. | 27783 | 27783 | 26941 |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  | *
11 | 58104  1385/05/22 | 1 | الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [NAME] مديريت و برنامه ريزي كشور با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: انجام تعميرات اساسي بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد از محل اعتبارات مصوب در سال 1385 با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (درخصوص صدور مجوز نظارت) به منظور ارائه خدمات به بيماران تا زمان بهره برداري از بيمارستان جديد. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | تعميرات اساسي بيمارستان امام رضا (ع) با هزينه اعتباري به ميزان 2 ميليارد ريال از منابع داخلي و 1600 ميليون ريال از [NAME] به اتمام رسیده است . | 3600 | 3600 | 3600 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
12 | 58104  1385/05/22 | 1 | ب- احداث بيمارستان هاي فاروج ، مانه و [NAME] در چارچوب نظام [NAME] بندي و رعايت بند 27 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي و مطالعه ایجاد مرکز درمانی مناسب در راز و [NAME] در سال جاری و پیش بینی اعتبار لازم با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در سال 1386. تبصره: وزارت مسكن و شهرسازي پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين‏نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه از محل اعتبارات بند 27 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور و پيش بيني اعتبار مورد نياز در [NAME] بودجه سال هاي برنامه چهارم توسعه، نسبت به احداث اولويت هاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | پروژه هاي موضوع مصوبه توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان در دست اجرا مي باشند.پيشرفت فيزيكي پروژه احداث بیمارستان  24 تخت خوابی فاروج به مساحت 3080 متر مربع  90% و پيشرفت فيزيكي پروژه  احداث  بيمارستان 32تخت خوابی مانه و [NAME] (آشخانه) به مساحت 4550 متر مربع  78%مي باشد. [NAME] مرکز درمانی در راز و [NAME]  زميني به مساحت 7هزار متر مربع تامين وپروژه با زير بناي 1100 متر مربع و 98درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجرا مي باشد.*اعتبارمنظور شده در قانون بودجه سال 89  براي پروژه هاي فوق عبارت است از : 8004 ميليون ريال (بيمارستان فاروج)-10035 ميليون ريال (بيمارستان آشخانه)-1000ميليون ريال (درمان بستر راز و جرگلان ) | 64970 | 59384 | 56760 |  |  |  | 91.40218562413422 | 80 |  |  |  | *
13 | 58104  1385/05/22 | 1 | ج- بررسي موضوع [NAME] و [NAME] ستادي مربوط به قانون تقسيم استان خراسان به دانشكده علوم پزشكي استان خراسان شمالي تا 1 ماه بعد از ابلاغ [NAME] و ارائه نتيجه به دولت | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | 8 دستگاه خدورو شامل 3 دستگاه پيكاپ آ3 [NAME] ،1 دستگاه پاترول و يك دستگاه پژو و همچنين 800 ميليون ريال وجه از دانشگاه مشهد دريافت [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
14 | 58104  1385/05/22 | 1 | ح- تغيير كاربري و ايجاد بخش روانپزشكي در بيمارستان امام رضا (ع) با ظرفيت 20 تخت. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | در سال 85 با هزينه 1850ميليون ريال از منابع داخلي(درآمدهاي اختصاصي) بخش روانپزشكي با امكانات و تجهيزات پيشرفته در بيمارستان امام رضا (ع)به ظرفيت 20 تخت ايجاد گرديد. | 1850 | 1850 | 1850 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
15 | 58104  1385/05/22 | 1 | د- تغيير كاربري قسمتي از بيمارستان امام خميني (ره) شيروان و [NAME] بخش NICU با ظرفيت 6 تخت . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | با هزينه 1575 ميليون ريال اعتبار از درآمدهاي اختصاصي درسال 86 تغيير كاربري قسمتي از بيمارستان امام خميني (ره) شيروان و [NAME] بخش NICU با ظرفيت 6 تخت انجام گرفته [NAME] . | 1575 | 1575 | 1575 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
16 | 58104  1385/05/22 | 1 | ز- افزايش اتاق عمل بيمارستان امام علي (ع) از 5 به 8 اتاق عمل. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | با هزينه مبلغ 2300 ميليون ريال از محل درآمدهاي اختصاصي ، در سال 85 تغيير كاربري و ايجاد 3 [NAME] در بيمارستان امام رضا (ع) انجام گرديده [NAME] . | 2300 | 2300 | 2300 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
17 | 58104  1385/05/22 | 1 | ص- ارتقاء دانشكده علوم پزشکی استان از لحاظ تخت بيمارستاني، تجهیزات، امکانات، کتابخانه، خوابگاه و غیره به سطح میانگین کشوری تا پايان برنامه چهارم توسعه . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | تعداد تخت های بیمارستانی استان در سال 84  :562تخت بوده كه در پاپان سال 88به رقم 716 تخت فعال در بيمارستانهاي امام علي (ع)، امام رضا (ع) و بنت الهدي بجنورد - امام خميني [NAME] خميني شيروان وامام جواد (ع) جاجرم رسيده [NAME]  [NAME] اجراي [NAME] بندهاي «ب،ج،د،و،هـ،‌ز،طـ » همين تصميم نامه تعداد تخت هاي بيمارستاني به سطح ميانگين كشوري ارتقاء يافته است .در خصوص تجهيزات  تا حدودي از محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه تجهيزات خريداري شده و مناقصه پروژه احداث خوابگاه در پرديس دانشگاه در حال انجام است. ضمنا « اختصاص مبلغ چهل و پنج ميليارد ريال براي احداث پرديس دانشگاه علوم پزشكي طي سالهاي 1387، 1388 و 1389 (علاوه بر اعتبارات مصوب) از محل طرح شماره 30146293» از [NAME] به استان  مي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | *
18 | 58104  1385/05/22 | 1 | ط- تغيير كاربري و ايجاد 25 تخت سوختگي در بيمارستان امام علي (ع) . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | تغییر کاربری انجام و تعدا د 25 تخت  سوختگي در [NAME] علی (ع) ايجاد شده است.(ضمنا با اختصاص مبلغ 14800 ميليون ريال اعتبار عمليات احداث بخش [NAME] 2500 متر مربع از محل كمكهاي [NAME] گرديده كه تا كنون 47% پروژه اجرا شده است. | 16500 | 14800 | 5940 |  |  |  | 89.6969696969697 | 100 |  |  |  |  | *
19 | 58104  1385/05/22 | 1 | ع- احداث 8 خانه پزشک از محل اعتبارات تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 كل كشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهرستانهاي استان . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | با اعتبار 2950 ميليون ريال تعداد 8 خانه پزشك در شهرستان اسفراين و جاجرم  به اجرا درآمده است . | 2950 | 2950 | 2950 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
20 | 58104  1385/05/22 | 1 | ك- مطالعه و [NAME] رشته هاي جديد دانشگاهي دراستان خراسان [NAME] منظور تبديل دانشكده علوم پزشكي به دانشگاه پس از كسب موافقت شوراي گسترش دانشگاه ها در سال 1385 . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | با پیگیریهای بعمل [NAME] تعداد رشته های تحصیلی از 4 رشته در سال 85 به 7 رشته سال تحصیلی 87 – 86 افزایش یافت  .بر اساس مصوبه یکصدو هشتادو ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با تاسیس آموزشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان موافقت [NAME] آمدو به اين ترتيب دانشكده علوم پزشكي به دانشگاه ارتقاء  يافت. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
21 | 58104  1385/05/22 | 1 | ل- تأمين نيروي انساني و تجهيز پايگاه امداد جاده اي به آمبولانس و امكانات امدادي در سال 1385 كه محل آنها توسط استان تأمين مي گردد. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | تا کنون 4 دستگاه آمبولانس تحویل استان [NAME] کانکسهای 4 پایگاه نصب گردیده و [NAME] و آموزش داده شده است .(دشت واقع در جاجرم -گراتي در [NAME] در شيروان - قوش تپه در زار بجنورد ) | 1594 | 1594 | 1594 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
22 | 58104  1385/05/22 | 1 | م- تجهيز و [NAME] ساختمان مركز آزمايشگاهي تخصصي استان كه توسط استان در سال 1385 تأمين مي‏گردد . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | مبلغ 1500 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني جهت اينمنظور اختصاص يافته است . همچنين 2000 ميليون ريال نيز از محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه جهت تجهيز مركز آزمايشگاهي اختصاص و هزينه شده است.مساحت ساختمان 450 متر مربع مي باشد. | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
23 | 58104  1385/05/22 | 1 | ن- اختصاص مبلغ 2 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برای ستاد دانشکده علوم پزشکی استان . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | اقدام [NAME] (تجهيز ستاد دانشگاه به ADSLو خريد [NAME] و رايانه ) | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
24 | 58104  1385/05/22 | 1 | ه- تغيير كاربري و [NAME] با توجه به نياز استان در بيمارستان زنان بنت الهدي . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | [NAME] به مبلغ 3.500 ميليون ريال از [NAME] [NAME] . | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
25 | 58104  1385/05/22 | 1 | و- افزايش تخت هاي ICU بيمارستان امام علي (ع) از 4 تخت به 8 تخت . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | با هزينه مبلغ 1900 ميليون ريال از محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه مصوبه كاملا اجرا [NAME]. | 1900 | 1900 | 1900 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
26 | 58104  1385/05/22 | 1 | ي- [NAME] استان به سي تي اسكن ، آنژيو اسپيرال و دستگاه سنگ شكن. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | دستگاه سنگ شكن نصب و بهره برداري شده است. -  دستگاه آنژيوگرافي نصب و مورد بهره برداري واقع گرديد. دستگاه سي تي [NAME] برگزار شده و قرارداد منعقد گرديده و خريداري گرديده [NAME].   و دستگاه  نصب و بهره برداري مي باشد. | 22000 | 22000 | 22000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
27 | 57286  1385/05/21 | 1 | الف - وزارت تعاون [NAME] هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و استانداري با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: تشكيل 192 شركت تعاوني در گرايش هاي مختلف به منظور ايجاد3200 فرصت شغلي براي فارغ التحصيلان و افراد فاقد شغل جوياي كار استان . | وزارت تعاون |  |  | [NAME] | تعداد 262 شركت تعاوني با 2905 فرصت شغلي ايجاد شده است | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
28 | 57286  1385/05/21 | 1 | ب- کمک به تأسیس 30 شركت تعاوني بانوان در استان به منظور ايجاد 300 فرصت شغلي براي بانوان فاقد شغل جوياي كار با اولویت فارغ التحصیلان. | وزارت تعاون |  |  | [NAME] | تعداد 92 شركت تعاوني بانوان با 1051 فرصت شغلي تاسيس [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
29 | 57286  1385/05/21 | 1 | ج- اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي تأمین سرمايه درگردش واحدهاي مشکل دار بدون آورده (از محل اعتیارات صندوق تعاون) . | وزارت تعاون |  |  | [NAME] | مبلغ 3 میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش واحدهای مشکل دار بدون آورده توسط صندوق تعاون تامین گردید که تا کنون مبلغ 1500 میلیون ریال [NAME] . و مابقی بسته به عملکرد شرکتهای ذیربط خواهد بود.(طبق آخرين بررسي انجام شده در تاريخ 87/6/20 تغييري در ميزان جذب اعتبار بوجود [NAME] ) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  | *
30 | 57286  1385/05/21 | 1 | د- مطالعه و امکان سنجی تشكيل دو [NAME] برای انجام سرمايه گذاري هاي كلان در استان در زمينه سيمان [NAME] فولاد و آلومينا | وزارت تعاون |  |  | [NAME] | [NAME] و امکان سنجی تشکیل دو تعاونی فراگیر توسط مشاور ذیصلاح با مبلغ 400 ميليون ريال اعتبار  تخصيصي( شامل دو طرح [NAME] و فولاد اسفراين ) انجام گرديده [NAME] . | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
31 | 57286  1385/05/21 | 1 | ه- كمك به ایجاد شركت هاي تعاوني فارغ التحصيلان به منظور اشتغال حداقل 200 نفر فارغ التحصيل . | وزارت تعاون |  |  | [NAME] | تعداد 305 فرصت شغلي برای فارغ التحصیلان ايجاد شده است | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
32 | 60364  1385/05/25 | 1 | الف- وزارت جهادكشاورزي [NAME] سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل طي سال هاي آتي برنامه چهارم توسعه اقدام نمايد: ايجاد رديف مستقل براي اجراي پروژه هاي آبخيزداري در [NAME] . | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | رديف مستقل براي اجراي پروژه هاي آبخيزداري در [NAME] به شماره  40137013 ایجاد شده كه و در سال 86 مبلغ 9400ميليون ريال با مبلغ تخصيص 5538 ميليون ريال و پيشرفت فيزيكي 88% * در سال 87 مبلغ 9000ميليون ريال با مبلغ تخصيص 8730 ميليون ريال و پيشرفت فيزيكي 69% *در سال 88 مبلغ 7370ميليون ريال با مبلغ تخصيص 4955ميليون ريال و پيشرفت فيزيكي 40% در حال انجام است* | 25770 | 19223 | 19223 |  |  |  | 74.59448971672488 | 100 |  |  |  |  | *
33 | 60364  1385/05/25 | 1 | ب- ايجاد رديف مستقل براي توسعه باغات در اراضي شيبدار و مستعد داراي آب . | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | رديف مستقل اعتباری براي توسعه باغات در اراضي شيبدار و مستعد داراي آب به شماره 40144007 ایجاد شده است . كل مساحت مصوب 12500 هكتار مي باشد كه در سال 86 مطالعه مکانهای شناسایی شده در روستای دشت شهرستان جاجرم و روستاهای خرمده و کاستان مانه و [NAME] به  مساحت  9000 هکتار توسط مشاور  با اعتبار مصوب ( سال 86 ) 1680 میلیون ریال و مبلغ تخصیص 1210 میلیون ریال انجام شده و در سال 87 نيز اعتبار لازم جهت اجرا ناحيه مطالعه شده و تكميل مطالعات تا [NAME] در اختيار دستگاه اجرايي قرار گرفته است . | 1680 | 1210 | 1210 |  |  |  | 72.02380952380952 | 100 |  |  |  |  | *
34 | 60364  1385/05/25 | 1 | ج- پيش بيني اعتبار مورد نياز تكميل و بهره برداري كشتارگاه ‏صنعتي بجنورد در لايحه متمم قانون بودجه سال 1385 يا لايحه بودجه سال 1386 . | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | در سال 85  مبلغ 12 ميليارد ريال از منابع ملي و مبلغ 2 میلیارد ریال با 100%تخصيص از اعتبارات استان وهمچنين  در سال 86  مبلغ 14973 میلیون ریال  با 8700ميليون ريال تخصيص از اعتبارات [NAME] [NAME] و فاز اول پروژه به  بهره برداري رسيده [NAME]. | 28973 | 22700 | 22700 |  |  |  | 78.34880751044075 | 100 |  |  |  |  | *
35 | 60364  1385/05/25 | 1 | د- انجام مطالعات تشكيل تعداد 3 شركت سهامي زراعي غير دولتي در استان در سال 1385 و پيش بيني اعتبار مورد نياز آغاز عمليات اجرايي، آماده سازي، يكپارچه سازي اراضي و اجراي شبكه هاي آبياري و احداث استخر پس از طي مراحل قانوني در لوايح بودجه سال هاي برنامه چهارم توسعه. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | اعتبار منظور شده برای پروژه مبلغ 3000 میلیون ریال می باشد كه 1800 ميليون ريال آن  تخصيص گرديد .شرکت تعاونی عشق آباددر شهرستان مانه و [NAME]  ، شركت تعاونی امیرآباد و صادق آباد در شهرستان جاجرم و  شرکت تعاونی تیتکانلو در شهرستان فاروج تاسيس گرديده [NAME] . | 3000 | 1800 | 1800 |  |  |  | 60 | 100 |  |  |  |  | *
36 | 60364  1385/05/25 | 1 | ز- اختصاص اعتبار براي احداث پروژه شبكه هاي آبياري زهكشي 3 و 4 سدهاي شيرين دره و بارزو تا سقف اعتبار سال 1384 در سال 1385 و درصورت لزوم افزايش اعتبار مورد نياز در لايحه متمم بودجه سال 1385. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | [NAME] 89/43548/200مورخ89/5/11 معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو تا كنون مبلغ 197393 ميليون ريال براي شبكه 1و2 آبياري و زهكشي شيرين دره اختصاص يافته  كه اين پروژه به اتمام رسيده [NAME]. شبكه 1و2 سد بارزو نيز به اتمام رسيده [NAME]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
37 | 60364  1385/05/25 | 1 | ه- تأمين اعتبار طرح مطالعات جامع و اجراي عمليات آب و خاك تعاوني هاي توليدي تا سقف اعتبار سال 1384 در سال 1385 از محل اعتبارات رديف 40152005 و افزايش اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح در لايحه متمم بودجه . | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | مبلغ 6600 میلیون  ریال در سال 85 جهت طرح موصوف از وزارت جهاد کشاورزی [NAME] و همچنین مبلغ 6000 میلیون ریال از اعتبارات سال 86 مصوب و 72.3% آن تخصیص داده شده و طرح توسط مشاور  [NAME] و  اجرای عملیات آب و [NAME] تعاونی های بلقیس اسفراین و مایوان فاروج نسبت به تخصيص 100%  انجام شده است . | 11500 | 9700 | 9700 |  |  |  | 84.34782608695652 | 100 |  |  |  |  | *
38 | 60364  1385/05/25 | 1 | و- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال از محل رديف 40137010 جهت اجراي پروژه آبخيزداري در سايرحوزه هاي استان خراسان شمالي (به جز حوزه اترك) . | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | در سال 85 مبلغ 5800 میلیون ریال  مصوب با مبلغ تخصیص  3837 میلیون ریال دریافت و تعهدات سال 85 بطور کامل انجام گرفته است و مابقي اعتبار در سال 86  اختصاص يافته و [NAME] پروژه توسط پیمانکار در [NAME] از [NAME] 100 پیشرفت فیزیکی انجام گرفته است  . | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
39 | 62364  1385/05/25 | 2 | وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو موضوع امكان آبرساني به 15 هزار هكتار اراضي ديم [NAME] از [NAME] و ارائه نتيجه آن به دولت . | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | با انجام مطالعات سد دربند مشخص گردید [NAME] شبکه آبیاری به [NAME] اقتصادی ندارد از طرفی حجم آب قابل استحصال از سد دربند فقط برای [NAME] دست می باشد . | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
40 | 56408  1385/05/18 | 1 | الف- وزارت دادگستري [NAME] نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: اختصاص مبلغ 8/5 ميليارد ريال از محل اعتبار رديف محكومين معسر و تأديه ديون براي پرداخت ديه محكومين معسر استان، همچنين مبلغ1/5 ميليارد ريال از محل وجوه اداره شده در اختيار وزارت دادگستري، جهت پرداخت وام به معسرين منظور مي گردد. | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | از محل اعتبارات [NAME] معسر مبلغ 8500ریال به ذینفعان پرداخت گردیده است و همچنین مبلغ 1500 میلیون ریال از محل اعتبارات وزارت دادگستری جهت پرداخت وام به معسرین واجدشرایط اختصاص [NAME] به صورت کامل به آنان [NAME] . | 8500 | 8500 | 8500 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
41 | 56408  1385/05/18 | 1 | ب- بررسي امكان صدور اسناد مالکیت براي منازل فاقد سند استان و [NAME] ظرف یک ماه پس از ابلاغ [NAME] به دولت . | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | در راستای تحقق مصوبه ، تسریع در رسیدگی به پرونده های موضوع مواد 147و148 اصلاحی قانون ثبت(اراضی و املاک شهری و روستایی تصرفی و خریداری شده بر اساس مدارک عادی )و نیز پرونده های واصله ماده 133 قانون برنامه چهارم (منازل زوستایی فاقد سند مالکیت ) در اولویت فعالیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قرار گرفت و بیش از 85000 جلد سند [NAME] و [NAME] [NAME] . | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
42 | 57259  1385/05/21 | 1 | الف-وزارت راه و [NAME] هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] نسبت به انجام مطالعات پروژه هاي ذيل در سال 1385 اقدام و پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار مورد نياز را در لايحه بودجه سال 1386 پيش بيني نمايد : تسریع در انجام مطالعات فاز دوم طرح راه آهن مشهد – بجنورد – گرگان | [NAME] |  |  | [NAME] | مطالعات فاز 1 و 2 انجام شده ومجوز كميسيون ماده 32 [NAME] گرديده و با حضور رياست محترم مجلس شوراي [NAME] عمليات اجرايي پروژه زده شده است.*  مبلغ 29 ميليارد ريال در  پيوست يك بودجه سال89 به شماره طبقه بندي 40701061 پادار گرديده و دستگاه اجرايي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل [NAME] مي باشد. | 33910 | 33910 | 33910 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
43 | 57259  1385/05/21 | 1 | ب- تسریع در انجام مطالعات طرح [NAME] بجنورد با عنوان اتصال بجنورد و اسفراين به راه آهن تهران- مشهد | [NAME] |  |  | [NAME] | مطالعات طرح [NAME] بجنورد توسط مهندسين مشاور [NAME] و مترا انجام گرديده [NAME]. طرح مذكور در سال جاري داراي رديف اجرايي مي باشد.*مبلغ 72 ميليارد ريال در بودجه 89 منظور گرديده [NAME]. | 1450 | 1450 | 1450 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
44 | 57259  1385/05/21 | 1 | ج- اجراي پروژه راه جاجرم – ميامي تا پايان برنامه چهارم توسعه. | [NAME] |  |  | [NAME] | طول محور 90کیلومتر [NAME] 45 کیلومتر آن به پيمانكار شركت ديداس واگذار و پروژه با 45% پيشرفت در حال اجرا می باشد . قطعه دوم نيز به طول45كيلومتر به مناقصه گذاشته [NAME] سالجاري 30 ميليارد ريال اعتبار تخصيص يافته است. | 80000 | 80000 | 80000 |  |  |  | 100 | 45 |  |  |  | *
45 | 57259  1385/05/21 | 1 | د-انجام مطالعه پروژه [NAME] – دوغايي تا پايان سال جاری . | [NAME] |  |  | [NAME] | طول محور 60 کیلومتر است و دارای ردیف ملی بوده و مطالعه توسط مهندسين مشاور راه آهن انجام شده و در سال 88 براي يك قطعه [NAME] كيلومتر پيمانكار انتخاب و عمليات اجرايي آغاز شده است. | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
46 | 57259  1385/05/21 | 1 | ز- تکمیل مطالعات و انجام مبادله موافقتنامه پروژه [NAME] – سنخواست در سال جاري و اضافه نمودن پروژه مذكور در لايحه بودجه سال 86 به [NAME] – اسفراين –دوغايي و بام (رديف 503733) . | [NAME] |  |  | [NAME] | تا كنون مبلغ 61 میلیارد و 600 ميلون ريال اعتبار  به پروژه اختصاص داده شده و [NAME] در قالب دو قطعه توسط دو شركت پيمانكاري سيس وي و كارناي  با 30% پيشرفت فيزيكي در حال اجراست.* اعتبار سال 89 اين محور مبلغ 43317 ميليون ريال مي باشد. | 104917 | 91024 | 91024 |  |  |  | 86.7581040250865 | 100 |  |  |  |  | *
47 | 57259  1385/05/21 | 1 | ه- تسريع در انجام مطالعات طرح [NAME] آزادشهر (تا جنگل گلستان) . | [NAME] |  |  | [NAME] | طول محور 230 کیلومتر می باشد .مطالعات توسط مهندسين مشاور  پاسیلو – [NAME] – ره آور – اساس راه 100% انجام گرديده [NAME] دارای ردیف ملی می باشد . | 550 | 550 | 550 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
48 | 57259  1385/05/21 | 1 | و- تسريع در اتمام مطالعات كنارگذر شهرهاي فاروج – شيروان – بجنورد و آشخانه | [NAME] |  |  | [NAME] | کنار گذر بجنورد به طول حدود 23کیلومتر اجرايي گرديده . مطالعات کنار گذر شیروان و فاروج 100% انجام و كنار گذر فاروج اجرايي [NAME] . مطالعات امكان سنجي  کنار [NAME] نیز به اتمام رسیده و مشاور جهت تكميل مطالعات انتخاب گرديده  است . | 889 | 889 | 889 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
49 | 57259  1385/05/21 | 2 | الف-وزارت راه و [NAME] قانوني و هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] نسبت به انجام موارد زير اقدام [NAME]: اختصاص مبلغ 140 ميليارد ريال از محل رديف 40702063 براي احداث، بهسازي و آسفالت راه هاي روستايي در سال 1385. تبصره: همچنین به منظور ارتقاي راههای روستایی استان تا حد [NAME] [NAME] در لوایح بودجه سال های برنامه چهارم توسعه پیش بینی گردد. | [NAME] |  |  | [NAME] | در سال 85 مبلغ 61/5 ميليارد ريال ، در سال 86 مبلغ 45/5 ميليارد ريال ، در سال 87 مبلغ 60 ميليارد ريال و در سال 88 ميلغ 115 ميليارد ريال جهت اينمنظور تامين اعتبار شده است. از این محل  35 پروژه به اجراءرسیده است .*شايان [NAME] در سال 89 مبلغ 116ميليارد ريال براي بهسازي و آسفالت روستايي اختصاص يافته است. | 398000 | 243261 | 243261 |  |  |  | 61.12085427135678 | 100 |  |  |  |  | *
50 | 57259  1385/05/21 | 2 | ب-اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال از محل اعتبارات متمركز وزارت راه و ترابري براي بازسازي و نوسازي ناوگان راهداري استان در سال 1385. | [NAME] |  |  | [NAME] | از سال 85 مبلغ 15400 ميليون ريال تامين و تجهيزات مورد نياز از جمله  4 دستگاه گریدر خريداري شده است . | 20000 | 15400 | 15400 |  |  |  | 77 | 100 |  |  |  |  | *
51 | 57259  1385/05/21 | 2 | ج- افزايش تعداد پروازهاي فرودگاه بجنورد بصورت روزانه . | [NAME] |  |  | [NAME] | اقدام گردید | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
52 | 57259  1385/05/21 | 2 | د- اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي سازمان هواشناسي كشور براي [NAME] هاي هواشناسي استان و به همين ميزان اعتبار از محل اعتبارات استاني . | [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی سازمان هواشناسی کشور و مبلغ یک میلیارد ریال نيزاز محل اعتبارات استانی جهت تجهیز ایستگاههای هواشناسی استان اختصاص داده شده که شامل خرید 2 دستگاه ایستگاه خودکار هواشناسی(با اعتبار 350 ميليون ريال )_تامین یک [NAME] اعتبار 60 ميليون ريال )  - خرید یک دستگاه ایستگاه خودکار جاده ای می باشد(با اعتبار 700 ميليون ريال )كه مكانيابي ايستگاه در [NAME] و نصب شده است. | 3000 | 2880 | 2880 |  |  |  | 96 | 100 |  |  |  |  | *
53 | 57259  1385/05/21 | 2 | ز- اختصاص مبلغ 200 ميليارد ريال در لايحه متمم بودجه سال 1385 و مبلغ 500 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1386 براي بهسازي و ساخت راه و راه آهن استان | [NAME] |  |  | [NAME] | متمم بودجه سال 85 محقق نشد ، در سال 86 نیز اعتباری به استان اختصاص پیدا نکرده است . [NAME] موضوع در دست پیگیری می باشد | 500000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
54 | 57259  1385/05/21 | 2 | ه- پیش بینی اعتبار لازم برای [NAME] و تجهيز فرودگاه بجنورد به سیستم های ناوبری و روشنایی در لايحه متمم بودجه سال 1385 تبصره: در صورت عدم پيش بيني اعتبار ياد شده در لايحه مزبور، اعتبار مورد نياز از محل اعتبار رديف 503002 «اعتبارات پيش [NAME] سرمايه اي» با رعايت مقررات مربوط تأمين شود. | [NAME] |  |  | [NAME] | اعتبار مورد نیاز اختصاص [NAME] . | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
55 | 57259  1385/05/21 | 2 | و- پادار نمودن اعتبار لازم براي احداث آنتن ايستگاه راه آهن جوين از محل طرح موضوع شماره 40302005 (كمك به ايجاد زيربناهاي طرح ريخته گري و آهنگري قطعات سنگين اسفراين) در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه . | [NAME] |  |  | [NAME] | برای انتقال این بند به تعهدات وزارت صنایع و معادن پیگیری و در نتیجه آن وزارتخانه اعلام نموده به [NAME] از حدود مسئولیت بودن موضوع امکانپذیر نمی باشد . اخیرا براساس پی نوشت ریاست محترم جمهوری برای بررسی و اقدام لازم در [NAME] بودجه مورد نیاز به سازمان مدیریت ارسال [NAME] در بودجه 1388 اعتباري جهت اينمنظور پيش بيني شده است | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
56 | 58094  1385/05/22 | 1 | الف- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي [NAME] به موارد ذيل اقدام نمايد: تأمين اعتبار 600 فقره جهيزيه زوج هاي جوان استان خراسان شمالي از محل اعتبارات جاري سازمان [NAME] در سال 1385، همچنين مبلغ 2 ميليارد ريال از محل اعتبارات نهاد رياست جمهوري (رديف101012) به منظور تأمين [NAME] زوجهاي [NAME] امداد امام خميني (ره) اختصاص مي‏يابد. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | جهت تهیه  400 سری جهیزیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد مبلغ 2 میلیارد ریال و برای تهیه600 سری جهیزیه افراد غیر تحت پوشش مبلغ  3 میلیارد ریال (جمعاً 5 میلیارد ریال ) توسط نهاد محترم ریاست جمهوری تامین اعتبار شده است . | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
57 | 58094  1385/05/22 | 1 | ب- احداث درمانگاه تأمين اجتماعي شهرستان جاجرم با رعايت نظام سطح‏بندي و تحهیز [NAME] در سال 1385 . | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | زمين مربوطه با هزينه اعتبار 675 ميليون ريال از سازمان مسكن و شهرسازي خريداري شده است.پروژه احداث [NAME] اجتماعی جاجرم توسط پیمانکار مربوطه در دست اجرا می باشد و داراي 92 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد. پروژه داراي اعتبار متمركز بوده كه از طريق سازمان مركزي تامين مي شود .درمانگاه شیروان نیز تجهیز گردیده است . | 675 | 675 | 675 |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  | *
58 | 57308 1385/05/21 | 1 | الف- وزارت صنايع و معادن [NAME] مديريت و برنامه ريزي [NAME] و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: انجام مطالعات احداث شهرك هاي صنعتي توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتی بيدك بجنورد، حصارگرمخان و شهرك [NAME] ‏بجنورد (كلات علي خان ناظر )، آشخانه (مانه و [NAME]) و فاروج و جاجرم و ارائه نتيجه [NAME] در سال 1385. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | در تاریخ 85/7/22 تعداد شش شهرک صنعتی به تصویب [NAME] محترم وزیران رسیده و برابر مصوبه اقدام [NAME] و [NAME] در رابطه با ایجاد  شهرکهای صنعتی در حال  انجام میباشد | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
59 | 57308 1385/05/21 | 1 | ب- انجام سرمايه گذاري توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با مشاركت بخش غيردولتي (در صورت وجود سرمايه [NAME]) به نسبت 40% دولتي و 60 % غيردولتي براي اجراي طرح هاي داراي توجيه اقتصادي و فني [NAME] در استان از جمله احداث كارخانه ادوات كشاورزي پس از [NAME] موافقت شوراي اقتصاد . | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | طرح تكميلي [NAME] در [NAME] گذاري 1176 ميليارد ريال (با 45/75%پيشرفت) و طرح برقراري سامانه ERP در مجتمع [NAME] سرمايه گذاري 34/5 ميليارد ريال  در حال اجراست. سازمان گسترش در حال ارزيابي مجدد دو شركت مگفا و [NAME] سامانه نرم افزاري مذكور مي باشد.* طرح تولید قوطی فلزی اپن با سرمايه گذاري تقريبي 1550 ميليارد ريال با مشاركت سازمان گسترش (به نسبت 30 سازمان گسترش به 70بخش خصوصي)بصورت turnkey (كليد در دست)به تصويب رسيده و بمنظور شروع عمليات اجرايي جلسه اي در محل سازمان گسترش برگزار و مقرر شد سرمايه گذار بخش خصوصي نيازمنديهاي مورد نظر را تامين و پس از تاسيس شركت جديد عمليات اجرايي آغاز گردد. مصوبه هيات دولت براي ثبت شركت جديد اخذ گرديده و پيگيري جهت تعيين اسم شركت در دست اقدام است * ضمنا وزارت صنايع با افزايش [NAME] از محل طرح آمايش تا 900 ميليارد ريال موافقت نموده است.*مراحل اداري معرفي طرح به بانك عامل در [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
60 | 57308 1385/05/21 | 1 | ج -تامین [NAME] زیرساخت معادن بزرگ استان خراسان شمالی به میزان 3% از محل اعتبار سازمان توسعه صنایع معدنی و معادن ایران. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | [NAME] (تامين اعتبار ) بطور [NAME] و عمليات اجرايي لازم در خصوص برق رساني به معادن مرمريت جاجرم در [NAME] [NAME] برق رساني 30 كيلومتر مي باشد كه توسط پيمانكار مربوطه (شركت پيمان پاك پويا ) اجرا گرديده [NAME]. |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
61 | 57308 1385/05/21 | 1 | د- انجام مطالعات ايجاد آزمايشگاه مرجع [NAME] [NAME] سال 1385 و پيش‏بيني اعتبار مورد نياز [NAME] آزمايشگاه ياد شده در لايحه بودجه سال 1386 پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | مطالعات ایجاد آزمایشگاه مرجع و تهیه نقشه های مربوطه و انتخاب مشاور در استان خراسان شمالی انجام گردید و در کمیسیون ماده 32 به تصویب رسید و  مقدار 570 متر [NAME] جهت احداث آزمایشگاه خریداری [NAME] . * مطالعات ژئوفيزيك زمين و خريد آهن آلات مصرفي پروژه نيز انجام گرديده است*انتخاب پيمانكار ساخت (شركت پايدار سيستم شرق ) انجام شده * تحويل زمين به پيمانكار و شروع عمليات اجرايي * پرداخت بخشي از عوارض شهرداري و پيش پرداخت اوليه به پيمانكار پرداخت و عمليات احداث آغاز [NAME].* علاوه بر 850 ميليون ريال تخصيصي تا پايان آذر ماه سال 88 ،  مبلغ 1320 ميليون ريال از سوي سازمان استاندارد و [NAME] [NAME] تامين گرديده است.* ابلاغ موافقتنامه استاني در سل 88 به مبلغ1500ميليون ريال و تخصيص مبلغ 1200 ميليون ريال جهت كمك به احداث ساختمان آزمايشگاه مرجع. | 5320 | 5020 | 4108 |  |  |  | 94.3609022556391 | 24 |  |  |  |  | *
62 | 57308 1385/05/21 | 1 | ه- پيگيري و هماهنگي [NAME] واحدهاي قطعه سازي در استان توسط شركت هاي خودروسازي . | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | • مراحل اجرايي طرح تولید کپسولهای CNG  در استان با ظرفيت 200 هزار دستگاه در سال و سرمايه گذاري 304ميليارد ريال با مشاركت شركت سايپا (شرکت سایپا60% و سازمان گسترش نوسازی 40 %)،  در حال انجام می باشد .(زمين و سوله مورد نظر آماده بهره برداري مي باشد ) .   • قرارداد خرید ماشین آلات [NAME] کره ای  (HBE) منعقدگرديده و موضوع  اختصاص آب در محل اجراي طرح به انجام رسيده است.• شركت توانير موافقت خود را جهت تامين برق پروژه به ميزان 10 مگا وات ابراز و سرمايه [NAME] (شركت كارگاز سيستم)در بهمن ماه 88 در خصوص اعلام صورت هزينه تامين 6/9 مگا وات برق مصرفي براي [NAME] [NAME]. كه با توجه به اعلام 8 ميليارد ريال صرت حساب [NAME] انشعاب ، شركت مذكور تقاضاي تقسط هزينه را نموده كه موضوع در دست پيگيري است• ضمنا طرح [NAME] از تسهيلات مورد تصويب كميسيون ويژه آمايش واقع و مراحل اداري مربوطه در [NAME]. • ضمنا گشايش اعتبار اسنادي بمبلغ 11484هزار يورو توسط سرمايه [NAME] در بهمن ماه 88 انجام شده است. |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
63 | 58804   1385/05/23 | 1 | الف - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [NAME] سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] و [NAME] مقررات قانونی نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: پيش بيني اعتبار مورد نياز احداث ساختمان هاي جديد و انجام حصاركشي محوطه در طرح ساماندهي دانشگاه بجنورد در زمين 200 هكتاري اهدايي توسط استانداري پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در لايحه متمم بودجه سال 1385 یا در لايحه بودجه سال 1386 . | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | ميزان اعتبارات تخصيصي : اختصاص مبلغ  5000 ميليون ريال توسط استان در سال 1386 -اختصاص مبلغ  3500 ميليون ريال  توسط وزارت علوم در سال 1386 - در سال 1387 اختصاص مبلغ 38800 ميليون ريال جهت اجرا و مبلغ 1000  ميليون ريال بابت خريد تجهيزات  توسط وزارت علوم در سال 1387 قابل افزايش به ميزان 52000 ميليون ريال.*براي خريد 170هكتار زمين و تهيه طرح جامع پرديس دانشگاه 2800 ميليون ريال هزينه شده* انجام محوطه سازي ، احداث راه دسترسي به طول 1500 متر و عرض 10 متر و گاز رساني و آبرساني با هزينه اعتبار بملغ 13 ميليارد ريال *احداث ساختمانهاي اداري و آموزشي به متراژ 5900 متر مربع و هزينه اعتبار 20 ميليارد ريال*پروژه هاي در دست [NAME] خوابگاه [NAME] دانشكده فني و [NAME] كتابخانه ،سلف ،مسجد ،سوله ورزشي ،دانشكده هنر و دانشكده علوم انساني به [NAME] 18250 متر مربع مي باشد .كل اعتبار مصوب سالهاي 87 و88 مبلغ 132.630 ميليون ريال بوده است.حصاركشي محوطه در مرحه انتخاب پيمانكار مي باشد. | 48300 | 22920 | 22920 |  |  |  | 47.45341614906832 | 100 |  |  |  |  | *
64 | 58097  1385/05/22 | 1 | الف - وزارت فرهنگ و [NAME] [NAME] هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] نسبت به انجام موارد ذيل از محل اعتبارات رديف هاي [NAME] اقدام نمايد : اختصاص 2/5 ميليارد ريال از محل رديف 30202017 براي تجهيز كتابخانه [NAME] مركز استان خراسان شمالي در سال 1385 . | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ 2/5 میلیارد ریال برای تجهیز کتابخانه مرکزی  در مرکز استان [NAME] . | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
65 | 58097  1385/05/22 | 1 | ب- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال از محل رديف 30202017 براي تجهيز مجتمع هاي فرهنگي و هنري نيمه تمام استان در سال 1385 و 1386. همچنين مبلغ 5 ميليارد ريال از محل اعتبار توسعه استان براي تكميل مجتمع هاي مذكور اختصاص مي يابد. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | اعتبار تعهد شده در متن مصوبه اختصاص [NAME] . | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
66 | 58097  1385/05/22 | 1 | ج- اختصاص مبلغ 2 ميليارد ريال از محل اعتبار سازمان اوقاف و امورخيريه براي كمك به [NAME] حسينيه ها و تكاياي استان خراسان [NAME] . | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ4430 میلیون ریال تخصیص و بطور کامل هزینه [NAME] | 4430 | 4430 | 4430 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
67 | 58097  1385/05/22 | 1 | د- انجام مطالعه و مكان يابي احداث و [NAME] تالار فرهنگ و [NAME] مركز استان [NAME] (بجنورد) با استفاده از اعتبارات مصوب و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال 1386 پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين‏نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | مكان يابي انجام و مقدار یک هکتار زمین در پارک دو برار بجنورد برای تالار فرهنگ و هنر مرکز استان توسط شورای اسلامی بجنورد مصوب شده است همچنین مطالعات فاز 1 و 2  به انجام رسيده  و موضوع احداث تالار فوق در کمیسیون ماده 32  تصویب و اعتبار 2900 ميليون ريال  در بودجه سال 87 منظور شده است .آزمايشات مكانيك خاك ، گمانه زني در 7 منطقه ، توپوگرافي و نقشه برداري [NAME] در زمين پروژه صورت پذيرفته است.برآورد اعتبار مورد نياز پروژه 130ميليارد ريال مي باشد.ضمنا 7200 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي استاني شده در سال 89 تامين شده است. | 10100 | 10100 | 1600 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
68 | 58097  1385/05/22 | 1 | ز- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال از محل اعتبارات استان و نهاد رياست جمهوري (به نسبت مساوي) براي احداث مجتمع هاي فرهنگي و هنري در شهرستان هاي جاجرم و فاروج . تبصره: اعتبار مربوط به [NAME] هاي ياد شده از محل اعتبارات وزارت فرهنگ و [NAME] تأمين خواهدشد . | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات استان و نهاد ریاست جمهوری برای پروژه های مذکور [NAME] مورد نياز براي تكميل پروژه هاي موضوع مصوبه 20 ميليارد ريال مي باشد . [NAME] [NAME] [NAME] هاي ياد شده بر عهده وزارت ارشاد بوده كه مي بايست پس از تكميل تامين اعتبار شود.پيشرفت فيزيكي مجتمع فاروج 40% و دو مجتمع گرمه و جاجرم 50% مي باشد. | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 100 | 45 |  |  |  |  | *
69 | 58097  1385/05/22 | 1 | ه- اختصاص مبلغ 1 میلیارد ريال برای فعالیتهای فرهنگی استان. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ 1200 میلیون ریال برای مجتمع های فرهنگی و هنری استان پرداخت [NAME]. | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
70 | 58097  1385/05/22 | 1 | و- اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات توسعه استان برای مصلی ها و [NAME] نظر نماینده ولی فقیه هزینه شود. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ 5 میلیارد ریال جهت مصلی ها و [NAME] اعتبارات وزارت نفت تخصیص و هزینه [NAME] . | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
71 | 57264  1385/05/21 | 1 | وزارت كار وامور اجتماعي با مشاركت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از محل جزء «الف» بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل [NAME] مالي لازم را براي پرداخت مابه التفاوت نرخ سود و كارمزد، حداقل مبلغ 2000 ميليارد ريال تسهيلات بانكي به منظور اجراي طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي با تأييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري در سال 1385 اختصاص دهد. وزارت كار و امور اجتماعي ضمن نظارت بر حسن اجرا ، گزارش عملكرد را به صورت ماهانه به هيئت وزيران [NAME] . تسهيلات سهم استان مربوط به سال 1384 قابل جذب تا پايان سال 1385 خواهد بود . | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | در اين خصوص طي سالهاي 86 تا 88 مجموعا تعداد 1091 طرح يارانه تسهيلات به مبلغ كل 11.230.544.292 ريال دريافت نموده اند . (سال 86 تعداد 764 طرح ، سال 87 تعداد 220 طرح و سال 88 تعداد 107 طرح ) | 11230 | 11230 | 11230 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
72 | 57264  1385/05/21 | 2 | الف - وزارت كار و اموراجتماعي [NAME] همكاري استانداري و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد : اختصاص مبلغ 9 ميليارد ريال از محل رديف شماره 30508004 به ترتيب 4 ميليارد ريال براي تكميل مجموعه هاي ورزشي كارگران در شهرستانهاي شيروان و بجنورد و مبلغ 5 ميليارد ريال براي احداث مجموعه [NAME] در سال 1385. مبلغ 9 ميليارد ريال نيز از محل اعتبارات استاني بدين منظور در سالهاي 1386 و 1387 اختصاص مي يابد. | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | تا كنون از محل اعتبارات استانی مبلغ 9076ميليون ریال جهت اجرای مصوبه منظور وصد درصد [NAME] مبلغ 10664 ميليون ريال اعتبار مورد تعهد وزارت محترم [NAME] تخصيص يافته  است و پروژه ها در حال اجرا می باشند.پيشرفت فيزيكي مجموعه ورزشي بجنورد 97%مجموعه ورزشي شيروان97%و مجموعه [NAME]. | 18000 | 19740 | 16949 |  |  |  | 109.6666666666667 | 81 |  |  |  |  | *
73 | 57264  1385/05/21 | 2 | ب- اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي تجهيز خوابگاه هاي كارآموزان فني و حرفه اي شهرهاي شيروان و بجنورد از محل اعتبارات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال 1385 . | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | اقدام [NAME] . | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
74 | 57264  1385/05/21 | 2 | ج- اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال از محل اعتبارات وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي) براي تجهيز مجتمع مركز آموزش فني و حرفه اي استان ([NAME]: مراكز سنجش مهارت ، طرح 18 ماهه و آموزش كشاورزي). 15 ميليارد ريال نيز براي تكميل مجتمع مذكور از محل اعتبارات استاني اختصاص مي يابد. | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | پيشرفت فيزيكي مركز سنجش مهارت  45 درصد ، طرح 18 ماهه 44 درصد و آموزش كشاورزي [NAME] پيشرفت افتتاح گرديده [NAME] . | 30000 | 16284 | 15241 |  |  |  | 54.28 | 63 |  |  |  | *
75 | 57264  1385/05/21 | 2 | د- تجهيز و [NAME] 4 باب مركز آموزش فني و حرفه اي تأمين [NAME] از محل اعتبارات استاني يا اعتبارات توسعه استان در سال 1385 در شهرستانهاي آشخانه، فاروج، بجنورد و شيروان . | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | پيشرفت فيزيكي پروژه احداث  مركز آشخانه 98درصد ،  مركز خواهران شيروان 100درصد ،توسعه مركز برادران شيروان 100 درصد و مركز فاروج 44 درصد پيشرفت مي باشد. | 22976 | 17602 | 17151 |  |  |  | 76.61037604456824 | 86 |  |  |  | *
76 | 57264  1385/05/21 | 2 | ه- تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي موجود استان ([NAME] رشته مكانيك اتصالات، ماشين ابزار و تكميلي برق صنعتي، افزايش كيفي و صنايع ساختمان) از محل اعتبارات سازمان آموزش فني و حرفه اي . | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي [NAME] چهار رشته مكانيك اتصالات، ماشين ابزار و تكميلي برق صنعتي، افزايش كيفي و صنايع ساختمان) از محل اعتبارات وزارت كار و امور اجتماعي در سال 87 انجام شده است. | 12604 | 12604 | 12304 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
77 | 57264  1385/05/21 | 2 | و- اختصاص 12 ميليارد ريال براي احداث مجموعه ورزشي كارگران اسفراين و جاجرم از محل رديف 30508004 در سال 1385. مبلغ 12 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني در سالهاي 1386 و 1387 بدين منظور اختصاص مي‏يابد. | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | مجموعه ورزشي كارگران اسفراين :از محل اعتبارات استانی و وزارت محترم كار و امور اجتماعي مبلغ 16640 ميليون ريال اختصاص يافته [NAME] از [NAME] سوله ورزشي چند منظوره 30*48 ساختمان الحاقي سوله ، سرايداري ،نگهباني ،زمين فوتبال و ديوار كشي انجام و پيشرفت فيزيكي مجموعه ورزشي مجموعه 85% مي باشد.* مجموعه ورزشي كارگران جاجرم : با اعلام شهرهاي گرمه و جاجرم بعنوان دو شهر مستقل ورفع موانع اجتماعي بوجود [NAME] [NAME] موصوف ، عمليات اجرايي در سال 88 آغاز وتا كنون از محل اعتبارات استانی و وزارت محترم كار و امور اجتماعي مبلغ 7338 ميليون ريال  اختصاص يافته است كه احداث سوله چند منظوره 30*45 متر در دست تكميل است و پيشرفت فيزيكي پروژه 60% مي باشد. | 24000 | 23978 | 19522 |  |  |  | 99.90833333333333 | 62 |  |  |  |  | *
78 | 56398  1385/05/18 | 1 | الف- [NAME] مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: اختصاص مبلغ 20 ميليون دلار از منابع فاينانس براي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري شهرستان‏های [NAME] هماهنگي وزارت اموراقتصادي و دارايي درسال 1385 . | [NAME] |  |  | [NAME] | موضوع فقط در شورای اقتصاد تصویب [NAME] . [NAME] از سوي بانك مركزي به استان ابلاغ نگرديده [NAME]. [NAME] اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك [NAME] عدم وجود پيشنهاد تامين مالي از سوي بانكهاي اعتبار دهنده خارجي ، امكان اعطاي وام تجاري را منتفي دانسته و استفاده از ساير روشهاي تامين مالي از جمله [NAME] و توسعه [NAME]. مضافا [NAME] پيش بيني ساخت هتل، فضاهاي آوزشي و تفريحي در بعضي طرحهاي بافت فرسوده استفاده از روشهاي مختلف سرمايه گذاري خارجي مثمر [NAME] مي رسد . علي ايحال موضوع در دست پيگيري است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | *
79 | 56398  1385/05/18 | 1 | ب- اختصاص تعداد 60 دستگاه اتوبوس و [NAME] به منظور نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي [NAME] به ترتيب25 دستگاه اتوبوس براي شهر بجنورد، 5 دستگاه اتوبوس براي شهرستان شيروان و30 دستگاه ميني بوس براي ساير مناطق استان . | [NAME] |  |  | [NAME] | از تعداد 30 دستگاه اتوبوس توسط شهر داری بجنورد [NAME] . [NAME] تعداد16 دستگاه مینی بوس توسط شهرداری شیروان و تعداد 14 دستگاه باقیمانده توسط شهرداری [NAME] . | 12683 | 12683 | 12683 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
80 | 56398  1385/05/18 | 1 | ج- اختصاص 10 دستگاه ماشين آتش نشاني و 4 دستگاه ماشين جمع آوري زباله و 10 دستگاه كمپرسي براي استان. | [NAME] |  |  | [NAME] | 10 دستگاه ماشین آتش نشانی و 4 دستگاه ماشین [NAME] زباله و 10 دستگاه کمپرسی سنگین جذب شده است . | 5854 | 5854 | 5854 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
81 | 56398  1385/05/18 | 1 | ح- اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي كمك به فعاليت هاي بانوان از محل اعتبارات وزارت كشور . | [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات نهاد جهت کمک به احداث مجتمع فرهنگی بانوان اختصاص یافته  و مبلغ ياد شده پس از مبادله موافقتنامه و در اختيار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع و جهت احداث نگارخانه بجنورد هزينه گرديده [NAME] . [NAME] زيربناي1400 متر [NAME] مناسب براي بانوان جهت آموزش هنر(پلاتوي تئاتر ،آموزش طراحي ؛موسيقي و...) و [NAME] نمايش آثار در دست احداث مي باشد و تا كنون مجموعا 4800ميليون ريال هزينه در برداشته است . عمليات اجرايي فاز يك شامل سفت كاري 100%انجام پذيرفته و فاز 2 پروژه در مرحله مناقصه مي باشد. | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
82 | 56398  1385/05/18 | 1 | د- اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي عمران شهري استان. | [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ 3 میلیارد ریال توسط سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور اختصاص یافت | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
83 | 56398  1385/05/18 | 1 | ز- اختصاص مبلغ2/5 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت کشور و 2 ميلیارد ریال از محل اعتبارات استان برای اصلاح فاضلاب کشتارگاه بجنورد . | [NAME] |  |  | [NAME] | اعتبار استانی و [NAME] تخصیص [NAME] | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
84 | 56398  1385/05/18 | 1 | ه- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي اجراي طرح [NAME] بجنورد. | [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ تعهد شده، توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شهرداری بجنورد اختصاص [NAME] . | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
85 | 56398  1385/05/18 | 1 | و- صدور مجوز تأسيس دهياري براي كليه روستاهاي بالاي 80 خانوار استان. | [NAME] |  |  | [NAME] | اقدام [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
86 | 58101  1385/05/22 | 1 | الف- وزارت مسكن و شهرسازي [NAME] مديريت و برنامه ريزي [NAME] و [NAME] رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: انجام مطالعه و طراحي شهري در بافت هاي فرسوده شهري شهرستان هاي استان . | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | شناسائی بافت فرسوده شهرهاي شيروان(120 هکتار)، بجنورد(154هکتار)، اسفراين(104 هکتار)، آشخانه (98 هکتار ) ، گرمه و جاجرم (105 هکتار ) و فاروج (92 هکتار ) انجام شده است. [NAME] و طراحی شهری بافت فرسوده بجنورد به میزان 36هکتار به اتمام رسیده و 118 هکتار در حال انجام است . [NAME] و طراحی شهری بافت فرسوده شیروان  به میزان 8هکتار به اتمام رسیده و 112 هکتار در حال انجام است.اسفراین  104 هکتار در دست مطالعه و آشخانه 98 هکتار  در دست مطالعه مي باشد.  * درمجموع 105 هكتار در شهرستانهاي گرمه و جاجرم و 92 هكتار در شهرستان فاروج نياز به [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
87 | 58101  1385/05/22 | 1 | ب- احداث 2000 واحد مسكن اجاره اي و 500 واحد مسكوني به صورت اجاره به شرط [NAME] (با اولويت در بافت فرسوده) از محل اعتبارات مربوط | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | • با توجه به ماهيت مصوبه و تكاليف قانوني  سازمان مسكن و شهرسازي وظيفه سازمان مذكورواگذاري زمين و معرفي جهت اخذ تسهيلات بانكي در قالب بند «د» تبصره «6»قانون بودجه سال 86 كل كشور بوده است كه تا [NAME] قالب مسكن اجاره اي 2101 [NAME] زمين دولتي واگذار گرديده [NAME]96% پيشرفت  فيريكي مي باشد. در قالب طرح مشارکتی اجاره به شرط تملیک تعداد 430 [NAME] با 100% پيشرفت فيزيكي به بهره برداري رسيده [NAME] طرح مسكن اجاره اي و اجاره به شرط تمليك تعداد 2531 واحد مسكوني و بعبارتي 31 واحد بيشتر از تعهد مصوبه اجرايي گرديده [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
88 | 58101  1385/05/22 | 1 | ج- پيش بيني اعتبار تكميلي براي اجراي طرح هادي روستاهاي استان خراسان شمالي در [NAME] سال 1385 . | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | مبلغ 11500میلیون ریال جهت تکمیل 14 پروژه [NAME] و تهيه 12 طرح هادی روستایی [NAME] و پروژه های مورد نظر به اتمام رسیده است . | 11500 | 11500 | 11500 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
89 | 58101  1385/05/22 | 1 | د- اختصاص مبلغ 12 ميليارد ريال از محل حساب 100 امام (ره) (بنياد مسكن انقلاب [NAME]) براي احداث 200 واحد مسكوني به منظور حمايت از قشر آسيب پذير و كم [NAME] خراسان شمالي در سال 1385. همچنين مبلغ 12 ميليارد ريال نيز استانداري از [NAME] تأمين [NAME] . تبصره : زمين مورد نياز توسط وزارت مسكن و شهرسازي تأمين و هزينه هاي آماده سازي آن به قيمت تمام شده محاسبه شود . | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | زمين براي200واحد مسكوني ،110 واحد در شهرستان بجنورد و50واحد در شهرستانهاي شيروان و 40 واحد در شهرستان اسفراين  واگذار گرديده [NAME] . با توجه به عدم تحقق 12 ميليارد ريال مشاركت غير دولتي ، 224 واحد مسكوني در قالب طرح مسكن مهر احداث گرديده [NAME]. | 13800 | 13800 | 13800 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
90 | 58101  1385/05/22 | 1 | ز- ارائه طرح [NAME] زمين به متقاضيان شهرک گلستان که تمایل به احداث مسکن به صورت [NAME] ظرف دو هفته پس از ابلاغ [NAME] . | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | 1- مطالعات : تا كنون مطالعات طرح تفصيلي 280 هكتار از اراضي شهرك مذكور بعنوان توسعه منفصل شهري تهيه گرديده [NAME] كه طرح آماده سازي 50 هكتار زمين توسط مشاور تهيه گرديده [NAME] [NAME] اجرايي :  با انعقاد قرارداد با شركت ايمن سازه  [NAME]  50 هكتار زمين ياد شده پس از تهيه طرح [NAME] مي باشد-3- واگذاري :  تفاهمنامه و [NAME] زمين به تعداد 1700واحد مسكوني نيروهاي [NAME] . براي 30 شركت تعاوني مسكن جانمايي صورت پذيرفته و انعقاد تفاهم نامه واگذاري به 17 تعاوني مسكن انجام گرديده [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
91 | 58101  1385/05/22 | 1 | ه- احداث تعداد 7800 واحدمسكوني روستايي از محل تسهيلات [NAME] كارمزد 5% در سال 1385 توسط بنياد مسكن انقلاب [NAME] . | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | تاكنون تعداد 7800 قرارداد با بانکها منعقد گردیده و عمليات اجرايي 7246 واحد شروع شده است . [NAME] مرحله دوم 6592واحد و پايان كار 5700 واحد انجام شده است.و کار با پيشرفت 100% انجام شده است .( [NAME] واحد-جاجرم 900واحد- شيروان850واحد  - فاروج 650واحد-مانه و سملقان 1800واحد) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
92 | 58101  1385/05/22 | 1 | و- وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به انتشار مبلغ 200 میلیارد ریال اوراق مشاركت از محل جزء (5) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1385 كل كشور برای طرح های آماده شده بازسازی بافت های فرسوده در شهرستانهاي بجنورد، شیروان و اسفراین اقدام نمايد . | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | از مبلغ 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت كل كشور منتشره سال 85 در کشور ، 14 میلیارد ریال سهم استان تعیین گردیده که جهت تملك اراضي در بافت فرسوده توسط شركت عمران و مسكن [NAME] به طور [NAME] . سال 86 سهم استان 20ميليارد ريال تعيين گرديده [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
93 | 57278  1385/05/21 | 1 | الف - وزارت نفت [NAME] اختصاص اعتبار از محل رديف هاي مربوط نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد : [NAME] و روستاهاي واقع در [NAME] انتقال گاز | وزارت نفت |  |  | [NAME] | گاز رساني به شهر پيش قلعه به طول 15.5 كيلومتر و قطر 12 اينچ صورت پذيرفته و درشهريور سال 88 اين شهر گازدار [NAME] . [NAME] توزيع پيش قلعه در دهه فجر سال 85 آغاز و در سال 86 پايان يافته است.*   گاز رساني به روستاهاي واقع در مسير: [NAME] به 110روستا گاز رساني [NAME]. .(لازم به [NAME] اجراي تعهدات از [NAME] تامين [NAME]) | 196933 | 196933 | 196933 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
94 | 57278  1385/05/21 | 1 | ب- مطالعه امكان سنجي گاز رساني به هفت شهر باقيمانده استان. | وزارت نفت |  |  | [NAME] | علاوه بر انجام مطالعات موضوع مصوبه ، گازرسانی به شهرهاي قاضی ، پیش قلعه ، شوقان و سنخواست  انجام گرديده و مطالعه و طراحي گازرسانی به 3 شهر دیگر (راز ، صفي آباد و لوجلي ) انجام  وعمليات خط انتقال به شهر راز در هفته دولت 89 آغاز گرديده [NAME]. همچنين [NAME] انتقال شهرهاي لوجلي و صفي آباد در مرحله واگذاري به پيمانكار مي باشد | 76400 | 76400 | 76400 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
95 | 57278  1385/05/21 | 1 | ج- انجام مطالعه گازرساني براي 100 روستا كه در فاصله 15 [NAME] انتقال گاز قراردارند . | وزارت نفت |  |  | [NAME] | علاوه بر مطالعه ، برنامه ریزی اجرایی [NAME] سالهای برنامه چهارم جهت گازرسانی به250 روستا تهیه و بخشي از آن در قالب بند الف همين مصوبه به انجام رسيده است و در صورت افزايش گاز طبيعي ، تامین اعتبار مورد نیاز و عدم وجود موانع اجرايي گازرسانی به باقي روستاها انجام [NAME] سال 89 مجموعا عمليات اجرايي 118 روستا در دستور كار مي باشد كه از [NAME] انتقال گاز 11 روستا در هفته دولت سالجاري به بهره برداري رسيده [NAME]. | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
96 | 57278  1385/05/21 | 1 | د- انجام مطالعات مكان يابي و جابجايي انبار نفت شهر بجنورد در سال 1385 (در صورت انجام مطالعات يادشده زمين مناسب مورد نياز براي احداث انبار توسط استانداري تأمين مي‏گردد). | وزارت نفت |  |  | [NAME] | جابجایی انبار نفت بجنورد انجام نخواهد شد بدلیل اینکه طرحهای توسعه ، احداث  ، ترمیم و تکمیل و احداث 2 مخزن بنزین و نفت سفید در محل فعلی در دست بررسی و اقدام است ضمناً [NAME] جای جابجایی انبار نفت  دو باب سالن ورزشی احداث گرددکه مبلغ 44 میلیارد ریال جهت سالن های مذکور پیش بینی گردیده ولی هنوز تخصیص [NAME] و طراحي پروژه ها به متراژ سالن دو ميداني 5288/10 و سالن چند منظوره 2411/80 متر مربع به اتمام رسيده و جهت تاييد نهايي به معاونت طراحي و [NAME] است.تا كنون 544 ميليون ريال جهت طراحي هزينه گرديده است. | 44000 | 544 | 544 |  |  |  | 1.236363636363636 | 30 |  |  |  |  | *
97 | 57278  1385/05/21 | 1 | ه- اختصاص مبلغ 35 ميليارد ريال براي احداث مجتمع ورزشي ، مجمتع [NAME] روزي و مجموعه [NAME] در سطح استان در سال 1385 . تبصره: مبلغ 15 میلیارد ریال از اعتبار يادشده در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار می گیرد تا برای تکمیل 12 سالن ورزشی در استان اقدام نماید . | وزارت نفت |  |  | [NAME] | براي احداث 4 باب خوابگاه شبانه روزي مبلغ 12 ميليارد ريال به اداره كل نوسازي استان و مبلغ 15میلیارد  ريال  برای  تكميل 12 سالن ورزشي و مبلغ 8 میلیارد ریال برای ساخت  4 باب سالن ورزشی به اداره کل تربیت بدنی استان  اختصاص [NAME] | 35000 | 35000 | 35000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
98 | 57278  1385/05/21 | 1 | و- انجام مطالعات اكتشافات گاز در بلوك‏هاي راز و مراوه تپه در سال 1385 و اجراي آن در سالهاي برنامه چهارم توسعه پس از [NAME] موافقت از [NAME]. | وزارت نفت |  |  | [NAME] | *[NAME] بلوك راز و بخش كوچكي ا زبلوك مراوه تپه در استان خراسان شمالي قرار دارد.*بلوكهاي راز و مراوه تپه در دو نوبت سالهاي 82 و 85 جهت مناقصه بين المللي اعلام شد كه جمعا 17 شركت معتبر خارجي از اطلاعات بلوكها بازديد گردند ولي بدليل  كمبود اطلاعات و بالا بودن ريسك اكتشاف هيچيك از شركتها حاضر به سرمايه [NAME] اكتشاف جهت پيگيري فعاليتهاي اكتشافي مبلغ 5 ميليون يورو (معادل 75 ميليارد ريال)براي انجام عمليات و مطالعات ژئو فيزيكي در ناحيه مذكور هزينه نموده كه حدود 3200 ايستگاه معادل 1100 كيلونتر خط Emapبرداشت شده و در حال [NAME] و [NAME] بر آن هم اكنون مطالعات زمين شناسي در دو بلوك ادامه دارد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | *
99 | 56429  1385/05/18 | 1 | الف- وزارت نيرو [NAME] مديريت و برنامه ريزي [NAME] و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد : پيش بيني اعتبار مورد نياز آبرساني به شهر بجنورد از سد شيرين دره در لايحه متمم بودجه سال 1385 و همچنين تأمين 30 ميليون دلار از محل سهميه [NAME] نيرو بدين منظور . | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | برای خرید ورق فولادی جهت تهيه لوله مورد نياز طرح برابر مصوبه شماره 36/141427مورخ85/8/24 شوراي اقتصاد و تصميم نامه شماره 20/456-س/ت35779 مورخ 85/7/23 نمايندگان ويژه رياست جمهوري ،مبلغ 15/47 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي تامين ولي اعتبار ياد شده طي نامه شماره 1256/هـ س و 1266/هـ س مورخ 86/11/24 رياست محترم بانك مركزي باطل گرديد . براي كمك به اجراي طرح  مجوز تامين اعتبار از محل تسهيلات خارجي در تاريخ  86/7/14  ازشوراي  [NAME] به عدم وجود فاينانسر، محقق نشد.عملیات اجرایی 48 کیلومتر خط انتقال و 4 ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه و مخزن 30000  [NAME] شده است.كل اعتبار طرح از سال 81 منتهي به سال 1388 مبلغ 315.504 ميليون ريال بوده است. اعتبار پيش [NAME] در سال 89، 130 ميليارد ريال مي باشد. | 445504 | 315504 | 315504 |  |  |  | 70.81956615428818 | 80 |  |  |  | *
100 | 56429  1385/05/18 | 1 | ب- تأمين اعتبار مورد نياز مطالعه و اجراي ساماندهي رودخانه‏هاي مرزي و داخلي استان از محل اعتبار طرح‏هاي [NAME] در سال 1385 . | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | * ساماندهي رودخانه هاي مرزي [NAME] هاي ذيل مي باشد:ساماندهي [NAME] در محدوده روستاي استاد،روستاي شش خانه ، روستاي شيرين دره و روستاي قلندر تپه با 100% پيشرفت فيزيكي،ساماندهي [NAME] در قسمتي از مسيل منتهي به شاهجوب  با 100% پيشرفت فيزيكي و ساماندهي [NAME] در محدوده روستاي سومبار با 38% پيشرفت فيزيكي | 22860 | 20436 | 20436 |  |  |  | 89.39632545931758 | 100 |  |  |  |  | *
101 | 56429  1385/05/18 | 1 | ج- انجام مطالعات احداث سدهاي سومبار و چندير تا پايان شهريور 1385 و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال 1386 پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه . | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | مطالعات مرحله اول و دوم این سدها [NAME] و پرونده به کمیسیون ماده 32 ارسال و در قانون بودجه سال 87 طرحهای فوق دارای ردیف های اجرایی به شماره 40204041و40204042 با اعتبار مصوب 5 میلیارد ریال (سد سومبار ) و 5 ميليارد ريال (سد چندير) گردیدند. | 10000 | 6370 | 6370 |  |  |  | 63.7 | 100 |  |  |  |  | *
102 | 56429  1385/05/18 | 1 | ح- ارسال مطالعات اجراي سد گراتي، روئين و دهنه اجاق اسفراين به كار گروه موضوع آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه . | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | مطالعات یاد شده انجام و پرونده سد گراتی برای [NAME] به کمیسیون ماده 32 ارسال و [NAME]. ساخت سدهای روئین و دهانه اجاق نیز توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی ندارد  . | 7020 | 4888 | 4888 |  |  |  | 69.62962962962963 | 100 |  |  |  |  | *
103 | 56429  1385/05/18 | 1 | د- انجام مطالعات فازيك سدهاي گلمن دره، قيز قلعه و قردانلو تا پايان شهريور سال 1385 و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال 1386 پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | مطالعات  سدهای گلمندره و قیزقلعه به پایان رسیده است و پرونده های مربوط به کمیسیون ماده  32 ارسال و در قانون بودجه سال 87 طرح [NAME] ردیف اجرایی شماره 40201496 با اعتبار مصوب 5 میلیارد ریال گردید. مطالعات مرحله اول سد قردانلو در حال انجام می باشد و پیشرفت فیزیکی مطالعات مرحله اول آن 100 درصد می باشد. مطالعات مرحله اول سد قيزقلعه به پايان رسيده و بدليل نداشتن توجيه اقتصادي مطالعات مرحله دوم انجام [NAME]. | 5000 | 1500 | 1500 |  |  |  | 30 | 100 |  |  |  |  | *
104 | 56429  1385/05/18 | 1 | ز- امكان سنجي سد گرماب گليان شهرستان شيروان . | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | [NAME] برای بارسوم بررسی شد و به دلایل فنی و اقتصادی و زیست محیطی ساخت سد رد شد . | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
105 | 56429  1385/05/18 | 1 | ط- پيش بيني اعتبار مورد نياز براي رفع مشكلات آب [NAME] در لايحه متمم قانون بودجه سال 1385 . | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | * برابر مصوبه اقدام [NAME]جهت این منظور اعتباری به میزان 4ميليارد و 300 میلیون ريال اختصاص و عمليات اجرايي پروژه‏ها به پايان رسيده است. | 4300 | 4300 | 4300 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
106 | 56429  1385/05/18 | 1 | ه- پيش بيني اعتبار تكميل [NAME] و زهكشي شيرين دره و بيدواز در لايحه متمم بودجه سال 1385كل كشور . | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | شبكه مذكور داراي 4 پيمان اجرايي است كه خط انتقال به طول 2 كيلومتربا لوله G.R.Pقطر 2000ميليمتر و ظرفيت 5 متر مكعب در ثانيه در چاچوب پيمان اول بطور كامل به انجام رسيده.پيمان دوم بطول 11/5 كيلومتر به قطر 1200تا1000ميليمتربا پيشرفت 92% * پيمان سوم به طول 24 كيلومتر به قطر 1200تا500 ميليمتر با پيشرفت 4% و پيمان چهارم  به طول 171 كيلومتر و قطر 500 تا400 ميليمتر در مرحله تحويل موقت  مي باشد. براي تكميل شبكه مبلغ 80 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز مي باشد. پيشرفت متوسط شبكه شيرين دره 80 درصد و پيشرفت متوسط شبكه بيدواز 98 درصد مي باشد. | 45000 | 45000 | 45000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
107 | 56429  1385/05/18 | 1 | و- پرداخت ديون مربوط به [NAME] زهكشي شيرين درّه و بیدواز از محل اعتبار رديف «پرداخت ديون» بودجه سال 1385 كل كشور يا پيش بيني در لايحه متمم بودجه سال جاري. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | [NAME] به طرح ساختمان سد شیروان- بارزو [NAME] در سال های  1385 تا 1387 جمعاً مبلغ 4998  میلیون ریال  تامین و پرداخت گردیده است. | 4998 | 4998 | 4998 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
108 | 57309 1385/05/21 | 1 | مبلغ 5 ميليارد ريال از محل اعتبار دفتر امور مناطق محروم [NAME] (رياست جمهوري) به [NAME] [NAME] شمالي اضافه شود تا با هماهنگي دفتر يادشده براي اجرا و تكميل پروژه هاي اولويت دار عمراني مناطق محروم هزينه گردد | [NAME] جمهوري |  |  | [NAME] | مبلغ 5 میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای 6 پروژه اختصاص داده شده است.كه 5 پروژه بطور كامل اجرا و يك پروژه از 95 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار [NAME] . | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
109 | 58804   1385/05/23 | 1 | ب- اختصاص مبلغ 500 هزار دلار از محل ارز در اختیار ریاست جمهوری برای دانشگاه های استان . | [NAME] جمهوري |  |  | [NAME] | كل مبلغ تعهد شده اختصاص يافته است . | 4600 | 4600 | 4600 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
110 | 58804   1385/05/23 | 1 | ج- اختصاص 3 دستگاه اتوبوس از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری برای دانشگاههاي استان . | [NAME] جمهوري |  |  | [NAME] | اقدام [NAME] | 2910 | 2910 | 2910 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
111 | 57373  1385/05/21 | 1 | الف- سازمان تربيت بدني [NAME] قانوني و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] و استانداري از محل اعتبار رديف هاي مربوط نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد : احداث استاديوم ورزشي 15 هزارنفري بجنورد در سال 1385 و پيش بيني اعتبار مورد نياز تكميل پروژه مذكور بعد از طي مراحل قانوني در لوايح بودجه سال هاي برنامه چهارم توسعه به نحوي كه در پايان برنامه، پروژه مذكور به بهره برداري برسد. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | زمين به ميزان 75هكتار جهت احداث استادیوم 15 هزار نفری بجنورد اختصاص داده شده است با تامين اعتبار از [NAME]در حال حاضر پروژه توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور  در حال اجرا می باشد. | 28208 | 28111 | 28111 |  |  |  | 99.65612592172434 | 57 |  |  |  | *
112 | 57373  1385/05/21 | 1 | ب- اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال از محل رديف شماره 30508034جهت تكميل هفت پروژه ملي نيمه تمام استان خراسان شمالي در سال 1385 . | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | مبلغ مورد تعهد براي تكميل سالن جودوي بجنورد ،استخر سر پوشيده [NAME] 1200 نفري بجنورد ، سالن تمريني شيروان ، استخر سرپوشيده شيروان ، سالن تمريني فاروج و سالن تيتكانلو فاروج [NAME] 10449 متر مربع اختصاص [NAME] .كه [NAME] هاي فوق افتتاح و به بهره برداري رسيده [NAME]. | 27129 | 22967 | 22967 |  |  |  | 84.65848354159755 | 100 |  |  |  |  | *
113 | 57373  1385/05/21 | 1 | ج- انجام مطالعات مكان يابي و امكان سنجي طرح احداث سالن ورزشي 6 هزار نفري بجنورد | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | موضوع مصوبه 100% اجرا شده است. [NAME] ژئوتكنيك و [NAME] هاي اجرايي انجام گرديده و پيمانكار پروژه  توسط شرکت تجهیز و توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مشخص و عمليات اجرايي با 19 % پيشرفت در حال انجام است. | 21339 | 21339 | 21339 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
114 | 57373  1385/05/21 | 1 | د- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال از محل رديف شماره 30508034 براي شروع احداث 12 سالن ورزشي چندمنظوره (6 سالن بانوان و 6 سالن آقايان) در سطح استان. همچنين مبلغ 15 ميليارد ريال نيز از محل اعتبارات توسعه استان بدين منظور اختصاص مي يابد و سازمان تربيت بدني [NAME] طي برنامه چهارم توسعه پروژه هاي مذكور را به اتمام برساند. تبصره: [NAME] مورد نیاز موارد مذكور توسط سازمان ملي زمین و مسکن استان تأمين گردد | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | اعتبار ي كه در اين راستا تامين شده بيش از مبلغ  پيش [NAME] مي باشد.بطوريكه تا كنون 21 ميليارد ريال توسط استان و 15 ميليارد ريال توسط [NAME] نفت و 13660 ميليون ريال توسط سازمان تربيت بدني تامين اعتبار [NAME] .  پيشرفت فيزيكي 12 سالن  100 درصد مي باشد . ضمنا از همين محل عمليات احداث 1 سالن ورزشي در هر يك از شهرستانهاي استان انجام پذيرفته كه بطور متوسط از 100 % پيشرفت برخوردار است. | 49660 | 43678 | 43678 |  |  |  | 87.95408779701974 | 100 |  |  |  |  | *
115 | 57373  1385/05/21 | 1 | ه - اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال از محل اعتبارات سازمان تربيت بدني و استان به نسبت مساوي به منظور ارتقاء سطح ورزش روستايي . | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | بجاي 5 ميليارد ريال مبلغ  تعهد شده ملي مبلغ 9099ميليون ريال اختصاص یافته و از آن محل تعداد 18 مجموعه [NAME] در سطح استان به مورد اجرا گذاشته شده كه پيشرفت 17 پروژه 100 درصد و پيشرفت يك پروژه 80% مي باشد.در سال 89 ، تامين مبلغ 1 ميليارد ريال  اعتبار مورد تعهد استان مصوب شده كه 700 ميليون ريال آن تخصيص شده است. | 10000 | 9799 | 9699 |  |  |  | 97.99 | 100 |  |  |  |  | *
116 | 57305  1385/05/21 | 1 | الف- سازمان حفاظت محيط [NAME] رعایت مقررات قانونی از محل رديف هاي مربوط نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد : انجام مطالعات پارك ملي سالوك و نحوه مديريت يكپارچه پارك ملي گلستان. | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  |  | [NAME] | * شرح خدمات مربوطه تهیه و انتخاب مشاور صلاحیت دار از طریق  فراخوان و انجام مناقصه صورت پذیرفته و کار مطالعات با 65% پيشرفت در حال انجام است  .  * ضمنا مقرر گردید مدیریت پارک ملی بعهده استان گلستان باشد . | 700 | 483 | 483 |  |  |  | 69 | 65 |  |  |  | *
117 | 57305  1385/05/21 | 1 | ب- [NAME] در سال 1385 . | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  |  | [NAME] | * مشاور ذیصلاح از طریق  مناقصه انتخاب و قرارداد تهيه مطالعات به مبلغ 557 ميليون ريال منعقد گرديده و  كار انجام مطالعات در حال انجام است (بيش از 65% پيشرفت ). | 700 | 557 | 557 |  |  |  | 79.57142857142857 | 65 |  |  |  | *
118 | 57305  1385/05/21 | 1 | ج- اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال از محل رديف 40401007 براي ساماندهي طرح پارك هاي ملي سالوك و ساريگل و خريد خودرو كمك دار صحرايي . | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  |  | [NAME] | در این راستا مبلغ 1 میلیارد ریال اختصاص و جهت تعمیر و مرمت واحدهای محیط بانی ، حصارکشی ،خرید دو دستگاه پاژن دوگانه سوز و 5 دستگاه موتور سيكلت خودرو  ، احداث 3 باب آبشخور و لايروبي آبشخورها ، نصب و [NAME] برنامه شبكه بيسيم در مناطق حفاظت شده و خريدبیسیم و سایر تجیزات مورد نیاز  [NAME]. | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
119 | 57305  1385/05/21 | 1 | د - انجام مطالعه طرح تكثير گونه هاي حيات وحش منطبق با شرايط استان و تأمين اعتبار طرح تكثير گونه هاي مورد نظر از محل اعتبارات مربوط | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  |  | [NAME] | [NAME] طرح تکثیر گونه های حیات وحش استان مبلغ 1000 میلیون ریال تخصیص [NAME] كار مطالعه به پايان رسيده است .(بنابه اعلام سازمان محیط زیست کشور در صورت نیاز استان امکان تامین اعتبار تکمیلی وجود دارد .) | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
120 | 57255  1385/05/21 | 1 | مبلغ 5 ميليارد ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينه هاي پيش [NAME] سرمايه اي) [NAME] بودجه سال 1385 كل كشور به منظور خريد كانكس ([NAME]) براي دانش آموزان عشايري استان خراسان [NAME] در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا برابر قوانين و [NAME] هزينه شود. | سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] |  |  | [NAME] | تعداد 70 دستگاه كانكس خريداري و در سطح استان توزيع گرديده [NAME]. | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
121 | 57311  1385/05/21 | 2 | سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] به ابلاغ صدرصد تخصيص اعتبارات موضوع بند6 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور پروژه هاي تملك دارايي ملي استان خراسان شمالي كه در سال 1385 به بهره برداري مي رسند، اقدام نمايد . | سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] |  |  | [NAME] | اعتبارات تملک دارایی 83% تخصیص و 83% نیز توسط خزانه پرداخت گردید و اعتبارات ملی  استانی شده 90% تخصیص و 90% نیز توسط خزانه پرداخت گردید. . | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
122 | 57311  1385/05/21 | 3 | [NAME] حساب ذخيره ارزي [NAME] مبلغ 200 ميليون دلار جهت طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي (غيردولتي) با اولويت طرح هاي بخش صنعت و معدن وكشاورزي در استان در چارچوب ضوابط حاكم بر حساب ذخيره ارزي و پس از تأييد بانك عامل به عنوان شرط لازم با تأييد استانداري خراسان شمالي اختصاص دهد. | سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] |  |  | [NAME] | براساس ضوابط حاکم بر حساب ذخیره ارزی تا کنون 4 پروژه به مبلغ حدود 101 میلیون يورو به مراجع ذیربط جهت دریافت تسهیلات بانکی معرفی شده اند.كه عبارتند از: سيمان سمنگان به مبلغ 24800هزار يورو تسهيلات كه در بانك ملي مصوب و جهت تاييد نهايي در دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن قراردارد.* [NAME] ناويافر با مبلغ 321700يورو تسهيلات كه در تاريخ 30 بهمن 86 به بهره برداري رسيده است * طرح [NAME] جاجرم با  مبلغ 23913هزار يورو تسهيلت و [NAME] شيروان [NAME] مبلغ 51968 هزار يورو تسهيلات كه متاسفانه علي رغم انجام روال اداري مربوطه ار دريافت تسهيلات منصرف گرديده اند.. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | *
123 | 57311  1385/05/21 | 4 | الف- سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] مقررات [NAME] دو ماه نسبت به بررسي موارد ذيل اقدام و نتيجه اقدامات را به معاونت اجرايي رييس جمهور [NAME] : ارائه برنامه اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاي اجرايي [NAME] ([NAME] به قانون ايجاد استان و جديدالتأسيس بودن استان ) تا سطح استان هاي همطراز | سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] |  |  | [NAME] | [NAME] موجود و پیشنهادی دستگاههای اجرایی استان به دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور جهت بررسی و تصویب چارتهای تشکیلاتی پیشنهاد ی ارسال و پس از [NAME] هاي سازمانی مورد نياز و گذر از كميسيون اصلي دولت الكترونيك در مرحله ابلاغ به استان  متوقف و جهت بررسي مجدد برگشت [NAME]. مجددا  در جلسه مورخ 89/2/9 كميسيون اصلي امور اجتماعي و دولت الكترونيك مقرر شد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور راجع به امكان تامين نيروي انساني استان از محل انتقال و جابه جايي پست هاي مازاد دستگاه هاي اجرايي ستاد مركزي يا دستگاه هاي اجرايي ساير استانها اعلام نظر نمايد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | *
124 | 57311  1385/05/21 | 4 | ب- اختصاص اعتبار لازم براي احداث مجتمع اداري ادارات استان براساس تشكيلات تنظيمي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور . | سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] |  |  | [NAME] | جهت اینمنظوردر سال 86 مبلغ 20ميلياردريال با تخصيص 15 ميلياردريال و در سال 87 مبلغ 15 ميليون ريال با 100% تخصيص  از [NAME] اختصاص و جذب گرديده [NAME]. در سال 88 نيز مبلغ 13 ميليارد ريال اعتبار مصوب پروژه مي باشد كه 65 % تخصيص گرديده است .اقدامات انجام شده شامل : جانمايي و تامين زمين مورد نياز براي احداث ساختمان اداري 21 دستگاه اجرايي *انجام مطالعات ژئوتكنيك و مكانيك خاك وتهيه طرح 21 دستگاه در فاز اول * تهيه نقشه هاي اجرايي 17 دستگاه  در دست پيگيري است كه كه طرح 5 دستگاه در اولويت دوم قرار دارد. *شروع عمليات اجرايي 4دستگاه  * فاز اول از 17درصد و فاز دوم 72 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار [NAME]. | 48000 | 38450 | 38450 |  |  |  | 80.10416666666667 | 72  فاز اول |  |  |  | *
125 | 57351  1385/05/21 | 1 | مبلغ 2 ميليارد ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينه هاي پيش [NAME] سرمايه اي) [NAME] بودجه سال 1385 كل كشور به منظور رفع مشكل فاضلاب بيمارستان شيروان در اختيار دانشكده علوم پزشكي خراسان شمالي قرار گيرد تا با رعايت قوانين و [NAME] هزينه شود. | سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] |  |  | [NAME] | در اعتبارات مصوب تملک دارائیهای سرمایه ای مبلغ 2 میلیارد ریال و مبلغ 1 میلیارد ریال از محل برنامه 30327 ردیف 503874 به طرح مذکور اختصاص داده شده است. | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
126 | 58104  1385/05/22 | 1 | ف- اختصاص مبلغ 300 هزار دلار از محل اعتبارات در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برای تجهيز دانشکده علوم پرشکی استان . | سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] |  |  | [NAME] | از مبلغ 2685 میلیون ریال تا کنون مبلغ 1590 میلیون ریال دریافت شده است .**با [NAME] به ابلاغيه شماره 216815مورخ 87/11/21 معاون محترم اجرايي رييس جمهور به مقام عالي وزارت نفت مقرر [NAME] بقي مبلغ از محل اعتبارات شركت ملي نفت ايران (مربوط به بخشي از مصوبات سفرهاي رياست جمهوري )به شماره حساب  : [PHONE] نزد : بانك ملت شعبه مركزي بجنورد به نام : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان واريز گردد | 2685 | 1595 | 1595 |  |  |  | 59.40409683426443 | 100 |  |  |  |  | *
127 | 63422  1385/06/01 | 1 | تعداد 250 نفر از سهميه موضوع ماده (18) تصويب نامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384، به استان خراسان شمالي اختصاص مي يابد تا توسط استاندار بين دستگاههاي اجرايي توزيع گردد. | سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] |  |  | [NAME] | برابر مصوبه اقدام [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
128 | 57256  1385/05/21 | 1 | الف - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري [NAME] مديريت و برنامه ريزي [NAME] و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: تأمين اعتبار و اجراي زيرساخت هاي گردشگري [NAME] در سال 1385 با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و پيش بيني اعتبار مورد نياز اجراي زيرساخت گردشگري در پارك هاي ملي گلستان و ساريگل پس از طي مراحل قانوني در لايحه بودجه سال 1386 . | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | [NAME] به در حاشيه بودن پارك ها و عدم وجود [NAME] زيربنايي ،طرح مطالعاتي زمان بر بوده و مستلزم صرف هزينه هاي بسيار زيادي مي باشد. عليرغم مشكلات اجرايي قرارداد فاز 1 پارك ملي ساريگل با شركت ديار سازان شرق [NAME] جهت اجراي فاز 2 با شركت كاشف آرمه و قرارداد فاز 3 با برگزاري مناقصه محدود با شركت علمر شاخص منعقد گرديده و در حال اجراي عمليات مي باشد.* اجراي فاز 3 محوطه سازي توسط شركت كاشف آرمه شرق در حال انجام است. | 5700 | 5700 | 5700 |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  | *
129 | 57256  1385/05/21 | 1 | ج- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي آزاد سازي حريم [NAME] محل اعتبارات رديف شماره 30233008 در سال 1385. [NAME] [NAME] براي آزاد سازي حريم توسط استانداري به صورت اختصاص زمين معوض (تا سقف اعتبار مبلغ 6 ميليارد ريال) تأمين مي گردد. | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | کروکی و اهداف آزاد سازی مجموعه مفخم و احیای مجموعه فوق تهیه گردیده است. کل [NAME] جهت آزاد سازی 34810 متر [NAME] و در فاز اول 11 باب منزل به [NAME] متر مربع در نظر گرفته [NAME] تا کنون10 باب منزل به [NAME] متر مربع  به قیمت  14251 میلیون ریال  از محل منابع ملي و استاني آزاد [NAME] . كل [NAME] پرداختي مبلغ 10 ميليارد ريال مي باشد كه مبلغ 9478 ميلون ريال از [NAME] سازي حريم  مفخم هزينه شده است و  مبلغ 509 ميليون ريال براي خريد 4 باب ملك بمنظور آزاد سازي حريم روستاي رويين شيروان و مبلغ  208 ميليون ريال براي آزاد سازي حريم [NAME] است.ضمنا   مبلغ     6600 ميليون ريال با ميزان تخصيص5250 ميليون ريال از محل منابع استاني  در نظر گرفته شده كه  مبلغ 3990 ميليون ريال آن براي آزاد سازي حريم مفخم و مابقي در شهرستان شيروان ، فاروج و جاجرم هزينه [NAME]. | 16000 | 15250 | 15168 |  |  |  | 95.3125 | 100 |  |  |  |  | *
130 | 57256  1385/05/21 | 1 | د- اختصاص مبلغ 6 ميليارد ريال براي مشاركت ، توسعه و تجهيز موزه هاي استان و ساماندهي اموال و سايت موزه ها از محل اعتبارات رديف هاي شماره 30263001 و 30263002 در سال 1385 . | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | *موزه بزرگ باستان شناسي و مردم شناسي استان (عمارت مفخم )(93% پيشرفت) : -تهيه طرح مطالعات  مرمت ، احيا و چيدمان داخلي - مرمت بنا ( [NAME] نازك [NAME] استحكام بخشي ، ساخت درب و پنجره ، محوطه سازي )- اجراي تاسيسات الكتريكي و مكانيكي - خريد تجهيزات شامل ويترين ، سيستم صوتي و تصويري [NAME] و [NAME] تخصصي * افتتاح فاز 2 موزه مردم شناسي در بهمن ماه 88          *موزه شهرستان هاي فاروج (30%پيشرفت)، جاجرم (40% پيشرفت)و روستاي [NAME] (15%پيشرفت)(حمام تاريخي ) : - تهيه طرح مرمت و احيا - مرمت اثر * ساماندهي 1520 شي تاريخي (100% پيشرفت) | 6000 | 4627 | 4627 |  |  |  | 77.11666666666666 | 90 |  |  |  | *
131 | 57353  1385/05/21 | 1 | در [NAME] شمالي منطقه هاي بش قارداش و باباامان به عنوان منطقه‏هاي [NAME] ملّي و منطقه هاي زوارم شيروان، قلعه زو شيروان[NAME] خسرويه فاروج، دركش مانه و سملقان، اسپيدان بجنورد و آبگرم ايوب پيامبر(ع)بجنورد به عنوان منطقه هاي نمونه گردشگري استاني تعيين مي‏شوند و اين تصويب نامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص منطقه هاي چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهد بود . | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | * احداث اردوگاه گردشگري در قالب كانكس هاي اقامتي در محل منطقه نمونه [NAME] قارداش بجنورد به پايان رسيده* اجراي پروژه دوربرگردان در ورودي منطقه نمونه گردشگري بش قارداش با اعتبار 2600 ميليون ريال و گاز رساني به مناطقه مذكور با اعتبار 370 ميليون ريال در حال انجام است* انجام مطالعات ساير مناطق به اتمام رسيده - احداث اردگاه گردشگري در قالب كانكس هاي اقامتي در محل منطقه نمونه گردشگري استاني آبگرم ايوب بجنورد | 8360 | 8360 | 8360 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
132 | 57304  1385/05/21 | 1 | الف-سازمان صداوسيماي [NAME] ايران [NAME] سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] و استانداري نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد : الف- پيش بيني اعتبار ساخت مركز صداوسيماي استان [NAME] در [NAME] بودجه‏هاي [NAME] بودجه سال جاري پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه به نحوي كه تاپايان سال 1387 پروژه مذكور به اتمام برسد . | سازمان صدا و سيما |  |  | [NAME] | اعتبار مورد نیاز ساخت مرکز صدا و سیمای خراسان شمالی توسط سازمان صدا و سیمای کشور منظور و عمليات اجرايي پروژه در حال انجام است . | 45000 | 45000 | 45000 |  |  |  | 100 | 67 |  |  |  |  | *
133 | 57304  1385/05/21 | 1 | ب- اختصاص مبلغ 5/2ميليارد ريال علاوه بر سهم [NAME] (جمعاً 6/5ميليارد ريال) از محل اعتبار رديف هاي 30230003 و 30230004 جهت تحت پوشش قراردادن صدا با چهار برنامه در 41 روستاي بالاي 200 خانوار برق دار استان خراسان شمالي در سال 1385 . تبصره: مبلغ 5/5 ميليارد ريال از محل اعتبارات توسعه استان بدين منظور اختصاص مي يابد. | سازمان صدا و سيما |  |  | [NAME] | اعتبار مورد نياز تامين گردیده است محل مربوط به نصب تجهیزات دیش و دکل و کانکس نقطه یابی شده و تجهیزات مورد نیاز بابت 41 روستا جذب شده است و بحمد الله کارهای عمرانی و [NAME] به انجام رسيده [NAME]. | 12000 | 11200 | 11200 |  |  |  | 93.33333333333333 | 100 |  |  |  |  | *
134 | 57304  1385/05/21 | 1 | ج- اتصال مركز [NAME] به شبكه فيبرنوري كشوري (هزينه خريد كابل با استان و اجرا با سازمان صدا و سيما [NAME]) . | سازمان صدا و سيما |  |  | [NAME] | اقدام [NAME] | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
135 | 56414  1385/05/18 | 1 | بانك مركزي [NAME] ايران مبلغ 50 ميليارد ريال وام قرض الحسنه ضروري[NAME] وديعه مسكن، درمان ، تحصيل و ازدواج (با اولويت ) را علاوه بر سقف اعتبار عادي استان از طريق بانك هاي عامل استان خراسان شمالي اختصاص دهد تا به متقاضيان واجدشرايط پرداخت گردد . [NAME] بند توسط استانداري به صورت ماهانه به معاون اجرايي رييس جمهور ارائه گردد . | بانك مركزي |  |  | [NAME] | مبلغ 50 میلیارد ریال به بانکهای استان ابلاغ و پرداخت وام به متقاضیان صورت پذيرفته است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
136 | 56421  1385/05/18 | 1 | مبلغ 2 ميليارد ريال از محل اعتبارات سازمان ملي جوانان براي فعاليتهاي امور جوانان استان خراسان شمالي اختصاص مي يابد . | [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ 2 میلیارد ریال  جهت فعالیت های امور جوانان استان خراسان شمالی اختصاص [NAME] | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
137 | 57311  1385/05/21 | 1 | مبلغ 150 ميليارد ريال در سال [NAME] احداث ، تكميل ، تجهيز و يا توسعه پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استان خراسان شمالي از محل اعتبارات پيش [NAME] در قانون بودجه سال 1385 با عنوان «اعتبارات توسعه استان » اختصاص مي يابد. طرح ها و پروژه هاي مربوط براساس اولويت هاي اعلام شده در استان و بدون الزام به رعايت آيين نامه اجرايي ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه با هماهنگي استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انتخاب و پس از تأييد شوراي برنامه ريزي استان اجرا خواهندشد . | سازمان مديريت و برنامه ريزي [NAME] |  |  | [NAME] | کاملاً انجام شده است | 150000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
138 | 57392  1385/05/21 | 1 | به منظور بهره برداري بهينه از [NAME] واحدهاي توليدي استان، استانداري خراسان [NAME] هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي پيشنهادهاي [NAME] به كارگروه موضوع تصويب نامه شماره 45999/ت34023هـ مورخ 8/8/1384 ارائه نمايد و مصوبات كارگروه ياد شده جهت تصويب به [NAME] [NAME]. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | براساس مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 30330/ت 34925 مورخ 86/2/30 واحدهای تولیدی بدهکار و دارای وضعیت بحرانی شناسایی و به بانکها معرفی شده اند . | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
139 | 58104  1385/05/22 | 1 | س- اختصاص مبلغ 2 میلیارد ریال توسط استانداری برای احداث سالن ورزشی دانشكده علوم پزشكي . | [NAME] |  |  | [NAME] | برای احداث سالن ورزشی دانشکده علوم پزشکی مبلغ 2500 میلیون ریال از منابع استاني ، 1000ميليون ريال از منابع ملي و 500 ميليون ريال از منابع داخلي اختصاص داده شده است . زير بناي سالن 1400 متر مربع مي باشد. | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
140 | 58804   1385/05/23 | 1 | د- اختصاص مبلغ 4 میلیارد ریال (به ترتیب 2 میلیارد ريال از محل اعتبارات نهاد رياست جمهوري و 2 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی) برای ایجاد دانشگاه پیام نور در فاروج و مانه و [NAME] . | [NAME] نهاد رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | صددرصد محقق شده است | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
141 | 58804   1385/05/23 | 2 | استانداری خراسان شمالي نسبت به احداث یک سالن ورزشی در دانشكده شيروان اقدام [NAME]. | [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ یک میلیارد ریال از اعتبارات استان ابلاغ [NAME] و عمليات ساختماني پروژه 100% به اتمام رسيده  است . | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
142 | 57311  1385/05/21 | 5 | دستگاه هاي اجرايي ملي مكلفند برابر مقررات نسبت به [NAME] پروژه هاي مورد توافق با استانداري خراسان [NAME] نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است ، اقدام و [NAME] را [NAME] يك بار به معاونت اجرايي رييس جمهور ارائه نمايند . | كليه دستگاه ها |  |  | [NAME] | [NAME] همکاری کلیه دستگاههای اجرایی استان هرماه به معاونت اجرایی رئیس جمهور ارسال می گردد . | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
1 | [PHONE]/7/28 | 1 | وزارت آموزش و پرورش [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- احداث و تجهيز [NAME] طي سالهاي 1387 و 1388 از محل منابع سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس [NAME] و استان به نسبت مساوي. | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | تعداد كلاسهاي هدف 25 كلاس(10 كلاس ابتدايي ، 6 كلاس راهنمايي و 9 [NAME] ) با مساحت كل 6110 متر مربع ميباشد* جانمايي - تامين زمين و مقدمات برگزاري مناقصه 6 كلاسه راهنمايي انجام [NAME] عمليات اجرايي  بمحض ابلاغ اعتبار آغاز [NAME] | 26496 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
2 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2- تخريب و نوسازي [NAME] از [NAME] سازمان يادشده در بند (1). | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | تعداد كلاسهاي هدف 25 كلاس (10 كلاس ابتدايي ، 6 كلاس راهنمايي و 9 [NAME] ) [NAME] كل 6110 متر مربع مي باشد  *مدرسه شش كلاسه راهنمايي با 50% پيشرفت در دست اجرا ميباشد. | 26496 | 4040 | 1110 |  |  |  | 15.2475845410628 | 11 |  |  |  | *
3 | [PHONE]/7/28 | 3 | 3- [NAME] آموزشي، پژوهشي فرهنگيان كه ساختمان آن از محل اعتبارات استان طي سالهاي 1387 و 1388 احداث مي گردد. | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | بعلت عدم تامين اعتبار  توسط استان اجرايي [NAME]. | 20660 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
4 | [PHONE]/7/28 | 4 | 4- احداث و تجهيز چهار باب مدرسه شبانه روزي جايگزين مدارس شبانه روزي [NAME] در سطح استان طي سالهاي 1387 و 1388 از محل منابع سازمان يادشده در بند (1). | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | تعداد كلاسهاي هدف 40 [NAME] كل 22140 متر مربع مي باشد *مدرسه شش كلاسه راهنمايي صفي آباد [NAME] 50% پيشرفت ،  9 كلاسه راهنمايي فاروج با 50% پيشرفت ،  مدرسه 12 كلاسه راهنمايي مانه و [NAME] با 20% پيشرفت در حال انجام است . در خصوص مدرسه شبانه روزي شيروان شوراي آموزش و پرورش با اجراي پروژه از محل اعتبار بازسازي و تخريب 88 سهم شهرستان موافقت ننمود لذا پروژه از اعتبارات سال 89 اجرا خواهد شد.در مرحله مناقصه و عقد قرارداد است. | 106098 | 18229 | 6963 |  |  |  | 17.18128522686573 | 40 |  |  |  | *
5 | [PHONE]/7/28 | 5 | 5- احداث خانه معلم به تعداد ده (10) باب در هر يك از مناطق و نواحي آموزش و پرورش استان از محل تبديل به احسن نمودن دارايي هاي آموزش و پرورش هر منطقه و تجهيز آن توسط استانداري طي سالهاي 1387 و 1388 . | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | با توجه به مغايرت [NAME] با اجراي مصوبه مبني بر اختصاصي بودن درآمد ،اجراي مصوبه با مشكل قانوني مواجه مي باشد كه پيگيري لازم در زمينه رفع موانع قانوني مطرح در ماده 7 قانون وصول در حال انجام مي باشد. | 8500 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
6 | [PHONE]/7/28 | 7 | 7- تكميل پروژه هاي نيمه تمام مشاركتي با اولويت موارد با پيشرفت بيشتر از پنجاه درصد(50%) طي سالهاي 1387 و 1388 توسط استان. | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | تامين مبلغ 10 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني سال 89 مصوب گرديده [NAME]. | 42000 | 10000 | 0 |  |  |  | 23.80952380952381 | 0 |  |  |  | *
7 | [PHONE]/7/28 | 8 | 8- تجهيز تعدادي از مدارس استان براي اسكان موقت فرهنگيان در ايام تعطيلي مدارس با اختصاص مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال توسط نهاد رياست جمهوري، دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از منابع استاني. | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | مبلغ 2 ميليارد ريال اعتبار مورد تعهد نهاد محترم رياست جمهوري تخصيص گرديده و از آن محل نسبت به خريد اقلام مورد نياز (400 دستگاه پخچال ، 511 تخته فرش و 400 دستگاه تلويزيون ) اقدام و بين مدارس هدف توزيع گرديده است.*1500 ميليون ريال از سهم ميراث فرهنگي تامين [NAME]. | 6000 | 3500 | 3500 |  |  |  | 58.33333333333334 | 70 |  |  |  | *
8 | [PHONE]/7/28 | 9 | 9- احداث ساختمان سازمان دانش آموزي استان خراسان [NAME] مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال توسط نهاد رياست جمهوري و دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال توسط استان و دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال توسط وزارت آموزش و پرورش. | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | مبلغ 2 ميليارد ريال اعتبار مورد تعهد نهاد محترم رياست جمهوري تخصيص و بطور [NAME] جانمايي ، تامين زمين ، طرح [NAME] و اجراي [NAME] ،ديوار برشي و سقف ها اجرا گرديده و ادامه پروژه منوط به تامين اعتبار مي باشد كه پيگيري لازم از طريق وزارت محترم آموزش و پرورش در دست انجام است. | 6000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 33.33333333333334 | 5 |  |  |  | *
9 | [PHONE]/7/28 | 10 | 10- احداث يك باب مجتمع آموزش عشايري دخترانه در «آشخانه» از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و استان به نسبت مساوي و طي سه سال. | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | تعداد كلاسهاي هدف 31 كلاس (10 كلاس ابتدايي ، 12 كلاس راهنمايي و 9 [NAME] ) [NAME] كل 6110 متر مربع مي باشد  *مدرسه شش كلاسه راهنمايي با 50% پيشرفت از محل اعتبارات ملي در دست اجرا مي باشد. *تامين مبلغ 3 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني سال 89 مصوب گرديده [NAME]. | 24700 | 7416 | 3149 |  |  |  | 30.02429149797571 | 11 |  |  |  | *
10 | [PHONE]/7/28 | 1 | وزارت آموزش و پرورش نسبت به ارايه برآورد تجهيزات موردنياز خوابگاههاي شبانه روزي مدارس سطح استان اقدام نمايد. | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | [NAME] اعتبار مورد نياز به مبلغ 32ميليارد و24ميليون ريال  برآورد و به حضور معاون محترم اجرايي رييس جمهور ارسال گرديده [NAME] [NAME] مبلغ 2ميليارد و 500ميليون ريال از محل اعتبارات متمركز وزارت آموزش و پرورش تامين وتوسط سازمان استان در سطح مدارس شبانه روزي استان به [NAME] 180 هزار ريال توزيع شده است. | 32024 | 2500 | 2500 |  |  |  | 7.806645016237821 | 100 |  |  |  |  | *
11 | [PHONE]/7/28 | 1 | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ نصب نوزده هزار (19000) شماره تلفن ثابت در صورت وجود متقاضي. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | 22884 شماره [NAME] است(كل اعتبار هزينه شده توسط شركت مخابرات استان از [NAME] بوده است.) | 61750 | 61750 | 61750 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
12 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2ـ تأمين تعداد ده (10) دفتر خدمات ارتباط روستايي در سطح استان. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | براي 10 روستا تامين ارتباط گرديده [NAME] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
13 | [PHONE]/7/28 | 3 | 3ـ راه اندازي تعداد سي (30) سايت (BTS) براي توسعه شبكه تلفن همراه در سطح استان. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | 50 سايت جديد راه اندازي شده است | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
14 | [PHONE]/7/28 | 4 | 4ـ نصب و [NAME] تجهيزات ديتا در شهر «ایور» | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | عمليات نصب و تنظيم تجهيزات انجام شده است | 625 | 625 | 625 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
15 | [PHONE]/7/28 | 5 | 5 ـ بهره برداري از حدود سيصد (300 )كيلومتر فيبرنوري در سطح استان علاوه بر ميزان موجود. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | 232/52كيلومتر فيبر نوري بهره برداري شده است.بر اساس گزارش مورخ 89/8/22 معاون طرح و توسعه شركت ارتباطات زيرساخت ،اجراي فيبر نوري در محور بجنورد - آشخانه با توجه به اعلام وزارت راه و ترابري مبني بر اجراي طرح تعريض  محور مذكور و عدم صدور مجوزهاي لازم  فعلا متوقف مي باشد. كانال سازي ورودي و خروجي بجنورد بزودي اجرايي [NAME]. .عمليات اجرايي فيبر نوري محور بجنورد - شيروان طبق توافق بعمل [NAME] تارخ 89/7/18 بصورت مشترك از طريق استان صورت مي پذيرد. | 13500 | 13500 | 13500 |  |  |  | 100 | 78 |  |  |  | *
16 | [PHONE]/7/28 | 6 | 6 ـ نصب و [NAME] تجهيزات مربوط به (ICT) روستايي در سي و هشت (38) روستاي استان. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | در 76 روستاي استان تجهيزات نصب و [NAME] | 6840 | 6840 | 6840 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
17 | [PHONE]/7/28 | 7 | 7- اجراي توافق انجام شده با استان [NAME] كه به مهر« دفتر هيئت دولت»تأييد [NAME] و [NAME] هر دو ماه يك بار به معاونت اجرايي رييس جمهور . - نصب و [NAME] 500 دستگاه تلفن همگاني. | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  |  | [NAME] | تعداد 838 دستگاه تلفن همگاني در مراكز شهرستانهاي [NAME] و [NAME]. | 2750 | 2750 | 2750 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
18 | [PHONE]/7/28 | 1 | وزارت اموراقتصادي و دارايي [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- تکمیل و تجهيز كامل گمرك استان (ساختمان اداري، انبار، محوطه سازي، ساختمان گارد، سرويس، نمازخانه، ديواركشي پيرامون و درب خروج) در سالهاي 1388 و 1389 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت امور اقتصادي و دارايي |  |  | [NAME] | [NAME] ماده 32 صادر گرديده است.*طبق اعلام معاونت محترم نيروي انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصاد و دارايي مبلغ 10829 ميليون ريال در قانون بودجه 89 مصوب گرديده است همچنين برآورد سالهاي بعد به ميزان 6401 ميليون ريال است كه بعد از تخصيص اعتبار مورد نياز عمليات اجرايي در سال 89 آغاز [NAME] [NAME] ها توسط مشاور انجام به تاييد نهايي دفتر عمران گمرك ايران رسيده است.بدليل مشكلات بوجود [NAME] زمين كه بلحاظ همجواري با اراضي ارتش  و ممانعت  ارتش از فعاليت اجرايي پروژه ايجاد گرديده [NAME]جانمايي زمين به نقطه اي ديگر انتقال يافته است كه عمليات تسطيح و آماده سازي انجام و مراحل انتخاب پيمانكار از طريق مناقصه در دست اقدام مي باشد. | 10829 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | *
19 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2- بازپس گيري سهام دولتي شركت الياف واگذار شده به بخش خصوصي و [NAME] سهام به بخش غير دولتي توانمند. | وزارت امور اقتصادي و دارايي |  |  | [NAME] | با توجه به اينكه 67% از سهام كنترلي شركت مذكور در سال 73 به سازمان صنايع ملي ايران واگذار [NAME]مقام عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي طي نامه اي به معاون اول رييس جمهور درخواست پيگيري اجراي مصوبه را از ناحيه وزارت صنايع داشته اند* نظر به اينكه علي رغم اقدامات قبلي و جلسه برگزار شده با حضور رييس تسويه سازمان صنايع ملي ايران و مسئولين [NAME] مشكل كارخانه مذكور بطور قطعي حل و فصل نگرديده[NAME] هماهنگي مشاور حقوقي  و طرح درخواست تفويض اختيار رسمي از سوي دولت بعنوان نماينده تام الاختيار ،پيگيري موضوع راجهت [NAME] نتيجه قطعي از طريق وزارتين امور اقتصاد و دارايي و  صنايع و معادن  بعهده گرفته است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | *
20 | [PHONE]/7/28 | 1 | وزارت بازرگاني [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ اختصاص كمك مالي به بخش غیردولتی از محل اعتبارات يارانه [NAME] (147100) از طريق سازمان توسعه تجارت ايران براي ايجاد نمايشگاه بين المللي متناسب با پيشرفت فيزيكي طرح تا سقف ده درصد (10%) هزينه هاي سرمايه گذاري پروژه. تبصره ـ زيرساختهاي لازم اعم از آب، برق، تلفن، گاز و راه دسترسي از طريق استان تأمين [NAME]. | وزارت بازرگاني |  |  | [NAME] | در اجراي تفاهم نامه سفر اول و [NAME] مجموعا مبلغ 3200 ميليون ريال از منابع ملي و 220 ميلون ريال از منابع استاني به پروژه اختصاص يافته و جذب گرديد*در تاريخ 88/4/3 دو سالن نمايشگاه بين المللي در محل تخته اركان بجنورد افتتاح و بهره برداري  رسيد. *مكاتبه با مدير عامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي در خصوص افزايش سرمايه گذاري و پيشرفت طرح به منظور [NAME]  يارانه به ميزان ده درصد (10%) هزينه هاي سرمايه گذاري*تامين مبلغ 4 ميليارد ريال اعتبار از منابع استاني در سال 89  جهت احداث راه دسترسي به نمايشگاه بين المللي بجنورد پيش [NAME]. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | *
21 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2ـ اختصاص يارانه تسهيلات ساخت سيلوي پنجاه هزار (000ر50) تني مانه و [NAME] و دو [NAME] گندم حداكثر تا سقف چهل هزار (000ر40) تن از محل كمكهاي فني و اعتباري در سال 1387. | وزارت بازرگاني |  |  | [NAME] | * شايان ذكر است از آبان سال 87 يارانه تسهيلات(برابر با 4 درصد سود تسهيلات)،تامين وقابل پرداخت به متقاضيان توسط بانك [NAME] مي باشد لذا موضوع مصوبه انجام گرديده [NAME] .*شرح [NAME] عبارتند از (1)اجراي ديواركشي و خاكبرداري [NAME] اجراي آرماتور بندي و بتن ريزي ديواره هاي 6 عدد از كندوها و احداث ساختمان اداري انجام شده  و همچنين انجام مراحل بانكي جهت دريافت تسهيلات و عقد موافقت نامه [NAME] در خصوص خريد پوسته هاي سيلو . استقرار [NAME] پروژه وشروع [NAME] ما شين آلات و نصب باسكول و جك توسط شركت حق آشخانه مانه سملقان(35% پيشرفت عمليات)( 2)ديواركشي ، خاكبرداري و ساير اقدامات بانكي ،تهيه وثيقه و ساير مدارك مورد نياز جهت دريافت قسط اول و دوم وام از بانك [NAME] عقد قرارداد  خريد تجهيزات و قرارداد اجراي  طرح احداث سيلوي 20هزار تني فاروج  توسط شركت زرين فاروج(11% پيشرفت عمليات)(3) عقد قرارداد خريد تجهيزات و ساير اقدامات مربوطه توسط شركت توليدي آرد شريعت در شهرستان مانه و سملقان(5% پيشرفت عمليات) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | *
22 | [PHONE]/7/28 | 3 | 3ـ صدور مجوز و كمك به ايجاد [NAME] كشاورزي و واحدهاي توليدي فرآوري محصولات [NAME] به ميزان ده درصد (10%) سرمايه گذاري پروژه از محل رديف (147100) توسط بخش خصوصي و تعاوني پس از ارائه طرح توجيهي، فني، اقتصادي و احراز شرايط لازم از سوي سازمان توسعه تجارت ايران. تبصره ـ زيرساختهاي لازم اعم از آب، برق، تلفن، گاز و راه دسترسي از طريق استان تأمين [NAME]. | وزارت بازرگاني |  |  | [NAME] | * مجوز موافقت نامه اوليه تاسيس [NAME] به شماره 88/410/733 مورخ88/9/23 توسط وزات بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران ( به استناد بند 1 مصوبه كارگروه تخصصي امور اقتصادي و توليدي استان مورخ 88/6/12 صادر گرديده [NAME].*  شرح اقدامات :1- اطلاع رساني عمومي از طريق جرايد و صدا و سيما -2-دريافت و بررسي طرحهاي [NAME] بر اساس دستور اعمل سازمان توسعه تجارت ايران در كارگروه هاي تخصصي-3-تصويب طرح در كميسيون توسعه صادرات و تعيين شركت تعاوني خوراك دام بهنود بجنورد [NAME] -4-ارسال مدارك مربوط به طرح [NAME] به وزارت بازرگاني بمنظور صدور مجوز طرح و تخصيص اعتبار اوليه براي اجرا ** با پيگيري هاي انجام شده مكانيابي و تعيين زمين مناسب و تحويل آن به مجري *[NAME] استعلامات مورد نياز از دستگاه هاي ذيربط * صدور پروانه تاسيس يكساله پايانه صادراتي توسط معاون وزير و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران به شماره 89/410/1199مورخ 89/8/17 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | *
 |  |  |  |  |  |  | [NAME] | 5-سازمان توسعه تجارت ايران گواهي موافقت 6 ماهه براي مجري طرح صادر و مجري موظف گرديد طي اين مدت به دريافت مجوزهاي لازم از مبادي ذيربط اقدام نمايد.*موضوع تامين زمين پس از تاييد نقطه مكانيابي شده در كارگروه اقتصادي و توليدي استان در دست اقدام مي باشد.(طبق ضوابط زمين مي بايست از طري ق مزايده خريداري گردد).
23 | [PHONE]/7/28 | 4 | 4 ـ اجراي توافق انجام شده با استان [NAME] كه به مهر "دفتر هيئت دولت "تأييد شده است و [NAME] [NAME] ماه يكبار به معاونت اجرايي رييس جمهور. - اختصاص تسهيلات لازم جهت ايجاد فروشگاههاي [NAME]. | وزارت بازرگاني |  |  | [NAME] | 1) صدور مجوز ايجاد 7 فروشگاه بزرگ و پيگيري صدور 4 مجوز ديگر .2) معرفي طرح فروشگاه [NAME]خرده فروشان  جهت بررسي و تاييد به ستاد بسيج اقتصادي [NAME] . 3) صدور مجوز 3 فروشگاه  زنجيره اي و معرفي به بانك صادرات جهت  دريافت تسهيلات . * ضمنا طبق [NAME] 31/426700 مورخ 89/5/24 معاونت هماهنگي و توسعه منابع و امور مجلس وزارت بازرگاني آيين نامه تشكيل فروشگاه هاي بزرگ و [NAME] طبق مفاد ماده 86 قانون نظام صنفي تهيه و جهت اجرا به استانها ابلاغ شده است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | *
24 | [PHONE]/7/28 | 1 | موضوع انتقال سند زمين فعلي نمايشگاه به شركت نمايشگاههاي بين المللي استان خراسان شمالي در جلسه مورخ1387/7/18 هيئت وزيران كه در [NAME] شد، مطرح و مقرر شد: وزارت بازرگاني پس از اصلاح تركيب سهامداران نسبت به انتقال سند زمين يادشده اقدام نمايد. | وزارت بازرگاني |  |  | [NAME] | با عنايت به برگزاري دو جلسه مجمع عمومي شركت مقرر شد حداكثر تا تاريخ 87/9/25 به سرمايه گذاران جهت تكميل سهام مهلت داده شود و پس از آن  [NAME] نسبت به پذيره نويسي سهام [NAME] نمايد.* موضوع  جذب  سهامدار جديد در دست اقدام مي باشد. * در رابطه با انتقال سند به منظور رفع موانع قانوني ،طبق نامه شماره 42112/168700 مورخ 88/8/24 دبير محترم هيئت دولت موضوع در كميسيون اصلاح لوايح مطرح و مقرر شد وزارت بازرگاني پيشنهاد اصلاح مصوبه مبني بر انتقال ملك از وزارت مسكن به آن وزارت را به هيئت دولت ارائه نمايد ، شركت نمايشگاههاي بين المللي نسبت به اصلاح اساسنامه خود اقدام و وزارت بازرگاني ملك مذكور را به شركت ياد شده منتقل نمايد كه پيگيري در زمينه اجراي تصميمات فوق در حال انجام است.*تشكيل مجمع عمومي فوق العاده جهت بررسي موضوع اصلاح تركيب سهامداران در تاريخ 88/10/29*خريد 2/26 هكتار زمين با كاربري نمايشگاهي *هماهنگي با سازمان مسكن در خصوص واريز مبلغ 80 ميليون ريال بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده زمين بعمل [NAME] توجه به اينكه انتقال سند نيازمند صدور پايان كار و عدم خلافي بوده موضوع در دست پيگيري است.* | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | *
25 | [PHONE]/7/28 | 1 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- تكميل ساختمان دانشكده علوم پزشكي در سال 1387 از محل طرح شماره 30146293 تأمين فضاهاي آموزشي و كمك [NAME] تخصیص صد در صد (100%) اعتبار مصوب سال 1387. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | مكاتبه جهت تخصيص 100% اعتبار پروژه در سال 87 و همچنين سال 88 انجام پذيرفته-بعلت تاخير در انجام پروژه به پيمانكار خاتمه پيمان ابلاغ شد و  در مورخ 88/9/28 عقد قرارداد تکمیل پروژه با شرکت زیست عمران منعقد گردید . پيمانكاراجراي [NAME] وحدود70%اجراي [NAME] بطوركامل خريداري شده است وساختمان اموزشي درحال [NAME] است.از قبل از برنامه توسعه سوم و تا پايان سال 1388 مبلغ 45744 ميليون ريال اعتبار دريافت شده است.اعتبارمصوب سال 89مبلغ10829ميليون ريال مي باشد. | 14366 | 12120 | 12120 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | *
26 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2- اختصاص مبلغ چهل و پنج ميليارد (000ر000ر000ر45) ريال براي احداث پرديس دانشگاه علوم پزشكي طي سالهاي 1387، 1388 و 1389 (علاوه بر اعتبارات مصوب) از محل طرح شماره 30146293. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | مناقصه انتخاب مشاور جهت تهيه نقشه توپوگرافي انجام پذيرفته فاز اول مطالعات اوليه و جانمايي اماكن انجام پذيرفته و فاز دوم موقعيت زمين بر اساس ارتفاع از [NAME] در حال انجام است |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | *
27 | [PHONE]/7/28 | 3 | 3- مطالعه و احداث بيمارستان سيصد و بيست (320) تختخوابي جايگزين بيمارستان موجود امام‏رضا (ع) بجنورد طي سالهاي 1388، 1389 و1390 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه ‏چهارم ‏توسعه. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | مكاتبه با وزارت و تهيه طرح توجيهي جهت ارائه كميسيون ماده 32 - با توجه به تبديل احداث بيمارستان 320 تختخوابي به 200 تختخوابي در كميسيون ماده 32 پيگيري لازم بعمل [NAME] افزايش هدف كمي در كميسيون ماده 32 از طريق وزارت متبوع مطرح و نهايتا با 280 تخت كل موافقت بعمل آمد ، نقشه احداث  بیمارستان 280 تختخوابی  تیپ توسط وزارت ارسال شده  عمليات اجرايي شروع شده است(.شماره طرح30303402) | 57378 | 46840 | 4554 |  |  |  | 81.63407577817281 | 10 |  |  |  | *
28 | [PHONE]/7/28 | 4 | 4- احداث بيست (20) خانه بهداشت و دو (2) مركز بهداشتي درماني روستايي و يك (1) پايگاه بهداشت طي سالهاي 1387 و 1388. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | از محل اعتبارات استاني 5450 ميليون ريال و از محل مصوبه هئيت امنا 6 درصد درآمدهاي دانشگاه به مبلغ 2360 ميليون ريال جهت احداث 27 خانه بهداشت  تامين اعتبار و عمليات اجرائي در حال انجام است. | 7900 | 7900 | 7900 |  |  |  | 100 | 60 |  |  |  | *
29 | [PHONE]/7/28 | 5 | 5- [NAME] (3) پايگاه امداد جاده‏اي به آمبولانس و امكانات كه ساختمان آن توسط استان احداث مي گردد. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | *پايگاه هاي امداد جاده اي دشت ، گراتي و قوش تپه با توجه به شرايط آب و هوايي نامناسب و لزوم احداث ساختمان بجاي كانكس پيشنهاد شده است. *3 دستگاه آمبولانس و تجهيزات پزشكي مورد نياز توسط وزارتخانه تامين گرديده و در حال [NAME] پايگاه هاي مذكور فعال مي باشند . *تامين مبلغ 1860 ميليون  ريال اعتبار مورد نياز براي احداث ساختمان پايگاه هاي مذكور  از محل منابع  استاني سال 89 مصوب شده است. | 1860 | 1860 | 1074 |  |  |  | 100 | 15 |  |  |  | *
30 | [PHONE]/7/28 | 6 | 6- صدور [NAME] (1) دستگاه MRI در مركز استان در سقف تسهيلات فاينانس . | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | از محل تسهيلات بانك ملت مبلغ 10614 ميليون ريال  و از محل مانده سنواتي اعتبارات تملك 1483 ميليون ريال و از محل اعتبارات ارزي وزارت متبوع 87000 يورو(معادل1218ميليون ريال) و از محل درآمدهاي اختصاصي 587 ميليون ريال جهت خريد پرداخت   و [NAME] سازي 2930 ميليون ريال هزينه شده است و   در حال حاضر دستگاه به دانشگاه تحويل و نصب شده است. | 6218 | 6218 | 6218 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
31 | [PHONE]/7/28 | 7 | 7- مطالعه و احداث بيمارستان دويست (200) تختخوابي شيروان از سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | [NAME] كميسيون ماده 32 توسط وزارت متبوع صورت گرفته  -  مجري طرح سازمان مسكن و شهرسازي مي باشد. پيمانكار انتخاب گرديده است. زمين جهت احداث بيمارستان تامبن و در هفته دولت گلنگ زني انجام شده است.طيق اعلام معاونت محترم توسعه مديريت و [NAME] بهداشت مبلغ 20 ميليارد ريال براي سال 89 پيشنهاد شده است. | 14439 | 14439 | 0 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | *
32 | [PHONE]/7/28 | 8 | 8- تبديل تكميل و [NAME] به سرپوشيده با اختصاص مبلغ چهار ميليارد (000ر000ر000ر4) ريال به نسبت مساوي از طرف [NAME] احمر و استانداري. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  |  | [NAME] | مبلغ 2 ميليارد ريال اعتبار مورد تعهدجمعيت [NAME] در بودجه سال 88 پيش بيني و مبلغ يك ميليارد و 167 ميليون ريال آن تخصيص شده و پروژه با 30 درصد پيشرفت فيزيكي در دست اقدام مي باشد. * تامين مبلغ 2 ميليارد ريال اعتبار مورد تعهد استان در سال 89 محقق گرديده [NAME]. | 4000 | 3167 | 3167 |  |  |  | 79.175 | 30 |  |  |  | *
33 | [PHONE]/7/28 | 1 | وزارت تعاون [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- اختصاص مبلغ سي ميليارد (000ر000ر000ر30) ريال تسهيلات سرمايه درگردش برای تعاوني هاي استان از طريق صندوق تعاون در سال 1387. | وزارت تعاون |  |  | [NAME] | مبلغ 30 ميليارد ريال از به صندوق تعاون استان  تخصيص گرديده وبطور [NAME]. . | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
34 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2- اعطاي تسهيلات به مبلغ پانزده ميليارد (000ر000ر000ر15) ريال برای حمايت و تقويت تعاوني هاي زنان و جوانان فارغ التحصيل در [NAME] ده درصد (10%) آورده. | وزارت تعاون |  |  | [NAME] | كل مبلغ 15 ميليارد ريال به استان تخصيص [NAME] تسهيلات به صندوق تعاون استان معرفي و پيگيري لازم در [NAME] ابلاغي در حال انجام مي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
35 | [PHONE]/7/28 | 3 | 3- تأمین مبلغ چهل میلیارد (000ر000ر000ر40) ریال کمک بلاعوض بابت [NAME] گذاری [NAME] تعاونیهای مسکن مهر استان در صندوق تعاون (به ازای هر کدام مبلغ دوازده ميليون و پانصد هزار (000ر500ر12) ریال برای استفاده از پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال تسهیلات [NAME]. | وزارت تعاون |  |  | [NAME] | موضوع تامين اعتبار از طريق اداره كل دفتر ارزيابي و امور استانهاي وزارت تعاون در دست پيگيري است.طبق اعلام قائم مقام محترم وزير تعاون در امور استانها علي رغم پيگيري هاي بعمل آمده و همچنين ارجاع و پيگيري موضوع از طريق معاون محترم اجرايي رئيس جمهور به معاون محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تا كنون نتيجه اي در جهت تامين مبلغ موضوع مصوبه حاصل نگرديده [NAME]. | 40000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
36 | [PHONE]/7/28 | 4 | 4- اجراي توافقات انجام شده با استان [NAME] كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است و [NAME] دو ماه يك بار به معاونت اجرايي رييس جمهور. - كمك به توسعه تجارت الكترونيك براي 1600 تعاوني فعال و در دست احداث استان به مبلغ 0/5 ميليارد ريال. - اختصاص مبلغ 1 ميليارد ريال كمك به [NAME] توسعه كارآفريني و تعاون جهت ايجاد تعاوني هاي تخصصي در سال 1387 با مشاركت استان به نسبت مساوي. - اختصاص مبلغ 0/5 ميليارد ريال جهت تشكيل 50 كارگاه آموزشي در مدارس استان جهت توسعه فرهنگ تعاون [NAME]. - اختصاص مبلغ 0/5ميليارد ريال به منظور آموزش جهت ارتقاي توانمندي و بهره وري تعاوني هاي راكد و نيمه فعال و كارآفرين با هدف توسعه تعاوني هاي جديد در سال 1387. - انجام مطالعات موردي جهت تأسيس شركتهاي هلدينگ از طريق استان. - مطالعه تشكيل تعاوني فراگير در [NAME] و سيمان از طريق استان. | وزارت تعاون |  |  | [NAME] | اعتبار مربوط به كمك به توسعه تجارت الكترونيك به مبلغ 500 ميليون ريال نيز براي 1600 تعاوني فعال و در دست احداث استان ابلاغ گرديده و اقدام  قانوني لازم جهت جذب  توسط تعاوني ها  در حال انجام است. *جهت كمك به [NAME] توسعه كارآفريني و تعاون جهت ايجاد تعاوني هاي تخصصي در سال 1387تا كنون  مبلغ 420ميليون ريال از [NAME] اختصاص يافته است.در خصوص فعال سازي تعاوني ها ي راكد و نيمه فعال با تامين 50 ميليون ريال اعتبار از سوي وزارت تعاون 123 دوره آموزشي برنامه ريزي شده و در حال برگزاري مي باشد.در زمينه تامين اعتبار براي تشكيل 50 كارگاه آموزشي در مدارس استان تا كنون مبلغ 150 ميليون ريال از [NAME] اختصاص يافته كه پيگيري لازم جهت جذب آن در دست انجام است.ضمنا مبلغ 400 ميليون ريال جهت مطالعه تشكيل تعاوني فراگير در [NAME] و سيمان هزينه [NAME]. | 3600 | 1520 | 895 |  |  |  | 42.22222222222222 | 26 |  |  |  | *
37 | [PHONE]/7/28 | 1 | وزارت جهادكشاورزي [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- تهيه نقشه پوشش جنگلهاي ايراني و توراني استان در سال 1387 و تهيه طرح [NAME] [NAME] از جنگلهاي ايراني و توراني توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در سال 1388. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | طرح مذكور در سال 87 به عنوان يك رديف مستقل اعتباري پيش بيني گرديد ومشاور ذيصلاح براي تهيه نقشه پوشش جنگلهاي ايراني و توراني استان انتخاب و بصورت متمركز توسط دفتر تخصصي سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور درحال انجام مي باشد. | 46000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | *
38 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2- تجهيز ساختمان آزمايشگاه تخصصي مركزي دامپزشكي. تبصره ـ مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل اعتبارات استاني براي احداث ساختمان آزمايشگاه طي سالهاي 1387 و 1388 اختصاص مي‌يابد. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | زمين تحويل [NAME] .* تامين مبلغ5 ميليارد ريال اعتبار مورد تعهد استان در سال 89  مصوب شده است وبا ابلاغ اعتبار ، با مشاور جهت تهيه مطالعات و طراحي نشه هاي اجرايي [NAME]. | 5000 | 3250 | 3250 |  |  |  | 65 | 2 |  |  |  | *
39 | [PHONE]/7/28 | 3 | 3- پيش بيني اعتبار لازم براي اجراي طرح مديريت مصرف آب كشاورزي در [NAME] (000ر20) [NAME] اراضي كشاورزي در لایحه بودجه سال 1388 كل كشور، پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. تبصره ـ اعتبار مورد نياز تهيه طرح و انجام مطالعه توسط استان تأمين مي گردد. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | مبلغ 1500 ميليون ريال از محل اعتبارات خشكسالي جهت انجام مطالعات فاز يك در سال 88و مبلغ 2000 ميليون ريال  ديگر نيز از محل اعتبارات استاني سال 89 براي مطالعات فاز 2 تامين شده است . با 4 شركت مشاور عقد قرارداد شده و پيشرفت فيزيكي مطالعات 58 درصد مي باشد. بمحض تكميل مطالعات مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه طي [NAME]. | 3500 | 3500 | 1500 |  |  |  | 100 | 58 |  |  |  | *
40 | [PHONE]/7/28 | 4 | 4- صدور مجوز ايجاد ايستگاههاي [NAME] تركمن و گوسفند كردي از طريق هيئت امناي سازمان ترويج آموزش و تحقيقات كشاورزي. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | بنا به اظهار نظر تخصصي [NAME] علوم [NAME] بعلت هزينه بالاي نگهداري دام و مشكلات جدي در خصوص تامين خوراك دام ، ايجاد هرگونه ايستگاه [NAME] منوط به پيش بيني واقعي هزينه ها و نيوري انساني متخصص مي باشد. لذا در شرايط فعلي ايجاد ايستگاه [NAME] مقدور نمي باشد موضوع در جلسه كميسيون دائمي هيات امناي سازمان ترويج ، آموزش و تحقيقات كشاورزي در تاريخ 88/5/7 رد شد. مجددا [NAME] تهيه و به مركز جهت طرح در هيات امناي سازمان ترويج ، آموزش و تحقيقات كشاورزي ارسال و در دست پيگيري و اقدام [NAME] . | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
41 | [PHONE]/7/28 | 5 | 5- پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح [NAME] آب و خاك استان در لایحه بودجه سال 1388 كل كشور، پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. تبصره ـ مطالعه طرح [NAME] توسط استان انجام [NAME]. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | 450 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني سال 89 جهت تهيه طرح و انجام مطالعات تخصيص يافته و در دست اقدام مي باشد. بمحض تكميل مطالعات مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه طي [NAME]. | 450 | 450 | 300 |  |  |  | 100 | 10 |  |  |  | *
42 | [PHONE]/7/28 | 6 | 6- اختصاص مبلغ دوازده [NAME] (000ر000ر000ر12) ريال براي اجراي عمليات آب و خاك تعاونيهاي توليد [NAME] طي سالهاي 1387 و 1388. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | در سال 87 مبلغ 4 ميليارد ريال با تخصيص 85% از محل طرح اجراي عمليات آب و خاك تعاوني هاي توليد در نظر گرفته شده است.بلقيس 5 كيلومتر كانال و اسلام آباد 3 كيلومتر كانال در حال اجراست . اعتبار مصوب سال 88مبلغ 5010 ميليون ريال مصوب بوده [NAME] مورخ 88/10/3 وزارت جهاد مبلغ 15 ميليارد ريال از محل بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 88 منظور شده است. | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
43 | [PHONE]/7/28 | 7 | 7- مطالعه و اجراي طرح اصلاح و توسعه باغات زيتون (سهم دولت) در [NAME] (1000) هكتار طي سالهاي 1387 و 1388. تبصره ـ تسهيلات مورد نياز توسط استان تأمين [NAME]. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | جهت اصلاح و توسعه باغات زيتون در سال 87 براي 400 هكتار و در سال 88 براي مطالعه  600 هكتار مابقي تامين اعتبار شده است . | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
44 | [PHONE]/7/28 | 8 | 8- پیش بینی اعتبار مطالعه طرح گياهان دارويي و طبيعي استان در لایحه بودجه سال 1388 كل كشور، پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | طرح گياهان دارويي تدوين و جهت طي مراحل قانوني كميسيون ماده 32 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال شدولي طبق اعلام مقام عالي وزارت جهاد كشاورزي در كميسون مذكور مورد تصويب واقع نگرديد.طبق نامه شماره 020/29865 مورخ 87/8/28 درخواست [NAME] و شمول آن براي كل كشور گرديد كه موضوع در جلسه مورخ 87/11/16 مطرح و [NAME] شدن از دستور كار جلسه مقرر شد طرح توسط وزارت جهاد و با همكاري وزارت بهداشت تهيه و به هيات وزيران ارسال گردد. طرح مذكور تهيه و به هيات دولت ارسال كه در مرحله اول و با اصلاحاتي در حال پيگيري در سطح ملي مي باشد.* | . | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | *
45 | [PHONE]/7/28 | 9 | 9- تأمين اعتبار اجراي طرحهاي [NAME] در [NAME] (1000) هكتار از اراضي استان (سهم دولت) با مشاركت بخش غيردولتي طي سالهاي 1387 و 1388. در صورت تأمين اعتبار از ساير منابع، عمليات فوق تا سقف چهار هزار (4000) هكتار طي سالهاي 1387 و 1388 افزايش مي‏يابد. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | در سال 87 مجموعا مبلغ 61/71 ميليارد ريال سهم دولت طبق تفاهم نامه با بانك كشاورزي جهت پرداخت به [NAME] بانك واريز شده است . در سال 88 مبلغ 10 ميليارد ريال از محل كمكهاي فني و [NAME] [NAME] [NAME]  (جهت اجراي طرحهاي [NAME] در [NAME] هكتار  ) | 71710 | 71710 | 71710 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
46 | [PHONE]/7/28 | 10 | 10- اختصاص مبلغ بيست و دو ميليارد (000ر000ر000ر22) ريال براي تجهيز و نوسازي اراضي استان طي سالهاي 1387 و 1388، پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | طي سالهاي 87 و 88  بيش از 60 درصد از اعتبار مورد تعهد تامين گرديده [NAME] اعلام سازمان جهاد كشاورزي بدليل دارا بودن اعتبار اجرايي نياز به [NAME] 32 ندارد. | 17500 | 10822 | 10822 |  |  |  | 61.84 | 62 |  |  |  | *
47 | [PHONE]/7/28 | 11 | 11- تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای کشاورزی استان از محل اعتبار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | موضوع در دست پيگيري است.برآورد اعتبار مورد نياز براي 17 پروژه پيشنهادي (تمامي پروژه ها داراي طرح [NAME] مي باشند )به مبلغ كل 129700 ميليون ريال به معاونت برنامه ريزي و بودجه وزارت جهاد كشاورزي منعكس شده است.در سال 87 مبلغ 85 ميليارد ريال با 70 درصد [NAME] كه تعهدات در دست اقدام مي باشد. | 85000 | 59500 | 59500 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | *
48 | [PHONE]/7/28 | 12 | 12- تأمین یارانه تسهیلات برای اجرای طرح مهندسی فرآیند تولیدات کشاورزی با توسعه فعالیت شرکتهای خدمات فنی و مهندسی کشاورزی در سطح استان. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | طبق اعلام وزارت جهاد كشاورزي اصل تسهيلات مورد نياز در قالب اعطاي تسهيلات بانكي به طرح ايجاد شبكه ترويج مشاوره اي موضوع قرارداد عامليت شماره 86/5/105 مورخ 87/6/3 در استان قابل [NAME] . تا كنون 5 شركت ايجاد و 2 شركت در دست اقدام مي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
49 | [PHONE]/7/28 | 13 | 13- اختصاص مبلغ نود میلیارد (000ر000ر000ر90) ریال به منظور احیاء و مرمت قنوات با تعیین اولویت طرحها طی سالهای 1388 و 1389. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | با توجه به اينكه اعتبار مربوط به احياء و مرمت قنوات به صورت استاني درج گريده و تامين اعتبار از [NAME] امكانپذير نمي باشد ، درج اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال 88 از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور درخواست گرديده [NAME]. در سال 88 نيز اعتبار اين موضوع به صورت استاني در [NAME] [NAME]. | 90000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | *
50 | [PHONE]/7/28 | 14 | 14- اختصاص مبلغ ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال براي مطالعه و اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی اولویت دار کشاورزی و منابع طبیعی استان از محل ردیفهای متمرکز و منابع داخلی وزارت جهاد کشاورزی. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | [NAME] اعلام وزارت جهاد كشاورزي در سال 87 مبلغ 1/6 ميليارد ريال جهت اجراي مصوبه منظور شد. مبلغ 2/5 ميليارد ريال نيز در سال 88 پيش [NAME]. | 10000 | 4100 | 0 |  |  |  | 41 | 0 |  |  |  | *
51 | [PHONE]/7/28 | 15 | 15- اختصاص مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل منابع داخلي وزارت جهادكشاورزي براي احداث جاده هاي بين مزارع استان. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | مبلغ 5 ميليارد ريال از [NAME] براي احداث جاده هاي بين مزارع استان در سال 87 در نظر گرفته [NAME]. | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
52 | [PHONE]/7/28 | 16 | 16- اجراي توافق انجام شده با استان [NAME] كه به مهر "دفتر هيئت دولت" تأييد شده است و [NAME] [NAME] ماه يكبار به معاونت اجرايي رييس جمهور. - ايجاد رديف [NAME] براي طرح تهيه و توليد نهال ارس، مقرر شد پس از تهيه طرح [NAME] از جنگلهاي ايراني و [NAME] به پيش بيني هاي طرح نسبت به تهيه و توزيع نهال اقدام گردد. | وزارت جهاد كشاورزي |  |  | [NAME] | ايجاد رديف [NAME] از جنگلهاي ايراني و توراني در كميسيون ماده 32 مورد موافقت واقع نشدلذا تهيه و توليد نهال ارس امكان پذير نمي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
53 | [PHONE]/7/28 | 1 | وزارت دادگستري [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- اختصاص مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال  از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاك [NAME] براي اجراي طرح كاداستر ([NAME] ثبت اطلاعات املاك) در استان طي سال 1387. | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | در سال گذشته مبلغ 3060ميليون ريال از مجموع اعتبار موضوع مصوبه تخصيص يافته و از اين محل تهيه نقشه كاداستر با مقياس 1/500 با عنوان كاداستر شهري ،پلاك گذاري - بروز رساني - ايجاد شبكه LAN- جذب نيروي انساني مورد نياز - ثيت شركتها  انجام شده است.در سال 88 جمعا مبلغ 3255 ميليون ريال جهت اجراي مصوبه لحاظ  ابلاغ  گرديده كه در مقايسه با مبلغ مورد تعهد سازمان ثبت اسناد و املاك [NAME] بر 1315 ميليون ريال بيش از سقف پيش [NAME] براي اجراي تعهدات و سياستهاي دستگاه در استان احصا گرديده [NAME]. | 5000 | 6315 | 4374 |  |  |  | 126.3 | 100 |  |  |  |  | *
54 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2- مطالعه و احداث بازداشتگاه موقت بجنورد در سالهاي 1387 و 1388 توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور. | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | اقدامات انجام شده شامل :تهيه زمين - طراحي نقشه هاي فاز 2 ساختمان - انتخاب پيمانكار از طريق مناقصه و اتمام عمليات اجرايي ساختمان با 100 درصد پيشرفت فيزيكي - طراحي نقشه هاي [NAME] مي باشد.* طبق موافقتنامه جديد مورخ 88/8/25 اعتبار پروژه از 7140 ميليون ريال به 5140 ميليون ريال تقليل يافته است. | 5140 | 5140 | 5140 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
55 | [PHONE]/7/28 | 3 | 3- تكميل [NAME] در سال 1387 و احداث آن در سال 1388 توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور. | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | اعتبار مصوب سال 87 مبلغ يك ميلياردريال بوده كه تماما هزينه شده است. بررسي و انتخاب مجدد زمين ،انجام عمليات نقشه برداري و توپوگرافي و ارسال براي مشاور ، شروع عمليات ژئوتكنيك و تهيه نقشه هاي اجرايي صورت پذيرفته همچنين تكميل مستندات پرونده جهت ارسال به كميسيون مستندسازي توسط اداره كل منابع طبيعي استان جهت تغيير دستگاه بهره بردار انجام شده است.طبق موافقتنامه جديد مورخ 88/8/25 اعتبار پروژه از 7 ميلياردريال به 2 ميلياردو500 ميليون ريال تقليل يافته است. | 2500 | 1130 | 1130 |  |  |  | 45.2 | 15 |  |  |  | *
56 | [PHONE]/7/28 | 4 | 4- احداث ساختمانهاي دادگستري شيروان، جاجرم، آشخانه، بجنورد و راز پس از تأمين زمين توسط استان و طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | دادسراي  راز و جرگلان قبلا احداث گرديده [NAME] . [NAME] 32  براي احداث ساختمانهاي دادگستري شيروان، جاجرم، آشخانه، بجنورد صادر شده است.  اعتبار سه پروژه گرمه ، آشخانه و بجنورد در سال 89 تامين و عمليات اجرايي آغاز گرديده [NAME] . ساير پروژه ها نيز پس از تاييد در سنوات [NAME] [NAME].  لازم به توضيح [NAME] به اينكه گرمه از حوزه هاي  قضايي جديد استان بوده كه احداث ساختمان دادگستري و دادسراي شهرستان مذكور به دليل عدم وجود مكان مناسب در اولويت واقع و جايگزين دادسراي جاجرم گرديده است.موضوع تامين زمين مورد نياز در حال [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | *
57 | [PHONE]/7/28 | 5 | 5- تأمين يك دستگاه آمبولانس و يك دستگاه خودرو براي واحد سالن تشريح پزشكي قانوني بجنورد توسط استان. | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | *تامين مبلغ 600 ميايون  ريال از محل اعتبارات استاني سال 89 مصوب گرديده [NAME]. | 600 | 600 | 0 |  |  |  | 100 | 50 |  |  |  | *
58 | [PHONE]/7/28 | 6 | 6- [NAME] كل تعزيرات حكومتي [NAME] به نسبت هفتاد و پنج درصد (75% ) سازمان تعزيرات حكومتي و بيست و پنج درصد (25%) استان. | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | ساختماني به [NAME] متر [NAME] 1300 متر مربع زيربنا خريداري و در تاريخ 88/4/4 افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. | 1835 | 1835 | 1835 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
59 | [PHONE]/7/28 | 7 | 7- اختصاص مبلغ دوازده [NAME] (000ر000ر000ر12) ريال تسهيلات از محل بند (31) قانون بودجه سال 1387 كل كشور، براي [NAME] زندانيان معسر. | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | [NAME] اعلام معاونت هماهنگي و ارتباطات وزارت دادگستري  مبلغ 8830ميليون ريال از محل اعتبار بند 31 قانون بودجه سال 87 و مبلغ 6665 ميليون ريال از محل بند 45 قانون بودجه سال 88 جهت پرداخت تسهيلات به محكومين نيازمند مالي (در جرائم غير عمد ) استان اختصاص يافته است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
60 | [PHONE]/7/28 | 8 | 8- بررسي [NAME] بهكده رضوي [NAME] وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و حل [NAME] ظرف سه ماه و اعلام نتيجه به هيئت وزيران. | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | پيرو جلسات متعدد مسئولين وزارتهاي وزارت دادگستري و رفاه، كميته امداد ،سازمان جهاد و ثبت اسناد و املاك ، اوقاف وسازمان بهزيستي [NAME] بهكده مشخص شد . پس از بازديدمورخ 88/7/22 كارگروه اصلي از منطقه ، تصميماتي در زمينه تشكيل شركت سهامي زراعي با مشاركت دولت ، واگذاري زمينهاي موقوفه به صورت تبديل به احسن با تامين زمين معوض و تايين مديريت بهكده تا پايان سال 88 توسط دولت اتخاذ گرديد. [NAME] در [NAME] در بهكده توسط دانشگاه علوم پزشكي ،خدمات رساني به اهالي روستا توسط كليه دستگاههاي اجرايي مرتبط و تامين آب شرب بهكده توسط شركت آبفار تصميم گيري گرديد. همچنين مقرر شد ظرف يكماه جهت رفع مشكل بيمه 45 نفر از اهالي و همچنين 15 نفر از [NAME] الياف شيروان اقدام [NAME] تامين مبلغ 20 ميليارد ريال نيز بابت پرداخت معوقات كاركنان توسط وزارتين دادگستري و رفاه مورد پيگيري واقع گردد*در خصوص رسيدگي به 48 درخواست [NAME] كشت و [NAME]  پس از تشكيل [NAME] سخت و زيان آور استان مراتب به شعبه تامين اجتماعي بجنورد منعكس  و فرمهاي درخواست بازنشستگي به افراد ذيربط تحوبل و موضوع در دست اقدام مي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | *
 |  |  |  | وزارت دادگستري |  |  | [NAME]
61 | [PHONE]/7/28 | 9 | 9- خريد تعداد پانزده دستگاه (15) خودرو سواري (شش دستگاه براي اداره‏كل تعزيرات [NAME]، سه دستگاه براي سازمان ثبت اسناد و املاك استان و شش دستگاه براي دادگستري استان) و دو دستگاه خودرو كمك دار براي دادگستري استان از محل اعتبارات مربوط در سال 1387. | وزارت دادگستري |  |  | [NAME] | طبق اعلام دفتر بودجه و تخصيص اعتبار قوه قضائيه مصوبه اجرايي [NAME]. | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
62 | 128344 -1387/7/28 | 1 | [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ تكميل مطالعات فاز دوم محور بام- دوغايي و شروع عمليات اجرايي يك قطعه از [NAME] در سال 1387. | [NAME] |  |  | [NAME] | [NAME] و نيمرخ طولي مقدماتي قطعه اول محور بطول 25 كيلومتر تهيه و به تصويب رسيده است و مطالعات مرحله دوم نيز تكميل و عمليات اجرايي يك قطعه آغاز [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
63 | 128344 -1387/7/28 | 2 | 2ـ تكميل مطالعات فاز دوم جاده اصلی بجنورد- آزادشهر در سال 1387 و شروع عمليات اجرايي يك قطعه از آن (در [NAME] از محدوده جنگل گلستان) در سال 1388. | [NAME] |  |  | [NAME] | مطالعات فاز دوم جاده اصلي بجنورد - آزاد شهر تكميل و  عمليات احداث يك قطعه از محور مذكور بطول 50 كيلومتر به پيمانكار واگذار [NAME] . در سال 89 با اعتباري به مبلغ 390 ميليارد ريال جهت ايمنظور پيش [NAME]. | 39000 | 39000 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
64 | 128344 -1387/7/28 | 3 | 3ـ احداث كنارگذر شهرهاي فاروج و شيروان در سال 1389. | [NAME] |  |  | [NAME] | مطالعات كنار گذرشيروان  بطول 14 كيلو متر انجام شده و كنار گذر [NAME] 7 كيلو متر با 25% پيشرفت فيزيكي در دست اجرا ميباشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | *
65 | 128344 -1387/7/28 | 4 | 4ـ مطالعه مقدماتي بهسازي و تعريض محورهاي چمن بيد- گرمه، دوراهي پيش قلعه- راز و جرگلان و آشخانه- شهرآباد- كلاله در سال 1387 و پيش بيني اعتبار اجرايي آن در سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. | [NAME] |  |  | [NAME] | براي مطالعه و تعريض محورهاي چمن بيد-گرمه در سال 87 مبلغ 15 ميليارد ريال اعتبار ملي و5 ميليارد ريال اعتباراستاني و همچنين در سال 88 مبلغ 12 ميليارد ريال از محل جدول 12 پيوست بودجه تامين اعتبار شده كه پروژه با 75% پيشرفت در حال انجام است * عمليات اجرايي محور  آشخانه -شهر آباد - كلاله  [NAME] كيلومتر چندين سال [NAME] گرديده و 50 كيلومتر آن به اتمام رسيده است در سال 87 مبلغ 20 ميليارد ريال از محل اعتبارات قانون بودجه سال78 و مبلغ 5 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني تامين اعتبار شده و در سال 88 نيز 15 ميليارد اعتبار داشته كه در حال هزينه مي باشد0* محور دوراهي پيش قلعه - راز و جرگلان و آشخانه  مدت 2 سال است كه عمليات اجرايي آن آغاز شده و تا كنون 35% پيشرفت [NAME] در سال 88  مبلغ 10 ميليارد ريال جهت اينمنظور اختصاص يافته است. | 72000 | 72000 | 45000 |  |  |  | 100 | 50 |  |  |  | *
66 | 128344 -1387/7/28 | 5 | 5 ـ توسعه و بهسازي سطوح عوامل ميدان پروازي شامل باند و تاكسي‏وي و زهكشي، خريد يك دستگاه كفساز[NAME] يك دستگاه كمك ناوبري (DVOR.DME)، بهسازي برج و ترمينال موجود، خريد چهاردستگاه بازرسي (Gatway) محوطه، راه دسترسي، بلوار ورودي، جاده حفاظتي و تأسيسات زيربنايي، ساختمان ترمينال خارجي فرودگاه بجنورد به [NAME] (3000) مترمربع در سالهاي 1387 و 1388 (براساس قرارداد في مابين) به نحوي كه ظرف دو (2) سال مختصات فني فرودگاه به [NAME] فرودگاه مرز مجاز بين المللي ارتقاء يابد. | [NAME] |  |  | [NAME] | درخواست بين المللي شدن فرودگاه بجنورد ، حسب پي نوشت معاون اول محترم رييس جمهور در تاريخ 87/9/7 به كميسيون سياسي ، دفاعي و امور زيربنايي هيات دولت ارجاع شده است* خريد يك دستگاه كمك ناوبري انجام گرديده و در محل نصب گرديد .* در خصوص تو سعه و بهسازي سطوح عوامل پروازي و زهكشي ، مطالعات توسط مشاور به انجام رسيده و مستندات مربوطه براي بررسي اوليه به شركت فرودگاه هاي كشور ارائه و پس از بررسي مقرر شد بميزان 1200 متر به طول باند افزوده گردد كه مراتب در دست مطالعه مي باشد* بهسازي برج و ترمينال موجود 100% اجرا [NAME] 4 دستگاه بازرسي (Gatway) خريداري و نصب گرديده [NAME].* خريد يك دستگاه كفساز در [NAME].* محوطه، راه دسترسي، بلوار ورودي، جاده حفاظتي و تأسيسات زيربنايي مراحل مطالعه توسط شركت فرودگاههاي [NAME] به اتمام رسيده  و اجرا در تعهد استان مي باشد كه هنوز  محقق نگرديده *.دستگاه بسيار پيشرفته DVOR/DME در فرودگاه نصب و به بهره برداري رسيده [NAME]. * تا كنون خريد يك دستگاه [NAME] تحريم امكان پذير نشده است.*طبق بند (1) نامه شماره 73/2627/4 مورخ 89/5/17 مدير كل امور مرزي و مبارزه با قاچاق [NAME] در هفدهمين جلسه كارگروه مبادي [NAME] مورخ 89/5/19 [NAME] هوايي فرودگاه بجنورد به تائيد اعضا [NAME] نهايي مرز هوايي فرودگاه منوط به ابلاغ نهايي نظريه كميسيون سياسي - دفاعي هيئت دولت مي باشد كه موضع در دست پيگيري است. | 131400 | 22700 | 10000 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
67 | 128344 -1387/7/28 | 6 | 6 ـ خريد و نصب دو (2) دستگاه باسكول براي نيروي [NAME] [NAME] ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي استان) توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي. | [NAME] |  |  | [NAME] | تعهد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 2 دستگاه بوده كه تا كنون يك دستگاه باسكول ثابت محوركش در محل پليس راه چمن بيد (حوزه شهرستان مانه و [NAME] )در سال 87 ، 2 دستگاه در پليس راه هاي بجنورد و اسفراين در سال 88 انجام گرديده و  يك دستگاه باسكول در محل پليس راه شيروان خريداري و نصب شده است. | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
68 | 128344 -1387/7/28 | 7 | 7ـ اصلاح طرح هندسي ورودي دو راهي آشخانه با توجه به مطالعه انجام شده. | [NAME] |  |  | [NAME] | [NAME] طرح هندسي ورودي دو راهي آشخانه در بخش (ج) طرحهاي [NAME] (جدول 12) قانون بودجه سال 1389 كل كشور لحاظ گرديده و در  دست اقدام مي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | *
69 | 128332 -1387/7/28 | 1 | وزارت رفاه و تأمين اجتماعي [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- احداث ساختمان مديريت درمان سازمان تأمين [NAME] در سالهاي 1387 و 1388 در زمين [NAME] توسط شهرداري بجنورد (در قبال بدهي شهرداري به سازمان يادشده). | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | 4 هزار متر از زمين مورد نياز در قبال بدهي قبلي و 2 هزار متر ما بقي بر اساس قيمت كارشناسي روز توسط شهرداري بجنورد به سازمان تامين اجتماعي واگذار [NAME]. در حال حاضل موضوع [NAME] به پيمانكار ذيصلاح از طريق شركت خانه ساز ايران در سازمان تامين [NAME] در دست پيگيري است .ضمنا  نقشه هاي اجرايي پروژه تهيه و با تائيد رسيده است.لازم به [NAME] پروژه داراي اعتبار متمركز بوده كه از طريق سازمان مركزي تامين مي شود و تا اتمام پروژه مشكلي بلحاظ [NAME] وجود ندارد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | *
70 | 128332 -1387/7/28 | 2 | 2- تحت پوشش قراردادن يك هزار و [NAME] (1200) نفر خانوار [NAME] (600) نفر زنان بي‏سرپرست و ششصد(600) نفر معلولين جهت برخورداري حمايتي سازمان بهزيستي [NAME] در سال 1387. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | ثبت اطلاعات تعداد 1209 خانواده پشت نوبت حمايتي و توانبخشي در بانك اطلاعات مددجويان و تحت پوشش قراردادن آنان. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
71 | 128332 -1387/7/28 | 3 | 3- [NAME] سي تي اسكن در مركز درماني تأمين اجتماعي بجنورد در سال 1387. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | پروژه داراي اعتبار متمركز بوده كه از طريق سازمان مركزي تامين مي شود   ساختمان مورد نياز نيز به مساحت 120 متر [NAME] اعتبار 640 ميليون ريال  احداث ودستگاه سيتي [NAME] از [NAME] آلمان به مبلغ 7 ميليارد و 490 ميليون ريال خريداري شده و نصب شده است. | 8130 | 8130 | 8130 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
72 | 128332 -1387/7/28 | 4 | 4- اختصاص مبلغ هفتاد ميليارد (000ر000ر000ر70) ريال جهت اجراي [NAME] در [NAME] سال 1387: الف- اختصاص مبلغ 45 ميليارد ريال براي احداث 300 واحد مسكوني محرومين [NAME] (به نسبت 83% كميته امداد امام خميني (ره) و 17% سازمان بهزيستي) از محل اعتبارات وزارت رفاه و تامين اجتماعي مبلغ 19/8 ميليارد ريال، استان مبلغ 2/52 ميليارد ريال، كميته امداد امام خميني (ه ) مبلغ 7/47 ميليارد ريال، سازمان بهزيستي مبلغ 1/53 ميليارد ريال، نهاد رياست جمهوري مبلغ 4/68 ميليارد ريال، و تسهيلات قرض الحسنه مبلغ 9 ميليارد ريال. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | كل اعتبار مورد تعهد وزارت رفاه و سازمان بهزيستي تخصيص گرديده است. *249 واحد سهم كميته امداد  69 واحد تكميل و تحويل [NAME] و 158 واحد از حدود 80 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار مي باشند.و 51 واحد سهم بهزيستي (تمامي اين51واحدها بصورت درجا سازي بوده و نياز به تامين زمين نداشته و از 75 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار مي باشند ) * براي 51 واحد سهيه بهزيستي مبلغ 1.530 ميليون ريال و براي 249 واحد سهم كميته امداد مبلغ 7470 ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه ابلاغ گرديده و 22 واحد معرفي و تسهيلات دريافت [NAME].   *  مبلغ 2 ميليارد ريال در سال 89 از محل منابع استاني  براي پرداخت هزينه  صدور پروانه  ساخت و ساز واحد هاي مسكوني كه طبق آيين نامه اجرايي [NAME] در تعهد استان مي باشد تامين [NAME].   * علاوه بر آن  تامين مبلغ 2/5 ميليارد ريال اعتبار مورد تعهد از محل منابع استاني  سال 89 مصوب شده است. | 36000 | 23830 | 21330 |  |  |  | 66.19444444444444 | 80 |  |  |  | *
73 | 128332 -1387/7/28 | 4 | ب- اختصاص مبلغ 1/5 ميليارد ريال براي تأمين تجهيزات توانبخشي معلولين از محل اعتبارات وزارت رفاه و تامين اجتماعي مبلغ 1 ميليارد ريال، استان مبلغ 0/5ميليارد ريال. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | مبلغ يك ميليارد ريال سهم وزارت رفاه حواله گرديده و از آن مبلغ 500 ميليون ريال به شهرستانهاي تابعه استان به منظور خريد تجهيزات توانبخشي اختصاص يافته و مبلغ 500 ميليون ريال نيز جهت خريد تجهيزات توسط معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي استان انجام شده است.                                                                    * تامين مبلغ0/5 ميليارد ريال در سال 89 از محل منابع استاني مصوب شده است. | 1500 | 1500 | 1000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
74 | 128332 -1387/7/28 | 4 | پ- اختصاص مبلغ 8 ميليارد ريال براي احداث دو باب خانه مهر بازنشستگان كشوري و تأمين اجتماعي از محل اعتبارات وزارت رفاه و تامين اجتماعي(زمين توسط استان (شهرداري) تأمين مي شود) | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | طبق نامه شماره 14/84.م.ع مورخ 89/1/30 رييس محترم شوراي شهر بجنورد يك قطعه زمين از محل پارك سرداران شهيد واقع در انتهاي خيابان قيام جهت اجراي مصوبه به سازمان بازنشستگان كشوري واگذار [NAME] خصوص بازنشستگامن تامين اجتماعي هنوز تامين زمين [NAME]. | 8000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | *
75 | 128332 -1387/7/28 | 4 | ت- اختصاص مبلغ 12/5ميليارد ريال براي تأمين 2500 جهيزيه جهت افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)80% و سازمان بهزيستي 20% از محل اعتبارات وزارت رفاه و تامين اجتماعي مبلغ 6/25ميليارد ريال، كميته امداد امام خميني (ه ) مبلغ 2/5ميليارد ريال، سازمان بهزيستي مبلغ 1/25 ميليارد ريال، نهاد رياست جمهوري مبلغ 2/5ميليارد ريال. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | تا كنون مبلغ 6250 ميليون  ريال   سهم وزارت رفاه ، 1250 ميليون ريال تعهد سازمان بهزيستي و 2500  ميليون ريال تعهد كميته امداد تامين وحواله گرديده كه شناسايي مددجويان [NAME] انجام و خريد وسايل مورد نياز انجام شده است.در رابطه با تامين سهم نهاد رياست جمهوري مكاتبه اي  از ناحيه معاون پشتيباني و تحول اداري با كميته امدام امام خميني (ره) انجام گرديده ولي اعتبار  مربوطه هنوز به استان پرداخت [NAME]. | 12500 | 10000 | 10000 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | *
76 | 128332 -1387/7/28 | 4 | ث- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي اجراي فاز يك مجتمع فرهنگي و ورزشي كميته امداد امام خميني (ره) بجنورد از محل اعتبارات استان مبلغ 1 ميليارد ريال، كميته امداد امام خميني (ه ) مبلغ 2 ميليارد ريال، وزارت نفت مبلغ 2 ميليارد ريال. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | مبلغ 1 ميليارد ريال سهم كميته امداد [NAME] فاز يك در دست تهيه است. پيگيري جهت تحويل زمين در حال انجام مي باشد.** جهت جلوگيري از برگشت پول بدليل پايان سال مالي و جذب نشدن اعتبار ، طبق مجوز  شماره 518/12460 مورخ 89/2/11 معاونت مسكن و ساختمان كميته امداد ، رقم فوق در پروژه احداث خوابگاه باقر العلوم (بند 4-چ)هزينه شده است.         * تامين مبلغ 1 ميليارد ريال در سال 89 از محل منابع استاني مصوب شده است. | 5000 | 2000 | 1000 |  |  |  | 40 | 20 |  |  |  | *
77 | 128332 -1387/7/28 | 4 | ج- اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي گازكشي 1000 واحد مسكوني محرومين روستايي از محل اعتبارات وزارت رفاه و تامين اجتماعي مبلغ 1 ميليارد ريال، استان مبلغ 1 ميليارد ريال، وزارت نفت مبلغ 1 ميليارد ريال. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | اعتبار مورد تعهد  وزارت رفاه به مبلغ 1 ميليارد ريال از محل برنامه حمايت هاي اجتماعي تخصيص گرديده و تا كنون 415 واحد لوله كشي گاز انجام شده است. * تامين مبلغ 1 ميليارد ريال در سال 89 از محل منابع استاني مصوب شده است. | 3000 | 2000 | 1000 |  |  |  | 66.66666666666667 | 50 |  |  |  | *
78 | 128332 -1387/7/28 | 4 | چ- اختصاص مبلغ 4 ميليارد ريال براي تكميل خوابگاه شبانه روزي پسران امام علي (ع) كميته امداد امام خميني (ره) بجنورد از محل اعتبارات استان مبلغ 1 ميليارد ريال، كميته امداد امام خميني (ه ) مبلغ 1/5 ميليارد ريال، وزارت نفت مبلغ 1/5 ميليارد ريال. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | نقشه ها ي اجرايي سازه و تاسيسات مكانيكي و برقي تهيه و پروانه  ساختمان از شهرداري [NAME] گرديده [NAME] ميليارد ريال اعتبار توسط كميته امداد تخصيص و هزينه شده است.                               * تامين مبلغ 1 ميليارد ريال در سال 89 از محل منابع استاني مصوب شده است. | 4000 | 2000 | 0 |  |  |  | 50 | 30 |  |  |  | *
79 | 128332 -1387/7/28 | 5 | 5- بررسی نحوه بیمه کارگران زنبوردار و [NAME] به هیأت وزيران ظرف یک ماه. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | طبق اعلام سازمان تامين اجتماعي استان ، دستور العمل نحوه بیمه کارگران زنبوردار تهيه و جهت اجرا به سازمان مذكور ابلاغ گرديده است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
80 | 128332 -1387/7/28 | 6 | 6- اجراي توافق انجام شده با استان [NAME] كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است و [NAME] دو ماه يك بار به معاونت اجرايي رييس جمهور. - پيگيري و مطالعه جهت تأمين دستگاه MRI توسط معاونت درمان تأمين [NAME] مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط [NAME]. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  |  | [NAME] | [NAME] اعلام وزارت محترم رفاه و تامين اجتماعي در بررسي صورت گرفته توسط معاونت درمان تأمين اجتماعي، موضوع تأمين دستگاه MRI با سطح بندي خدمات درماني در استان تطابق ندارد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
81 | 128355 -1387/7/28 | 1 | وزارت صنايع و معادن [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ كارسازي مبلغ نه هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر9) ريال تسهيلات بانكي جهت حمايت از اجراي بيست و هفت (27) طرح [NAME] توسط بخش غيردولتي كه حداقل سه واحد آنها در شهرستان فاروج احداث [NAME]. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | برگزاري  10 جلسه كميسيون ويژه‌ آمايش تا كنون كه منجر به تصويب 74 عنوان طرح ايجادي اوليه ، جايگزين و [NAME] تسهيلات 8138 ميليارد ريال و اشتغال 8222 نفر در كميسيون استان گرديده [NAME] . *طرح هاي ايجادي ، جايگزين  و [NAME] و معدن :  1-معرفي (54) عنوان طرح ايجادي ، جايگزين و [NAME] گذاري 5735 ميليارد ريال و اشتغال 7108 نفر به  ستاد راهبردي 2- بررسي جهت انتخاب مجري و تكميل مدارك 21 طرح [NAME] تسهيلات 1622 ميليارد ريال و اشتغال 1826 نفر جهت معرفي به ستاد راهبردي آمايش وزارت-3- تائيد 52 عنوان طرح ايجادي اوليه ، جايگزين و [NAME] در ستاد راهبردي وزارت صنايع و معادن  و معرفي به بانك صنعت و معدن جهت اخذ تسهيلات به مبلغ  4914 ميليارد ريال و اشتغال 6708 نفر -4-تصويب 22 عنوان طرح ايجادي و [NAME] سرمايه گذاري ريالي 760 ميليارد ريال و ارزي 58169 هزار يورو در بانك هاي صنعت و معدن و ملي | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 73 |  |  |  | *
 |  |  |  | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | *طرح هاي سرمايه در گردش آمايش  صنعت و معدن :  اعطاي (53/6) ميليارد ريال تسهيلات سرمايه در گردش به 28واحد صنعتي استان. *اهم طرحهاي به بهره برداري رسيده از محل آمايش صنعت و [NAME]: 1- طرح توليد قطعات فولادي و [NAME] گذاري 45 مليارد ريال در شهر اسفراين-2- طرح توليد [NAME] گذاري 7 ميليارد ريال در فاروج -3- طرح توليد محصولات لبني با سرمايه گذاري 1/2 ميليارد ريال در شيروان -4-طرح توليد قطعات توربين و كمپرسور  با سرمايه گذاري 4 ميليارد ريال در بجنورد-5- طرح توليد گاز اكسيژن با سرمايه گذاري 7 ميليارد ريال در  شهرستان بجنورد -6- طرح نخ پنبه اي مسعود با سرمايه گذاري 99 ميليارد ريال در آشخانه -7-  طرح توليد گاز كربنيك و [NAME] سرمايه گذاري 17 ميليارد ريال در شهرستان بجنورد
82 | 128355 -1387/7/28 | 2 | 2ـ اختصاص مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال براي ايجاد آزمايشگاه تشخيص نوع جنس، آزمون خشكبار و مواد سوختي در گمرك استان در سالهاي 1387 و 1388. همچنین مبلغ دو میلیارد (000ر000ر000ر2) ریال از محل اعتبارات استاني بدین منظور اختصاص می یابد. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | *جانمايي آزمايشگاه در محل ساختمان گمرك استان [NAME]. *خريد كليه تجهيزات آزمايشگاه سوخت و خشكبار  انجام شده *خريد تجهيزات آزمايشگاه صنايع نفتي (روغن موتور و پايه) صورت پذيرفته است.* جهت اينمنظورمبلغ550 ميليون ريال از محل اعتبارات استان و مبلغ 1018 ميليون ريال توسط ستاد در سال87 و  88 تخصيص شده است.* | 4000 | 1568 | 1166 |  |  |  | 39.2 | 29 |  |  |  | *
83 | 128355 -1387/7/28 | 3 | 3ـ اختصاص مبلغ شش ميليارد (000ر000ر000ر6) ريال تسهيلات بانكي جهت ايجاد، توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي همكار توسط بخش غيردولتي طي سالهاي 1387 و 1388. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | * تشكيل كارگروه تخصصي در اداره كل استاندارد استان جهت برآورد  و پيش بيني هاي لازم * آگهي فراخوان  عمومي جهت جذب بخش خصوصي در روزنامه استاني. تسهيلات بانكي مورد نظر از محل وجوه اداره [NAME] استاندارد [NAME] طي سال 88 قابل تامين است كه در اين رابطه از كل اعتبارات [NAME] 4720 ميليون ريال در اختيار اداره كل استاندار استان قرارگرفته [NAME] .با توجه به درخواست تسهيلات از طرف شركت بازرسي مشاورين آفرين بعنوان يك شركت بازرسي بين المللي  ، مدارك مربوطه جهت تاييد به مديريت تخصصي ستاد منعكس شده است. همچنين يك شركت موفق به اخذ 353 ميليون ريال وام با يارانه 31 ميليون ريال شد و  همچنين 4 شركت ديگر به بانك تجارت استان معرفي شده اند. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | *
84 | 128355 -1387/7/28 | 4 | 4ـ اختصاص تسهيلات جهت ايجاد مركز تحقيقات آلومينيوم و سيمان توسط بخش غيردولتي. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | * تشكيل كارگروه تخصصي در اداره كل استاندارد استان جهت برآورد  و پيش بيني هاي لازم . *آگهي فراخوان  عمومي جهت جذب بخش خصوصي در روزنامه استاني. * شايان ذكر است با وجود اطلاع رساني مناسب، تا كنون بخش غير دولتي جهت ايجاد مركز مذكور ، اعلام [NAME] ننموده [NAME]. تسهيلات بانكي مورد نظر از محل وجوه اداره [NAME] استاندارد [NAME] قابل تامين است. *مكاتبه با واحدهاي توليدي استان جهت مشاركت صورت پذيرفته* شايان ذكر [NAME] اين بخش 10 ميليارد ريال براورد شده كه 6 ميليارد ريال براي مركز تحقيقات آلومنيوم و 4 ميليارد ريال براي سيمان [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
85 | 128355 -1387/7/28 | 5 | 5 ـ اكتشاف مقدماتی و تكميلي مصالح ساختماني سطح استان توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني [NAME]. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | مطالعات اوليه و نمونه برداري هاي مورد اشاره و شرح خدمات بطور [NAME] گرفته و [NAME] نظر تهيه گرديده  است.پيشرفت مطالعات ياد شده 100 درصد مي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
86 | 128355 -1387/7/28 | 6 | 6ـ تهيه نقشه هاي ژئوشيميايي با مقياس 1/100000در بجنورد و شيروان و در صورت تأييد در فاروج، سيدآباد، كاكلي و آشخانه طي سالهاي 1388 و 1389 توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني [NAME]. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | تهيه نقشه هاي ژئوشيميايي با مقياس 1/100000در شهرهاي بجنورد (85% پيشرفت )و شيروان(90% پيشرفت ) توسط پيمانكار مربوطه به پايان رسيده است . | 990 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88 |  |  |  | *
87 | 128355 -1387/7/28 | 7 | 7ـ اختصاص مبلغ يازده ميليارد (000ر000ر000ر11) ريال جهت ايجاد و تكميل زيربناهاي معادن در جاجرم و گرمه (برق‏رساني به طول سي كيلومتر) در سالهاي 1387 و 1388 (توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران). | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | احداث شبكه برق رساني به معادن مرمريت جاجرم و گرمه به طول 30 كيلومتر  با اعتبار 12000ميليون ريال  به اتمام رسيده [NAME].* با ياري خداوند متعال و همكاري دستگاه هاي ذيربط كار اجرايي پروژه به مراحل پاياني رسيده كه اين امر گام مهمي در راستاي اعتلاي بخش معدن و صنايع معدني وابسته در شهرستان تازه تاسيس گرمه خواهد بود. | 11000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 109.0909090909091 | 100 |  |  |  |  | *
88 | 128355 -1387/7/28 | 8 | 8 ـ مطالعه، طراحي و احداث تصفيه خانه شهركهاي [NAME] و [NAME] [NAME] مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي [NAME] در سالهاي 1387 و 1388 (چهل درصد (40%) از اعتبار مورد نیاز از [NAME] تأمين [NAME]). | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | مطالعات فاز 1 و 2 توسط مشاور انجام گرديده و ابنيه تصفيه خانه و پكيج تصفيه خانه احداث گرديده [NAME]. [NAME] مبلغ برآورد ي براي احداث پكيج موقت براي هر شهرك 4500 ميليون ريال است كه مبلغ نهايي براي احداث تصفيه خانه ها مورد نظر  30 ميليارد ريال برآورد مي گردد. | 4500 | 2800 | 2800 |  |  |  | 62.22222222222222 | 90 |  |  |  | *
89 | 128355 -1387/7/28 | 9 | 9ـ مطالعه، طراحي و در صورت توجيه اقتصادي، ايجاد مركز خدمات فناوري كسب و كار در سالهاي 1387 و 1388 توسط شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي [NAME] (رديف 40301019). | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | انجام مطالعات امكان سنجي ، مطالعات فاز (1) و مطالعات [NAME]) *انتخاب پيمانكار از طريق مناقصه * شروع عمليات اجرايي (اجراي فونداسيون و اسكلت فلزي و سقف )با 39% پيشرفت فيزيكي  *تا كنون مبلغ 2200 ميليون ريال هزينه [NAME] [NAME] موقت كسب و كار از طريق انعقاد قرارداد با سازمان فني و حرفه اي استان جهت استفاده از ساختمانهاي شهرك [NAME] . | 12500 | 2200 | 2200 |  |  |  | 17.6 | 40 |  |  |  | *
90 | 128355 -1387/7/28 | 10 | 10ـ ايجاد نواحي صنعتي جديد بام، ايور و درق و مطالعه، مكان يابي و امكان سنجي [NAME] در پيش قلعه و لوجلي و توسعه شهرك صنعتي شيروان در سالهاي 1387 و 1388. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | [NAME] مطالعات مكانيابي و  مطالعات فاز 1 و 2 نواحي بام و ايور  و درق 2-شروع عمليات اجرايي در ناحيه بام وايور و درق 3- انجام مطالعات امكان سنجي  و شروع مطالعات مكانيابي براي [NAME] پيش [NAME] لوجلي و توسعه شيروان  * برآورد اعتبار مورد نياز براي [NAME] مذكور و توسعه شهرك صنعتي شيروان 250 ميليارد ريال مي باشد.* شهرك [NAME] كامل اجرا و [NAME] مي باشد. | 150000 | 2290 | 2290 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | *
91 | 128355 -1387/7/28 | 11 | 11ـ اختصاص مبلغ هفده ميليارد (000ر000ر000ر17) ريال برای احداث راه معادن مرمر بجنورد به طول ده كيلومتر طي سالهاي 1387 و 1388. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | اجراي پروژه در برنامه هاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران قرار گرفته  ، دو مرحله بازديد از محل اجراي پروژه بعمل آمده و مطالعات مقدماتي به اتمام رسيده است كه بمحض تخصيص اعتبار مقدمات اجرا [NAME] شد.*پيگيري به منظور انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات تفصيلي و طراحي جهت اجرا توسط مجري طرح در [NAME]. | 17000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | *
92 | 128355 -1387/7/28 | 12 | 12ـ مطالعه و پهنه بندي مناطق از نظر زلزله و رانش توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني [NAME] طي سالهاي 1387 و 1388. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | [NAME] كورخود بخش اعظم استان را در بر مي گيرد . [NAME] به صورت اماني توسط شركت صحراكاو وابسته به  سازمان زمين شناسي منطقه شرق كشور در دست انجام است *شايان ذكر [NAME] 100 درصد پيشرفت [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
93 | 128355 -1387/7/28 | 13 | 13ـ تهيه نقشه زمين شناسي كاربردي با مقياس 1/25000 در شش ورقه براي هر شهرستان توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني [NAME] طي سالهاي 1387 و 1388. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | تهيه نقشه زمين شناسي كاربردي با مقياس 1/25000 در شش لايه اطلاعاتي در منطقه بجنورد (100% پيشرفت )، محدوده رباط قربيل ( بلاغي نو )(75% پيشرفت ) و محدوده رباط قربيل ( معادن كل بيني)(67% پيشرفت ) انجام گرديده [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81 |  |  |  | *
94 | 128355 -1387/7/28 | 14 | 14ـ اختصاص مبلغ دوازده میلیارد (000ر000ر000ر12) ریال جهت انجام پی جویی و اکتشاف مناطق معدنی استان (کانیهای فلزی و غیر فلزی). | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | اقدامات انجام شده شامل موارد ذيل مي باشد:1) پروژه هاي اكتشاف گلوكونيت 2) اكتشاف خاك صنعتي (شركت خاك خو)* با توجه به كارشناسي هاي انجام شده در حال حاضر پروژه اي تحت عنوان شناسايي منابع سازنده ي حاوي شيل و مارن بمنظور توليد آجر در [NAME] در دست اجرا مي باشد.پيشرفت فيزيكي مطالعات 70 درصد مي باشد. | 12000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 70 |  |  |  | *
95 | 128355 -1387/7/28 | 15 | 15ـ اختصاص سالانه هفتاد میلیارد (000ر000ر000ر70) ریال به مدت پنج سال جهت تأمین بخشی از هزینه های زیرساخت شهرکها و [NAME] استان از سال 1388 تا 1392. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | طبق اعلام معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي [NAME] ، جهت ايمنظور مبلغ 36 ميليارد ريال در بودجه سال 88 پيش بيني و به استان ابلاغ گرديده [NAME] . همچنين  بر اساس ابلاغ سال 89 مبلغ 53 ميليارد ريال به صورت الزامات استاني تعيين  و در موافقتنامه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي اضافه [NAME] و در حال حاضر در شهرك هاي صنعتي هزينه مي شود. | 350000 | 36000 | 34500 |  |  |  | 10.28571428571429 | 49 |  |  |  | *
96 | 128355 -1387/7/28 | 16 | 16ـ تسریع در تکمیل طرح تولید شمش آلومینیوم جاجرم. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | * برگزاري مناقصه هاي متعدد جهت اجراي پروژه.  * پيگيري تغيير زمان احداث پست 400 كيلو ولت برق منطقه  يوسف‌آباد  جاجرم براي [NAME] به [NAME] توسط وزارت صنايع و معادن از طريق وزارت  نيرو.  * تامين  بخشي از سرمايه گذاري توسط سازمان توسعه (210 ميليارد ريال)  براي اجرايي شدن هر چه سريعتر پروژه با پيشرفت فيزيكي 39درصد. * در حال حاضر تامين [NAME] مالي و بويژه تامين پايدار برق مصرفي و پست انتقال از چالش هاي اساسي طرح مي باشد.* شايان ذكر است موضوع مصوبه اجرايي شده و سرمايه گذاري توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و مجموعه [NAME] صورت [NAME]. | 210000 | 210000 | 210000 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | *
97 | 128381 -1387/7/28 | 1 | واحدهاي احداث شده بعد از ابلاغ اين تصويب نامه در شهركها و نواحي صنعتي و مجتمع‏هاي صنعتي و گردشگري مورد تأييد وزارت صنايع و معادن و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حسب مورد (پس از شروع بهره برداري) [NAME] از شعاع سي (30) [NAME] خراسان [NAME] به مدت ده (10) سال مشمول [NAME] موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن مي شوند. | وزارت صنايع و معادن |  |  | [NAME] | مراتب طي بخشنامه شماره 90667 مورخ 9/9/87 سازمان امور [NAME] به ادارات كل [NAME] [NAME]هماهنگي لازم در خصوص اجرايي شدن مصوبه بعمل [NAME] موردي در خصوص معرفي مهمانپذير نارين در جاجرم و مجتمع پذيرايي آقاي نادر عوض نيا در دركش به سازمان امورد اقتصاد و دارايي براي برخورداري از [NAME] توسط سازمان گردشگري اقدام [NAME] )* مكاتبه با واحدهاي جديد داراي پروانه بهره برداري بمنظور استفاده از تسهيلات ياد شده. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
98 | 128291 -1387/7/28 | 1 | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- تكميل و بهره برداري از دانشكده فني و [NAME] دانشگاه بجنورد در شش ماهه اول سال 1388. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | ساختمان به [NAME] متر مربع در سال 1387 به بهره برداري رسيده و باقيمانده بنا پس از انتخاب پيمانكار از طريق مناقصه از اول سال 88 آغاز شده و با 60 درصد پيشرفت فيزيكي در حال انجام است | 36873 | 36873 | 26830 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
99 | 128291 -1387/7/28 | 2 | 2- اختصاص مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال براي شروع احداث دانشكده هاي هنر و علوم انساني در سال 1388. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | پيمانكار پروژه هاي  دانشكده علوم انساني و دانشكده [NAME] از طريق مناقصه انتخاب و عمليات اجرايي با پيشرفت متوسط 40%در حال انجام است. | 21000 | 14500 | 8573 |  |  |  | 69.04761904761905 | 100 |  |  |  |  | *
100 | 128291 -1387/7/28 | 3 | 3- تكميل كتابخانه، سلف سرويس و پرديس دانشگاه در سال 1388. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | طراحي كتابخانه و [NAME] وپيمانكار ذيصلاح انتخاب گرديده  پروژه در حال اجرا مي باشد. | 30875 | 29130 | 8894 |  |  |  | 94.34817813765183 | 20 |  |  |  | *
101 | 128291 -1387/7/28 | 4 | 4- اختصاص مبلغ شش ميليارد (000ر000ر000ر6) ريال براي حصاركشي محوطه دانشگاه بجنورد. تبصره- مبلغ چهار ميليارد (000ر000ر000ر4) ريال نیز از محل اعتبارات استاني بدين منظور اختصاص مي يابد. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | [NAME] پيرامون انجام گرديده وآماده سازي براي اجراي حصاركشي محوطه در حال انجام و پيمانكار انتخاب [NAME]. * تامين كل اعتبار مورد تعهد استان به مبلغ 4 ميليارد ريال در سال 89 مصوب گرديده كه تا كنون 2500 ميليون ريال آن تخصيص شده  است. | 10000 | 8220 | 1289 |  |  |  | 82.2 | 15 |  |  |  | *
102 | 128291 -1387/7/28 | 5 | 5- اختصاص مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال براي كمك به تأمين تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي دانشگاه به ترتيب دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل منابع وزارت يادشده و يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل منابع استاني. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | اعتبار مورد تعهد وزارت علوم بطور [NAME] تخصيص [NAME]. * تامين كل اعتبار مورد تعهد استان به مبلغ 1 ميليارد ريال در سال 89 مصوب و تخصيص  گرديده [NAME]. | 3000 | 3000 | 2000 |  |  |  | 100 | 60 |  |  |  | *
103 | 128291 -1387/7/28 | 6 | [NAME] احداث خوابگاه دانشجويي دانشگاه بجنورد در سال 1387 به نحوي كه پروژه يادشده در سال 1388 پايان يابد. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | [NAME] (اسكلت و سفت كاري ) اتمام و مرحله دوم (نازك كاري و تاسيسات ) در حال اجراست. | 22170 | 20475 | 18537 |  |  |  | 92.35453315290934 | 70 |  |  |  | *
104 | 128291 -1387/7/28 | 7 | 7- اختصاص پنجاه (50) قطعه زمين صدو پنجاه (150) متري به قيمت منطقه اي مهرماه سال 1387 به اساتيد داراي دكتراي تخصصي و پزشكان متخصص به شرط تعهد خدمت پنجساله در [NAME] دانشگاه مربوط و تأييد استاندار. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | در خصوص معرفي اساتيد داراي دكتراي تخصصي و پزشكان متخصص به شرط تعهد خدمت پنجساله در استان پيگيري لازم بعمل [NAME] 39 نفر ازاساتيد [NAME] توسط دانشگاه هاي استان  تهيه و پس از بررسي لازم به سازمان مسكن معرفي گرديد.* جانمايي ، طراحي و مطالعات مورد نظر توسط سازمان مذكور صورت پذيرفته  و اقدامات بعدي در حال انجام است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | *
105 | 128291 -1387/7/28 | 8 | 8- پيگيري موضوع انتقال سند زمين صد و شصت و هشت (168) هكتاري اهدايي به دانشگاه بجنورد از طريق استان تا پايان سال 1387. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | مبلغ 1970ميليون ريال اعتبار از محل اعتبارات استان تامين و به دانشگاه ابلاغ گرديده است.مراحل صدور سند توسط ثبت اسناد در دست پيگيري است. | 1970 | 1970 | 1970 |  |  |  | 100 | 50 |  |  |  | *
106 | 128291 -1387/7/28 | 9 | 9- اختصاص مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر4) ريال براي خريد ساختمان دانشگاه [NAME] كاربردي واحد استان (به ترتيب مبلغ دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (000ر000ر250ر2) ريال از محل اعتبارات دانشگاه و مبلغ دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (000ر000ر250ر2) ريال از محل اعتبارات استاني در سال 1387). | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | [NAME] و افتتاح گرديده [NAME]. | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | *
107 | 128291 -1387/7/28 | 10 | 10- اختصاص مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال به دانشگاه پيام نور استان از محل اعتبارات دانشگاه پيام نور مركز در سال 1387. تبصره- مبلغ پانزده ميليارد (000ر000ر000ر15) ريال از محل اعتبارات نهاد رياست جمهوري براي ساخت [NAME] و سالن چند [NAME] و چند باب كلاس در دانشگاه پيام نور اختصاص مي يابد. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | موضوع تعهدات [NAME]  توسط معاون هماهنگي و پيگيري  حوزه معاون اجرايي رياست جمهوري از ناحيه معاون پشتيباني و تحول اداري مورد پيگيري قرار گرفته است.در [NAME] هايي از طريق وزارت علوم و [NAME] اجرايي نهاد رياست جمهوري صورت گرفته بنا به اعلام وزارت علوم علت [NAME] پرداخت اعتبار اتمام سال 87 و انتقال اعتيار به سال 88 و تبادل موافقتنامه جديد با نهاد رياست جمهور عنوان گرديده كه موضوع در دست پيگيري است.ضمنا دانشگاه پيام نور به تعهد اعتباري خود عمل نموده است. | 35000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 57.14285714285715 | 60 |  |  |  | *
108 | 128291 -1387/7/28 | 11 | 11 – اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريال براي كمك به صندوق قرض الحسنه [NAME] (در صورت تأسيس آن) از محل اعتبارات نهادرياست جمهوري. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | موضوع تعهدات [NAME]  توسط معاون هماهنگي و پيگيري  حوزه معاون اجرايي رياست جمهوري از ناحيه معاون پشتيباني و تحول اداري مورد پيگيري واقع و از محل مقتضي تامين [NAME]. | 2500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
109 | 128291 -1387/7/28 | 12 | 12- تأمين [NAME] (3) دستگاه اتوبوس براي اياب و ذهاب دانشجويان استان از محل اعتبارات نهادرياست جمهوري. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | در اين راستا پيگيري هايي از طريق وزارت علوم و [NAME] اجرايي نهاد رياست جمهوري صورت گرفته بنا به اعلام وزارت علوم علت [NAME] پرداخت اعتبار اتمام سال 87 و انتقال اعتيار به سال 88 و تبادل موافقتنامه جديد با نهاد رياست جمهور عنوان گرديده كه موضوع در دست پيگيري است. | 3000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
110 | 128291 -1387/7/28 | 13 | 13- صدور [NAME] آموزشكده فني [NAME] به وزارت صنايع و معادن توسط شوراي گسترش آموزش [NAME] به تأمين [NAME] علمي توسط وزارت صنايع و معادن به نحوي كه پذيرش دانشجو در بهمن سال 1387 انجام شود. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | پس از شكل گيري [NAME] در استان ، موافقت وزير محترم صنايع مبني بر اختصاص مركز [NAME] به شركت مجتمع فولاد شهرستان اسفراين جهت اجراي مصوبه اخذ گرديد. از آنجايي كه تحقق اين امر منوط به صدور مجوز كتبي از سوي سازمان نوسازي و گسترش صنايع ايران مي باشد موضوع از طريق سازمان مذكور مورد پيگيري قرار گرفت  كه  پيرو بازديد مرداد ماه سال 88 [NAME] و پژوهشي وزارت صنايع ، مركز مورد [NAME] براي تحقق مصوبه دانسته شد .لذا موضوع از طريق معاونت محترم حقوقي و امور مجلس وزارت صنايع و معادن مجددا مورد پيگيري قرار گرفت كه نهايتا طبق نامه شماره 60/156666مورخ 88/8/23 مشاور وزير و مدير كل حوزه وزارتي ، مقام عالي وزارت صنايع و معادن [NAME] ساختمان آموزشي مجتمع [NAME] تاسيس آموزشكده [NAME] سازمان گسترش صادر نمودند كه سازمان مذكور بر اساس مكاتبه با وزارت اقتصاد و دارايي واگذاري ساختمان مورد بحث را منوط به موافقت هيئت دولت اعلام [NAME] بازديد فروردين ماه سال 89 وزير محترم اقتصاد و دارايي از مركز ،مجوز واگذاري ساختمان آموزشي مجتمع مورد بحث به دانشكده فني صادر گرديد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
111 | 128291 -1387/7/28 | 14 | 14ـ اجراي توافقات انجام شده با استان [NAME] كه به مهر "دفتر هيئت دولت " تأييد شده است و [NAME] [NAME] ماه يكبار به معاونت اجرايي رييس جمهور. - احداث راه دسترسي به دانشگاه بجنورد از طريق استان. | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  |  | [NAME] | موضوع توافق محقق گرديده است.در [NAME] مبلغ 2 ميليارد ريال در سال 78 از محل اعتبارات استاني تخصيص يافته است. * راه دسترسي با عرض 10 متر انجام گرديده و براي توسعه آن به راه 32 متري و اجراي پل  ، تامين مبلغ 1 ميليارد ريال ديگر از محل اعتبارات استاني در سال 89 مصوب گرديده [NAME]. | 3000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 66.66666666666667 | 100 |  |  |  |  | *
112 | 128175 -1387/7/28 | 1 | وزارت فرهنگ و [NAME] [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ اختصاص مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال براي احداث ساختمان دانشكده علوم قرآني به ترتيب مبلغ پانزده ميليارد (000ر000ر000ر15) ريال از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امورخيريه و پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل منابع استان طي سالهاي 1387، 1388 و 1389. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | [NAME] عقد قرار داد شده و مبلغ 1910ميليون ريال از منابع استاني جهت خريد مصالح وانجام مطالعات پروژه پرداخت گرديده [NAME]. * تامين ما بقي تعهد اعتباراي استان به مبلغ3090 ميليون ريال از محل اعتبارات فرهنگي در سال در سال 89  مصوب شده است. | 20000 | 5000 | 1910 |  |  |  | 25 | 5 |  |  |  | *
113 | 128175 -1387/7/28 | 2 | 2ـ اختصاص مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال براي مرمت و تعمير مساجد و اماكن مذهبي در سال 1387 از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خيريه. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ 5436 ميليون ريال اعتبار براي براي مرمت و تعمير مساجد و اماكن مذهبي تامين گرديده [NAME] . | 5000 | 5436 | 5436 |  |  |  | 108.72 | 100 |  |  |  |  | *
114 | 128175 -1387/7/28 | 3 | 3ـ مطالعه و احداث پرديس سينمايي و [NAME] هنرهاي معاصر بجنورد در سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | پروژه احداث پرديس سينمايي با شماره طبقه بندي 30214078 و پروژه موزه هنرهاي معاصر بجنورد تا پايان مطالعات با شماره طبقه بندي 30214053 در كميسيون ماده 32 سال 87 به تصويب رسيده اند.مشاور پروژه موزه جهت تهيه طرح انتخاب شده و زمين مورد نياز تامين گرديده است.بنا بر اعلام معاونت اداري مالي و امور استانهاي وزارت مذكور طرح توجيهي اجرا ي موزه جهت بررسي به كميسيون ماده 32 سال 89 ارسال گرديده كه در صورت تصويب ساير مراحل قابل پيگيري است.* لازم به توضيح است كه برابر قوانين موضوعه25% از اعتبار مورد نياز براي احداث پرديس سينمايي از محل كمك فني و اعتباري دولت ، 50% از طريق تسهيلات و 25% مشاركت بخش خصوصي مي بايست تامين گردد و تا كنون سرمايه گذار بخش خصوصي د راين زمينه اعلام [NAME] ننموده [NAME]. | 74000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | *
115 | 128175 -1387/7/28 | 4 | 4ـ پيش بيني اعتبار تكميل [NAME] و هنري ويژه [NAME] هاي فرهنگي و هنري (تئاتر رضوي) در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور. مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل اعتبارات استاني [NAME] عمليات اجرايي تالار يادشده در سال 1387 اختصاص مي يابد. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | موضوع تامين  اعتبار مورد نياز  از طريق استان و وزارت فرهنگ و ارشاد [NAME] در [NAME] هنوز محقق نشده است.     * تامين مبلغ 5 ميليارد ريال اعتبار مورد تعهد استان از محل اعتبارات فرهنگي در سال 89 مصوب گرديده [NAME]. . | 33000 | 5000 | 0 |  |  |  | 15.15151515151515 | 0 |  |  |  | *
116 | 128175 -1387/7/28 | 5 | 5 ـ اختصاص مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال براي كمك به فعاليتهاي فرهنگي و هنري از محل رديف مربوط در بودجه در سال 1387. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ 2 ميليارد ريال اعتبار براي كمك به فعاليتهاي فرهنگي و هنري تامين [NAME]. | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
117 | 128175 -1387/7/28 | 6 | 6 ـ احداث و تجهيز پانزده (15) كتابخانه در سطح استان از محل منابع وزارت فرهنگ و [NAME] و استان به نسبت مساوي در سالهاي 1387و 1388. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | بررسي لازم  در زمينه مكانيابي و تعيين توزيع شهرستاني پروژه ها در انجام شده  است. [NAME] به اينكه علي رغم [NAME] در زمينه منبع تامين اعتبار (به نسبت مساوي توسط استان و وزارتخانه )، وزارت محترم [NAME] در [NAME] متقبل تجهيز كتابخانه ها پس از احداث [NAME] گرديده لذا جهت تنوير موضوع پيگيري هايي از حوزه معاون محترم اجرايي رييس جمهور  انجام گرديده است* در گزارش اخير وزارت محترم فرهنگ مجددا تاكيد گرديده در صورت احداث كتابخانه ها توسط استان ، اعتبار تجهيز تامين [NAME]. | 3750 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
118 | 128175 -1387/7/28 | 7 | 7ـ اختصاص مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال از محل اعتبارات متمركز مربوط در قانون بودجه سال 1387 كل كشور براي [NAME] و حوزه هاي علميه و مصلي ها، به استانداري تا با نظر نماينده ولي فقيه در [NAME]. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | 400 ميليون از منابع ملي و 600 ميليون از منابع استاني در سال 88 تامين گرديده [NAME]. | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
119 | 128175 -1387/7/28 | 8 | 8 ـ اختصاص مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از اعتبارات نهاد رياست جمهوري براي برگزاري جشنواره سراسري تئاتر رضوي در بجنورد. | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  |  | [NAME] | موضوع تعهدات [NAME]  توسط معاون هماهنگي و پيگيري  حوزه معاون اجرايي رياست جمهوري از ناحيه معاون پشتيباني و تحول اداري مورد پيگيري قرار گرفته است.ولي هنوز اعتبار ي به استان اختصاص [NAME]. | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
120 | 128357 -1387/7/28 | 1 | وزارت كار و اموراجتماعي [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي برادران راز و جرگلان و مراكز خواهران بجنورد و اسفراين. تبصره - ساختمان مراكز يادشده از محل اعتبارات استاني احداث مي گردد. | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | اعتبار مورد تعهد استان هنوز تامين [NAME]* زمين مركز خواهران بجنورد تهيه شده و زمين مابقي مراكز در دست تهيه مي باشد. | 18000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
121 | 128357 -1387/7/28 | 2 | 2 - تجهيز مركز تخصصي آموزش هتل داري و گردشگري استان كه محل آن از طريق استان احداث مي گردد. | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | باعتبار مورد تعهد استان هنوز تامين نشده است.زمين در دست تهيه مي باشد. | 18500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
122 | 128357 -1387/7/28 | 3 | 3 - پيش بيني اعتبار تكميل استخر شناي مجموعه ورزشي كارگران بجنورد با مشاركت استان به نسبت مساوي در سال 1388. تبصره- اعتبار شروع به احداث استخر مذكور در سال 1387 از محل اعتبارات استاني تأمين مي گردد. | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | مبلغ 5 ميليارد ريال از منابع ملي و 2930 ميليون ريال اعتبار از منابع استاني به [NAME] يافته است. * تامين ما بقي اعتبار مورد تعهد استان به مبلغ 2070 ميليون ريال  در سال 89 مصوب گرديده كه 1500 ميليون ريال آن تخصيص شده است. | 10000 | 9430 | 9430 |  |  |  | 94.3 | 46 |  |  |  | *
123 | 128357 -1387/7/28 | 4 | 4- تأمين و پيش بيني اعتبار احداث سالن ورزشي كارگران شهرستان فاروج با مشاركت استان به نسبت مساوي در سالهاي 1387 و 1388. | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | پيگيري تامين زمين مجموعه ورزشي كارگران فاروج در حال انجام است . بمحض تامين زمين اعتبار مورد نياز [NAME] توسط وزارتخانه [NAME]. | 24000 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
124 | 128357 -1387/7/28 | 5 | [NAME] در [NAME] طرحهای خود اشتغالی کمیته امداد [NAME] (ره) به مبلغ ده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال موضوع [NAME] کمیسیون تبصره (4‏) [NAME] (3) بسته سیاستی و نظارتی بانکها در سال 1387. | وزارت كار و امور اجتماعي |  |  | [NAME] | سهم استان به ميزان 300 ميليارد ريال تعيين  و ابلاغ گرديده  كه تا كنون د رحد 200 ميليارد ريال پرونده به بانك معرفي و 90 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
125 | 128395 -1387/7/28 | 1 | [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال براي انجام فعاليتهاي [NAME] سال 1387. - كمك جهت خريد ماشين آلات عمراني و خدماتي به شهرداريها و دهياريهاي استان - كمك بلاعوض به شهرداريهاي استان - - كمك به احداث و تجهيز ايستگاههاي آتش نشاني - كمك بلاعوض به دهياريهاي استان - كمك به [NAME] و تره بار در شيروان و اسفراين - كمك به تكميل ترمينال مسافربري بجنورد | [NAME] |  |  | [NAME] | تا كنون از محل اعتبارات دوازده در هزار گمركي (برنامه كالبدي شهري و روستايي ) * مبلغ 2 ميليارد ريال جهت ايجاد  ميدان ميوه و تره بار در شيروان و [NAME] نسبت مساوي به حساب شهرداريهاي مذكور واريز گرديد.*  مبلغ 5 ميليارد ريال جهت توزيع مابين دهياريهاي به به حساب دهياري استان واريزگرديده [NAME].* مبلغ 7 ميليارد ريال كمك بلاعوض به حساب 11 شهرداري تابعه استان(شيروان، حصار گرمخوان ،سنخواست ، قاضي ، صفي آباد ،شوقان ، راز ، ايور ، درق ، لوجلي و پيش قلعه ) [NAME]* مبلغ 5 ميليارد ريال براي احداث و [NAME] هاي آتش نشاني * مبلغ 10 ميليارد ريال وام جهت طرحهاي [NAME] استان و مبلغ يك ميليارد ريال بعنوان كمك به تكميل ترمينال مسافربري بجنورد پرداخت [NAME] .* همچنين مبلغ 17 ميليارد  ريال به شهرداريها و  دهياريهاي [NAME] تجهيزبه ماشين آلات عمراني و خدماتي از محل تجميع عوارض  تخصيص يافته است. | 40000 | 37000 | 37000 |  |  |  | 94 | 94 |  |  |  | *
126 | 128395 -1387/7/28 | 2 | 2ـ اختصاص سي (30) دستگاه اتوبوس، سي (30) دستگاه ميني بوس، يكهزار و پنجاه (1050) دستگاه تاكسي براي جايگزيني مسافربر شخصي و نوسازي ناوگان تاكسيراني و تاكسي افزايشي در سطح استان. | [NAME] |  |  | [NAME] | از مجموع 1050 دستگاه تاكسي موضوع [NAME]تعداد 635 دستگاه مسافربر شخصي و 415 دستگاه تاكسي افزايشي ،پيش بيني گرديده كه با اعلام مراتب به  اتحاديه تاكسي راني [NAME] موضوع در دست پيگيري است.*با توجه به اينكه هزينه خريد 18 دستگاه اتوبوس توسط شهرداري بجنورد سهوا به حساب شركت توليد كننده پرداخت شده كه  موضوع [NAME]  سازمان شهرداريهاي [NAME] قابل حل مي باشد.- تسريع در انجام روال قانوني تحويل تاكسي هاي موضوع مصوبه از [NAME] تاكسي راني [NAME] مورد انتظار مي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | *
127 | 128395 -1387/7/28 | 3 | 3ـ اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال براي بهبود عبور و [NAME] از محل اعتبارات حمل و نقل و مديريت سوخت. | [NAME] |  |  | [NAME] | مبلغ 50 ميليارد ريال تامين و با توجه به محدوديت جمعيتي شهرهاي استان مابين شهرداريهاي بجنورد(30ميليارد ريال) ، شيروان (12ميلياردريال )و [NAME] (8 ميليارد ريال ) در بودجه مصوب شهرداري هاي مذكور ديده شنده ولي با توجه به بررسي انجام شده تنها 10 % اين اعتبار تخصيص يافته است . | 50000 | 5200 | 5200 |  |  |  | 10.4 | 10 |  |  |  | *
128 | 128395 -1387/7/28 | 4 | 4ـ اختصاص مبلغ يكصد و [NAME] (000ر000ر000ر150) ريال براي انجام فعاليتهاي [NAME] سال 1387 از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح [NAME] . - اصلاح شبكه آب شهری و روستایی خسارت ديده از سيل - احداث و تجهيز ساختمان مديريت بحران استان - بازسازي ابنيه و پل هاي خسارت ديده ناشي از حوادث - بازسازي و مرمت قنوات و كانال هاي آبياري كشاورزي خسارت ديده از حوادث - ساماندهي رودخانه ها و [NAME] كانال جمع آوري آب هاي سطحي - احداث و بازسازی راههای عشایری خسارت دیده - تكميل سوله هاي چند منظوره - اجرای عملیات آبخیزداری، بندخاکی رسالت - تكميل و تجهيز ايستگاههاي هواشناسي سطح استان - احداث انبار امدادي در سطح استان - تجهيز اطفاء حريق يگان حفاظت [NAME] مرزي سومبار - انجام مطالعات بستر و حريم رودخانه ها و مسيلهاي [NAME] تبصره - اصلاح جداول [NAME] نامه با پيشنهاد استاندار و تأييد وزير [NAME] مجاز [NAME]. | [NAME] |  |  | [NAME] | اعتبار مربوطه به استان اختصاص و صد درصد [NAME]. | 150000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
129 | 142458 -1387/8/15 | 1 | وزارت مسكن و شهرسازي [NAME] برنامه‏ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ تأمين و پيش بيني مبلغ پانزده ميليارد (000ر000ر000ر15) ريال جهت كمك به مسكن مهر طي سالهاي 1387 و 1388. | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | [NAME] مخصوص يارانه هاي مسكن مي باشد كه  تاييد نهايي محورهاي مشخص شده صورت پذيرفته و در حال پرداخت مي باشد. | 23094 | 23094 | 19950 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
130 | 142458 -1387/8/15 | 2 | 2ـ تأمين اعتبار لازم برای تهيه عكس و [NAME] هاي با مقياس 1/25000و 1/10000 كل شهرهاي استان. تبصره ـ اجراي طرح توسط سازمان نقشه برداري [NAME] انجام [NAME]. | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | طي پيگيري انجام شده اعلام [NAME] در خصوص ارسال نقشه و عكس هوايي با مقياس 1:50000 از سوي معاونت شهرسازي وزارت مسكن گرديد ولي بدليل عدم متابقت مقياس نقشه هاي مذكور با نياز سازمان پيگيري لازم در زمينه تهيه عكس و نقشه موضوع [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  | *
131 | 142458 -1387/8/15 | 3 | 3ـ ايجاد رديف اجرايي جهت تأمين اعتبار مورد نياز [NAME] زمين [NAME] خدماتي اركان (بجنورد). | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | با توجه به اينكه زمين ياد شده متعلق به سازمان مسكن و شهرسازي مي باشد كليه عمليات آماده سازي به سازمان [NAME] . طرح تفضيلي و برآورد اعتبار مورد نياز به شوراي برنامه ريزي [NAME] و موضوع نامين اعتبار در دست پيگيري است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
132 | 142458 -1387/8/15 | 4 | 4ـ احداث دويست (200) [NAME] روستایی در روستای جمی علاوه بر واحدهاي مسکونی در حال ساخت. | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | طرح احداث مسكن در روستاي جمي در دو فاز به مورد اجرا گذاشته [NAME] كه  فاز دوم كه مربوط به سفر مي باشد تا كنون تملك 13 هكتارزمين  و نقشه برداري و تهيه طرح تفكيكي186قطعه  انجام كه 112 قطعه واگذار [NAME]. مبلغ 1250 ميليون ريال اعتبار جهت اجراي 8500 متر مربع آماده سازي اراضي شامل تسطيح ، شن ريزي و واگذاري براي استفاده متقاضيان از تسهيلات بانكي طرح ويژه هزينه شده است.(درتاريخ 88/10/12 مبادله موافقتنامه گرديده است )*معرفي 101 نفر به بانكهاي [NAME] انعقاد 86 فقره قرارداد و براي 23 فقره آزاد سازي قسط اول 7 قسط دوم و3 پايانكار انجام [NAME]. | 1250 | 1250 | 1250 |  |  |  | 100 | 30 |  |  |  | *
133 | 142458 -1387/8/15 | 5 | 5 ـ اختصاص مبلغ دو میلیارد (000ر000ر000ر2) ریال از محل اعتبارات نهادرياست جمهوري و وزارت مسكن و شهرسازي به نسبت مساوي و [NAME] طریق استان جهت انجام مطالعات [NAME] لرزه ای در شهرهای استان. | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | موضوع تعهدات [NAME]  توسط معاون هماهنگي و پيگيري  حوزه معاون اجرايي رياست جمهوري از ناحيه معاون پشتيباني و تحول اداري مورد پيگيري قرار گرفته است.بعلت عدم تخصيص در سال 87 موضوع تامين اعتبار به سال 88 موكول گرديده است.با توجه به بند 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مبلغ 400 ميليون ريال از منابع استاني ابلاغ گرديده است.موضوع عقد قرارداد با مركز تحقيقات ساخنمان و مسكن [NAME] در [NAME]. * تامين مبلغ 200 ميليون ريال نيز در سال 89 از محل منابع استاني مصوب شده است. | 2600 | 600 | 0 |  |  |  | 23.07692307692308 |  |  |  |  | *
134 | 142458 -1387/8/15 | 6 | 6 ـ ساماندهی [NAME] در شهرستانهای بجنورد و شیروان پس از تهیه طرح و تأیید كمیسیون ماده (5) (از طریق واگذاری زمین به میزان بيست (20) هکتار در شهرک گلستان شهرستان بجنورد و برای شهرستان شیروان متناسب با میزان مورد نیاز به عنوان تنخواه). | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | موضوع از توسط شهرداري بجنورد و سازمان مسكن و شهرسازي  در دست پيگيري است.(جانمايي 20 هكتار از اراضي شهرك مذكور  انجام و پس از ارائه طرح توسط شهرداري و [NAME] تاييديه كميسيون ماده 5 زمين به شهرداري بجنوردواگذار خواهد شد.)با توجه به مفاد نامه شماره 24158 مورخ 88/11/8 سازمان ملي زمين و مسكن واگذاري زمين به شهرداري فقط با قيمت كارشناسي روز امكان پذير است لذا جهت تعيين تكليف موضوع ، پيگيري از ناحيه وزارت مسكن در دست انجام مي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | *
135 | 142458 -1387/8/15 | 7 | 7ـ تقويت رديف [NAME] (10224002) مجتمع ادارات كل استان (مشتمل بر احداث و تأمين خدمات زيربنايي) به نحوي كه مبلغ سيصد و سي میلیارد (000ر000ر000ر330) ریال طي سه سال به نسبت مساوي بدين منظور از [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردی رييس جمهور اختصاص يابد. | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | در جلسه اخير مقام عالي وزارت مسكن با حضور استاندار محترم قول هاي مساعدي در [NAME] كه موارد از طريق وزارتخانه و سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي پيگيري گرديدو مقرر است مبلغ 3/2 ميليارد ريال در رديف بودجه 89 پيش بيني شود./ | 330000 | 3200 | 0 |  |  |  | 0.9696969696969697 | 0 |  |  |  | *
136 | 142458 -1387/8/15 | 8 | 8 ـ تقویت اعتبار ردیف طرحهای هادی روستایی کشور در سال 1388. | وزارت مسكن و شهرسازي |  |  | [NAME] | موضوع مصوبه انجام و در تاريخ 88/10/13مبادله موافقتنامه گرديده [NAME] . با ابلاغ اعتبار از منابع استاني 100درصد كار انجام شده است. | 26750 | 16950 | 16950 |  |  |  | 63.36448598130841 | 100 |  |  |  |  | *
137 | 128313 -1387/7/28 | 1 | وزارت نفت [NAME] همكاري استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- احداث خط لوله انتقال نفت از سبزوار به اسفراين. | وزارت نفت |  |  | [NAME] | نظر به اينكه وزير محترم نفت طي نامه شماره 344793 -12/3 مورخ 87/11/30اجراي پروژه هاي « توسعه انبار نفت اسفراين » و «اتصال انبار مذكور به خط لوله انتقال » را بدليل وجود انبارهاي متصل به خط لوله شهرستانهاي [NAME] فاقد توجيه كافي دانسته،  موضوع جهت بررسي دقيق كارشناسي در دستور كار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  قرار گرفت. [NAME] نهايي شماره 98213-88/1 د پ پ مورخ 88/7/28 معاون محترم وزير نفت و مديرعامل [NAME] پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به مقام عالي وزارت نفت (تصوير پيوست) با توجه به جمعبندي ذيل حذف بندهاي يك و دو تصويب نامه مذكور و اصلاح آن مورد درخواست واقع گرديده [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
138 | 128313 -1387/7/28 | 2 | 2- [NAME] نفت اسفراين و افزايش ظرفيت ذخيره سازي انبار پس از اجراي خط لوله نفت از سبزوار به اسفراين. | وزارت نفت |  |  | [NAME] | با عنايت به هزينه هنگفت سرمايه گذاري براي احداث خط لوله و تجهيز و [NAME] انبار اسفراين ( صرف نظر از هزينه هاي پرسنلي ، تعميرات و نگهداشت تاسيسات و انبار اسفراين و خط لوله ) جمعا به مبلغ 539 ميليارد ريال در [NAME] ناچيز 1/1 ميليارد ريالي آنهم در صورت تحقق مفروضاتي نظير احداث و بهره برداري از خط اوله نائين – كاشان – ري و بندرعباس – رفسنجان – تربت حيدريه و افزايش توليد پالايشگاه بندر عباس و بهره برداري از توليدات پالايشگاه ستاره خليج فارس ،زمان برگشت [NAME] گذاري ، رقم نامعقول 490 سال خواهد بود كه اين مبين عدم وجاهت اقتصادي و [NAME] موضوع مي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
139 | 128313 -1387/7/28 | 3 | 3- شروع گازرساني به شهرهاي راز، صفي آباد و لوجلي در سالهاي 1388 و 1389 (براساس سقف مصرف سال 1386). | وزارت نفت |  |  | [NAME] | طراحي خط انتقال شهر راز به طول  40 كيلومتر و قطر 12 اينچ  انجام  وعمليات خط انتقال به شهر مذكور در هفته دولت 89 آغاز گرديده است.اعتبار مورد نياز جهت اجرا 98 ميليارد ريال  برآورد گرديده [NAME]. مطالعات خط انتقال شهر لوجلي  به طول 23 كيلومتر و قطر 10 اينچ با برآورد اعتبار 34 ميليارد ريال  و گاز رساني به شهر صفي آباد به طول 30 كيلومتر و [NAME] برآورد اعتبار 66 ميليارد ريال انجام گرديده و خطوط انتقال شهرهاي لوجلي و صفي آباد در مرحله واگذاري به پيمانكار مي باشد*توضيح اينكه اعتبار مورد نياز در برنامه بودجه سال 89  شركت گاز تصويب و از محل دريافت وام تامين اعتبار گرديده است. | 12000 | 753 | 753 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | *
140 | 128313 -1387/7/28 | 4 | 4- اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال براي كمك به اجراي پروژه هاي آموزشي و بهداشتي و [NAME] توسط استان به شرح زير : الف- مبلغ بيست و پنج ميليارد (000ر000ر000ر25) ريال براي كمك به احداث پرديس دانشگاه علوم پزشكي بجنورد. ب- مبلغ پانزده ميليارد (000ر000ر000ر15) ريال براي كمك به تكميل دانشگاه پيام نور. ج- مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال براي كمك به احداث دانشكده علوم قرآني. | وزارت نفت |  |  | [NAME] | در جلسه مورخ 88/2/22 باحضور مجري طرح كمك به عمران مناطق نفت خيز مقرر شد در سقف مبلغ پيش [NAME] براي هر يك از پروژه ها  قرارداد اجراي پروژه منعقد و پس از ارسال  اسناد و مدارك مورد نياز ، اعتبار مربوطه  بر اساس صورت [NAME] كاردكرد پروژه ها پرداخت گردد.* زمين دانشگاه علوم قرآني تملك گرديده [NAME] قرارداد تهيه طرح [NAME] و در حال انجام مي باشد.فراخوان عمومي جهت واگذاري اجراي پروژه به پيمانكار ذيصلاح  انجام گرديده است.در خصوص دانشگاه پيام نور بجنورد نيز قرارداد اجراي مجتمع فرهنگي آموزشي مركز بجنورد به مبلغ 10 ميليارد ريال و  تكميل ساختمان آموزشي شيروان به مبلغ 5 ميليارد ريال  منعقد  و تا كنون6ميليارد و 726 ميليون ريال براي مجتمع فرهنگي بجنورد (69% پيشرفت فيزيكي )و 4 ميليارد ريال براي پيام نور شيروان (100% پيشرفت فيزيكي) [NAME] . در خصوص پرديس دانشگاه علوم پزشكي تا كنون 4 ميليارد ريال پرداخت گرديده [NAME]. (پروژه 10 درصد پيشرفت [NAME]) | 50000 | 14726 | 14726 |  |  |  | 29.452 | 50 |  |  |  | *
141 | 128313 -1387/7/28 | 5 | 5- اختصاص مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال براي كمك به توسعه فضاهاي ورزشي بخش ها و روستاهاي استان. | وزارت نفت |  |  | [NAME] | توزيع شهرستاني انجام شده (احداث 10 سالن در 10 روستا ). در مورد همه 10 سالن 100درصد اجرا شده است. تا كنون مبلغ 18318 ميليون ريال آن تخصيص شده است. | 20000 | 18318 | 18318 |  |  |  | 91.59 | 100 |  |  |  | *
142 | 128313 -1387/7/28 | 6 | 6- اختصاص مبلغ شصت ميليارد (000ر000ر000ر60) ريال براي احداث سالنهاي دو هزار (2000) نفري در اسفراين و سه هزار (3000) نفري در شيروان در سالهاي 1388 و 1389 از محل منابع وزارت نفت. | وزارت نفت |  |  | [NAME] | در خصوص سالن 3000نفري شيروان : تحويل زمين انجام شده . قرارداد مهندسين مشاور و نقشه هاي اجرايي آماده مي باشد. پيمانكار  انتخاب و عمليات اجرايي پروژه آغاز شده است.  *در خصوص سالن 2000 نفري اسفراين مناقصه انجام و پيمانكار مشخص [NAME]. | 60000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 10 | 20 |  |  |  | *
143 | 128364 -1387/7/28 | 1 | وزارت نيرو [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- اتمام برق رساني به تمام روستاهاي بالاي بيست (20) خانوار در سال 1387. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | بجز روستاي   چهل گذر از [NAME] مانه و [NAME] (بدليل [NAME] طرح هادي روستا ) كليه روستاهاي داراي 20خانوار دايم استان از محل اعتبارات استاني و  داخلي شركت توانير در سال 87 برق دار گرديده اند.جهت اينمنظور از محل منابع استاني مبلغ 5198 ميليون ريال و از محل منابع داخلي توانير و اعتبارات ملي مبلغ 1332 ميليون ريال تخصيص اعتبار شده است. | 6530 | 6530 | 6530 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
144 | 128364 -1387/7/28 | 2 | 2- اجراي خط و پست (132) كيلوولت بام صفي آباد و آشخانه به نحوي كه در سال 1390 به انجام برسد. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | كل اعتبار مورد نياز براي اجراي خط و پست صفي آباد مبلغ 89.198 ميليون ريال مي باشد . بر اساس مفاد مصوبه مورد [NAME] پروژه مذكور مي بايست در سال 1390 آماده بهره برداري گردد. عملكرد [NAME] تا پايان سال 88 مبلغ 310 ميليون ريال ، پيشرفت فيزيكي خط صفي آباد 29 درصد و پيشرفت فيزيكي پست صفي آباد 15 درصد مي باشد. كل اعتبار مورد نياز براي اجراي پست آشخانه مبلغ 45.000 ميليون ريال مي باشد . از [NAME] منطقه اي خراسان در سال 88 مبلغ 21923 ميليون ريال ودر سال 89 مبلغ 11300ميليون ريال منظور شده است. همچنين از محل منابع استاني مبلغ 5110 ميليون ريال با عملكرد 2908 ميليون ريال در سال 88 و 3000 ميليون ريال نيز در سال 89 تامين اعتبار گرديده كه در مرحله مبادله موافقتنامه مي باشد. در حال حاضر پست آشخانه از 21 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار [NAME]. | 134198 | 41643 | 25141 |  |  |  | 31.03101387502049 | 20 |  |  |  | *
145 | 128364 -1387/7/28 | 3 | 3- مطالعه احداث پست (132) كيلوولت بجنورد و اجراي آن در صورت تأييد مطالعات از سال 1388. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | تا كنون مبلغ 25217ميليون ريال جهت اينمظور تخصيص يافته است .پيشرفت عمليات 51 درصد مي باشد. | 41443 | 25217 | 25217 |  |  |  | 60.84742899886592 | 51 |  |  |  | *
146 | 128364 -1387/7/28 | 4 | 4- برق رساني تا ورودي شهركهاي [NAME]، مانه و [NAME] و جاجرم با تعيين اولويت، ميزان مصرف و منطقه اجرا توسط وزارت صنايع و معادن در اجراي ماده( 26) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي [NAME] ايران. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | در سال 88 براي اجراي پست فاروج مبلغ 5100 ميليون ريال و براي پست شهرك صنعتي مانه و [NAME] مبلغ 5110  ميليون ريال  از منابع استاني منظور گرديد. همچنين مبلغ 6 ميليارد ريال به نسبت مساوي براي هر يك از شهركهاي [NAME] در سال 89 از محل اعتبارات استاني تامين اعتبار شده است(اعتبارات مربوط به پست آشخانه در بند 2 لحاظ گرديده [NAME] ) *هنوز [NAME] شهرك صنعتي جاجرم منظور نشده است. | 8100 | 8100 | 2908 |  |  |  |  | فاروج5%  و آشخانه 17% |  |  |  | *
147 | 128364 -1387/7/28 | 5 | [NAME] به احداث پست (400) كيلو ولت جاجرم در سال 1387 به نحوي كه در سال 1391 به پايان برسد. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | تامين زمين مورد نياز به ابعاد 300 در350 متر صورت پذيرفته و پروژه توسط شركت برق منطقه اي خراسان رضوي در دست اجراميباشد..* طبق زمانبندي پروژه در سال 93 به بهره برداري [NAME]. | 265085 | 8026 | 8026 |  |  |  | 3.027708093630345 | 18 |  |  |  | *
148 | 128364 -1387/7/28 | 6 | 6- تقويت [NAME]، چندير و گلمندره در سال 1388. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | رديف اجرايي براي سدهاي سومبار و چندير در قانون بودجه 1387 پيش بيني شده كه با توجه به [NAME] اعتبار تخصيصي  ، نسبت به تملك اراضي محدوده محور سدها و پرداخت بخشي از بدهي هاي مشاور اقدام [NAME] . با مجموع اعتبار سال 1388 و 1389 عملیات اجرایی طرح سومبار و چندیر شروع شده است.در سال 89 اعتبار 15883 میلیون ریال برای برای احداث سد گلمندره منظور و [NAME] آن [NAME] به اعتبار کم در نظر گرفته شده  براي شبکه آبیاری و زهکشی [NAME] [NAME] در حال حاضر [NAME]. | 86683 | 56303 |  |  |  |  | 64.95275890312979 | 10 |  |  |  | *
149 | 128364 -1387/7/28 | 7 | 7- مطالعه زهكشي دشت بجنورد در سالهاي 1387 و 1388. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | طی نامه شماره 16281/80 مورخ 1387/10/15 تامین اعتبار پروژه فوق از وزارت نیرو درخواست [NAME] تاکنون اعتباری به این موضوع اختصاص داده نشده است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
150 | 128364 -1387/7/28 | 8 | 8- اختصاص مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال جهت ساماندهي رودخانه هاي مرزي استان با مشاركت استان به نسبت مساوي در سال 1387. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | در سال 1387 اعتباری به این موضوع اختصاص داده نشد ولی در قانون بودجه سال 1388 مبلغ 21600 میلیون ریال برای طرح فوق در نظر گرفته شده كه از  اين مبلغ ، 10000 میلیون ریال [NAME] و برای بازگشایی و [NAME] مرزی سومبار هزینه [NAME] (بند 22) * تعهد اعتباري استان به مبلغ 10 ميليارد ريال  از محل اعتبارات خشكسالي  اختصاص يافته است. | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
151 | 128364 -1387/7/28 | 9 | 9- تكميل و بهره برداري از طرح آبرساني به شهر بجنورد طي سالهاي 1387 ، 1388و 1389 و تكميل و بهره برداري طرح آبرساني شهرستانهاي شيروان و اسفراين در سال‏هاي 1388 و 1389. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | *آبرساني به بجنورد:طول مسير 48 كيلومتر(40كيلومتر تملك شده ،38 كيلومتر بازگشايي و 14 كيلومتر لوله گزاري [NAME]). پيشرفت ساختمان تصفيه خانه 27%،پيشرفت ساختمانهاي ايستگاه پمپاژشماره يك19%،شماره دو21%،شماره سه31% و شماره چهار 29% ، ساختمان فشار شكن 75% و مخزن سي هزار متر مكعبي 25% *آبرساني به اسفراين  :طول خط انتقال 15/6كيلومتر (طول مسير انجام شده 7 كيلومتر و [NAME] لوله گذاري 3 كيلومتر،پيشرفت مخزن دههزار متر مكعبي 100%،تصفيه خانه 54% و مخزن 2500متر مكعبي در حال برگزاري مناقصه* آبرساني به شيروان : خط انتقال بطول 11/8 كيلومتر بطور [NAME] پيشرفت تصفيه خانه و مخزن 79% مي باشد. | 35000 | 35000 | 35000 |  |  |  | 100 | 54.5 |  |  |  | *
152 | 128364 -1387/7/28 | 10 | 10- پيش بيني اعتبار اجرایی آبرساني به شهرستانهاي فاروج و آشخانه در سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. مطالعه طرح توسط استان در سال 1387 انجام مي شود. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | مطالعات مرحله اول و دوم طرحهاي فوق  انجام و پس از تكميل مطالعات و تصويب گزارشهاي مربوطه ، پيگيري اخذ مجوز قانوني موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم در دست انجام است. | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | *
153 | 128364 -1387/7/28 | 11 | 11- پيش بيني اعتبار براي اجراي طرح فاضلاب شهرستانهاي شيروان، گرمه، جاجرم و فاروج در سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | مطالعات توجيهي طرح فاضلاب شهرستانهاي گرمه، جاجرم و فاروج  با هزينه 1500 ميليون ريال و مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضلاب شهر شيروان  نيز با هزينه اعتبار 3600 ميليون ريال از محل منابع داخلي شركت آبفاي [NAME] مستندات مربوطه جهت بررسي به شركت آب و فاضلاب كشور ارسال ولي در [NAME] مشخص گرديد از 4 پرونده ارسالي فقط پرونده طرح فاضلاب شيروان براي [NAME] 32 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال و بقيه مطالعات در وزارت نيرو باقيمانده [NAME]. | 5100 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | *
154 | 128364 -1387/7/28 | 12 | 12- پيش بيني اعتبار مورد نياز جهت تسريع در تكميل عمليات اجرايي فاز (2) طرح فاضلاب بجنورد تا پايان سال 1389. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | [NAME] طرح فاضلاب بجنورد از سال 1369 رديف اجرايي داشته موافقتنامه مجزايي تنظيم نشده و مبلغ 50 ميليارد ريال اعتبار در سال 88 جهت اين منظور مصوب شده كه 64 درصد آن محقق گرديده است و در نظر است در سال 89 مبلغ  50.537 ميليون ريال به [NAME] اختصاص يابد .پيشرفت فيزيكي طرح فاضلاب تا كنون 86 درصد مي باشد. | 50000 | 32000 | 32000 |  |  |  | 64 | 86 |  |  |  | *
155 | 128364 -1387/7/28 | 13 | 13- تامين آب شرب [NAME]. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | شركت آب فاضلاب روستايي استان از محل طرح آبرساني به مجتمع ينگه قلعه ،آب مورد نياز مجتمع دامداري روستاي مذكور را تامين [NAME] . | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
156 | 128364 -1387/7/28 | 14 | 14- افزايش اعتبار مورد نياز اجراي طرح تصفيه سپتاژ در قالب طرح فاضلاب بجنورد. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | [NAME] به درخواست افزايش احجام موافقتنامه فاضلاب بجنورد جهت اجراي طرح سپتاژ  به [NAME] آب و فاضلاب و وزارت نيرو منعكس و در حال حاضر جهت تاييد نهايي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارجاع گرديده [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | *
157 | 128364 -1387/7/28 | 15 | 15- تأمین آب به ميزان (30) ليتر براي هر شهرک صنعتي و (15) ليتر براي ناحيه صنعتی مصوب استان. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | در حال حاضر 8 شهرک صنعتی و 5 ناحیه صنعتی درسطح استان مصوب گردیده که تاکنون  89.3 لیتر بر ثانیه( 1642500 مترمکعب) در سال برای شهرکها 6.07 لیتر بر ثانیه  (111.672 مترمکعب) برای نواحی صنعتی فعال اختصاص [NAME] و تامین نیاز شهرکها و [NAME]  براساس برنامه تامین آب و پتاسیل موجود  منابع آبی در دستور کار شرکت قرار دارد..* اجراي [NAME] بلحاظ ممنوعيت برداشت آب از دشت هاي ممنوعه مغايرت قانوني دارد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | *
158 | 128364 -1387/7/28 | 16 | 16- اختصاص مبلغ دو میلیارد (000ر000ر000ر2) ریال از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‏اي پيش [NAME] در قانون بودجه سال 1387 كل كشور برای [NAME]. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | در سال 1387 اعتباری به موضوع فوق اختصاص داده نشد  ولی در قانون بودجه سال  1388 مبلغ 10080 میلیون ریال برای طرح مطالعه طرحهای تأمین و انتقال آب در محدوده شرکت (40201378) در نظر گرفته [NAME] *مطالعات مرحله اول سد و [NAME] نهایی طرح مستلزم دریافت مجوز تخصیص آب از حوضه آبریز اترک می باشد. [NAME] تخصیص وزارت نیرو برای مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا و مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی منابع آب  [NAME] آب و مدیر محترم حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه [NAME]. برای [NAME] 32 نیز مستندات مورد نیاز برای مدیریت محترم دفتر طرح و برنامه شرکت [NAME] آب و سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ارسال [NAME]. | 10080 | 6048 | 6048 |  |  |  | 60 | 67 |  |  |  | *
159 | 128364 -1387/7/28 | 17 | 17- اختصاص مبلغ دو میلیارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ریال جهت اجرای طرح شناسایی و مطالعه و [NAME] [NAME]. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | طی نامه شماره 16281/80 مورخ 1387/10/15  تامین اعتبار پروژه فوق از وزارت نیرو درخواست [NAME] تاکنون اعتباری به این موضوع اختصاص داده نشده است. | 2500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
160 | 128364 -1387/7/28 | 18 | 18- پيش بيني اعتبار لازم براي اجراي [NAME] پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | مطالعات طرح سد گراتي اسفراين به همراه فرم هاي تكميل شده موضوع ماده (32)قانون برنامه چهارم توسعه ،  براي طرح در [NAME] به معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي و همچنين مدير كل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو و نيز اداره كل طرح و برنامه شركت مديريت منابع آب ايران ارسال شده و در حال پيگيري است* مجوز تخصيص آب طرح سد و شبكه گراتي از سوي معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيرو صادر گرديده [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | *
161 | 128364 -1387/7/28 | 19 | 19- تأمین آب مورد نیاز اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار از [NAME] چاههای مجاز حاصل از مسدود نمودن چاههای غیرمجاز به نسبت مناسب (به ازای هر پنج چاه مسدودی، دو چاه مجاز اعلام شود). | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | در اين راستا تا كنون 518 حلقه چاه غیر مجاز با ظرفیت تخلیه 16/838 (mcm) مسدود و تعداد  400 حلقه چاه  با ظرفیت [NAME] (mcm) [NAME] است.كه به [NAME] تعداد ، درصد چاه هاي پر شده به تخصيصي 77 درصد و به [NAME]درصد حجم آب چاه هاي مسدودي به حجم آب چاه هاي تخصيصي 42 درصد مي باشد.لازم به [NAME] طبق متن مصوبه به [NAME] پنج چاه مسدودي دو چاه مجاز مي بايست اعلام شود كه معادل 40 درصد مي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | *
162 | 128364 -1387/7/28 | 20 | 20- شروع به احداث فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به نحوی که تا پایان سال 1389 یک واحد آن به بهره برداری برسد. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | [NAME] تيرماه 89 معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو ، واحد يك بخار تا آخر سال 89 ، [NAME] 1391/4/4 و [NAME] تا تاريخ 1391/7/1 به پايان خواهد رسيد.به طور كلي اين مصوبه 15 درصد پيشرفت دارد كه 5 درصد از [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | *
163 | 128364 -1387/7/28 | 21 | 21- اختصاص مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال براي انجام مطالعات بستر و [NAME] ها و مسیل‏های اصلی استان در سال 1387 و پیش بینی ردیف مستقل براي اجراي آن در لایحه بودجه سال 1388 پس از [NAME] مجوزهای لازم. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | در سال 1387 اعتباری به این موضوع اختصاص داده نشد ولی در قانون بودجه سال 88  مبلغ 2400 ميليون ريال براي مطالعه حريم بستر  رودخانه اختصاص داده شده است . در سال 88  رديف مستقلي براي طرح فوق با شماره طبقه بندي 40202039 منظور گرديد.اعتبار سال 89 مبلغ 8.663 ميليون ريال مي باشد. | 10000 | 2400 | 2400 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | *
164 | 128364 -1387/7/28 | 22 | 22- اختصاص مبلغ ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال جهت ساماندهی رودخانه مرزی سومبار علاوه بر اعتبارات مصوب. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | موضوع مصوبه تحقق يافته است. | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
165 | [PHONE]/7/28 | 1 | وزارت نيرو [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- بررسي پيش بيني مبلغ يكصد ميليارد (000ر000ر000ر100) ريال براي بند خاكي و استخر [NAME] قارداش بجنورد در لايحه بودجه سال 1388. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | مطالعات ايجاد درياچه در [NAME] قارداش كه با هدف تنظيم و مهار مسيل چرمغان و مهار سيلابهاي مخرب تكميل شده ، مجوز تخصيص آب  در جلسه مورخ 89/7/25 صادر گرديده و در مراحل [NAME] 32 قراردارد.*در سال 1388 مبلغ 1000 میلیون ریال و در سال 1389 مبلغ 961 میلیون ریال به این طرح اختصاص داده شد. | 100000 | 1961 | 1961 |  |  |  | 1.961 | 0 |  |  |  | *
166 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2- بررسي [NAME] گرمه در سال 1387 و مطالعه سد دربند در سال 1388. | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | [NAME] دربند جاجرم و [NAME] گرمه انجام و طبق بررسي انجام شده  توسط شركت آب منطقه اي استان فاقد توجيه فني و اقتصادي مي باشند. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | *
167 | 247481-89/12/12 | 23 | 23- احداث شبكه‌هاي فرعي (3) و (4) [NAME] شيروان، شيرين‌دره و اسفراين(بيدواز) ازمحل رديف اجراي شبكه‌هاي فرعي در [NAME] اعتبارات [NAME] وبراساس مطالعات انجام شده در اراضي استان (18هزار هكتار). | وزارت نيرو |  |  | [NAME] | جهت مطالعه و اجراي شبكه هاي 3و4 پاياب سد شيروان مبلغ 1.16 ميليارد ريال در سال 87(مطالعه ) و مبلغ 2/8 ميليارد ريال در سال 88 براي اجراي طرح مذكور  پيش [NAME]. | 3960 | 1160 | 1160 |  |  |  | 29.29292929292929 |  |  |  |  | *
168 | [PHONE]/7/28 | 6 | 6- احداث و تجهيز يك باب مدرسه راهنمايي شبانه روزي در روستاي «جمي» در بخش مركزي بجنورد از محل اعتبارات دفتر امور مناطق محروم [NAME]. | وزارت آموزش و پرورش |  |  | [NAME] | فاز اول پروژه مذكور در چهار [NAME] [NAME] است.(كلاسهاي هدف 6 كلاس مي باشد.) | 6058 | 3000 | 1910 |  |  |  | 49.52129415648729 | 100 |  |  |  |  | *
169 | [PHONE]/7/28 | 1 | مبلغ پانزده ميليارد (000ر000ر000ر15)ريال از محل اعتبارات دفتر امور مناطق محروم كشور(رياست [NAME]) به [NAME] [NAME] شمالي اضافه مي شود تا با هماهنگي دفتر ياد شده براي كمك به عمران روستاهاي محروم [NAME] . | [NAME] جمهوري |  |  | [NAME] | كل اعتبار مصوبه تامين گرديده و مراتب براي مبادله موافقتنامه و شروع عمليات اجرايي به دستگاه اجرايي ذيربط (نوسازي مدارس - راه و ترابري ) ابلاغ گرديده [NAME]. | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | *
170 | [PHONE]/7/28 | 1 | بنياد شهيد و امورايثارگران [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1- اختصاص مبلغ چهل ميليارد (000ر000ر000ر40) ريال براي تكميل مجتمع توانبخشي و فرهنگي ايثارگران با مشاركت استان به نسبت مساوي در سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. | [NAME] |  |  | [NAME] | تشريفات مناقصه از طريق فراخوان عمومي كشوري به انجام رسيده و  پيمانكار ذيصلاح انتخاب و پروژه مذكور با زيربناي 14773 متر مربع  در دست اجرا مي باشد . [NAME] شماره 1616/820/2538مورخ89/4/16 رييس مركز ارتباطات و مراجعات بنياد شهيد مبلغ 6 ميليارد و 160 ميليون ريال از [NAME] و 4 ميليارد و 780 ميليون ريال از منابع استاني جهت اينمنظور اختصاص يافته است .*  مابقي تعهد استان در سال 89  تامين گرديده [NAME]. | 40000 | 26160 | 10940 |  |  |  | 65.4 | 40 |  |  |  | *
171 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2- اختصاص مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال براي ساماندهي گلزار شهداي استان. بدين منظور مبلغ بيست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال نيز توسط استان در سال هاي 1387 و 1388 تأمین می گردد. | [NAME] |  |  | [NAME] | بررسي لازم  در زمينه مكانيابي و تعيين توزيع شهرستاني پروژه ها در حال انجام و تعداد 30 پروژه با پيشرفت فيزيكي 70 در صد در حال اجرا مي باشد.جهت ساماندهي كلزار شهدا اعتبار مصوب سال 88 به اين شرح مي باشد: مبلغ 5.700ميليون ريال سهم بنياد شهيد با تخصيص 1.881 ميليون ريال و 3.360 ميليون ريال  سهم استان با مبلغ تخصيص 2350 ميليون ريال * كل تعهد اعتباري استان در  سال 89  تامين [NAME]. | 40000 | 21881 | 4231 |  |  |  | 54.7025 | 70 |  |  |  | *
172 | [PHONE]/7/28 | 3 | 3- كمك به ساخت مسكن ايثارگران (والدين و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان). | [NAME] |  |  | [NAME] | تا كنون اعتباري جهت اينمنظور تخصيص نيافته است و موضوع در دست پيگيري است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
173 | [PHONE]/7/28 | 4 | 4- كمك به تكميل جايگاه شهداي گمنام استان. | [NAME] |  |  | [NAME] | بررسي لازم  در زمينه مكانيابي و تعيين توزيع شهرستاني پروژه ها انجام گرديده .از محل اعتبارات بنياد شهيد در سال 88 بقعه اصلي شهداي گمنام بجنورد [NAME] رسيده [NAME]. |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | *
174 | [PHONE]/7/28 | 1 | سازمان تربيت بدني [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ اختصاص مبلغ هجده ميليارد (000ر000ر000ر18) ريال براي احداث سي و شش (36) [NAME] روستايي با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1388 و 1389. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | از محل اعتبارات ملي، 8 پروژه و و از محل اعتبار استاني  12 پروژه در دست اقدام مي باشد. | 18000 | 7718 | 1800 |  |  |  | 42.87777777777778 | 10 |  |  |  | *
175 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2ـ اختصاص مبلغ شش ميليارد (000ر000ر000ر6) ريال براي احداث چهار (4) گود باستاني در شهرستانهاي جاجرم و گرمه، مانه و [NAME] و فاروج طي سالهاي 1388 و 1389. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | موضوع در  دست پيگيريست ولي تا كنون هيچگونه اعتباري در اين رابطه تامين نگرديده [NAME]. | 6000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
176 | [PHONE]/7/28 | 3 | 3ـ اختصاص مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر7) ريال براي احداث گود كشتي با چوخه در بجنورد، فاروج، مانه و [NAME] طي سالهاي 1388 و 1389. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | موضوع در  دست پيگيريست ولي تا كنون هيچگونه اعتباري در اين رابطه تامين نگرديده [NAME]. | 7500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
177 | [PHONE]/7/28 | 4 | 4ـ اختصاص مبلغ چهل و [NAME] (000ر000ر000ر48) ريال براي احداث استخر سرپوشيده در جاجرم، گرمه، مانه و [NAME] و فاروج از محل اعتبارات استاني طي سالهاي 1388 و 1389. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | تامين مبلغ 12 ميليارد ريال از كل  اعتبار مورد تعهد استان (6 ميليارد ريال از محل منابع استاني و 6 ميليارد از محل اعتبارات فرهنگي ) در سال 89 مصوب شده است . | 48000 | 4000 | 0 |  |  |  | 8.333333333333334 | 0 |  |  |  | *
178 | [PHONE]/7/28 | 5 | 5 ـ اختصاص مبلغ ده ميليارد و هشتصد ميليون (000ر000ر800ر10) ريال براي احداث خانه ژيمناستيك در مراكز سه (3) شهرستان استان از محل اعتبارات استاني طي سالهاي 1387 و 1388. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | تامين مبلغ 5 ميليارد ريال از كل  اعتبار مورد تعهد استان  در سال 89 مصوب شده كه 50% تخصيص گرديده است . | 10800 | 2500 | 0 |  |  |  | 23.14814814814815 | 0 |  |  |  | *
179 | [PHONE]/7/28 | 6 | 6 ـ اختصاص مبلغ سيزده ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر13) ريال براي احداث پيست تارتان در شهرهاي بجنورد، شيروان و اسفراين طي سالهاي 1387 و 1388. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | موضوع در  دست پيگيريست ولي تا كنون هيچگونه اعتباري در اين رابطه تامين نگرديده [NAME]. | 13500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
180 | [PHONE]/7/28 | 7 | 7 ـ اختصاص مبلغ پانزده ميليارد (000ر000ر000ر15) ريال براي بازسازي و تكميل استاديوم‏هاي بجنورد، شيروان و اسفراين به شرح مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال براي استاديوم‏هاي شيروان و [NAME] اعتبارات سازمان تربيت بدني و مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال براي استاديوم بجنورد از محل اعتبارات استاني طي سالهاي 1387 و 1388. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | تامين كل اعتبار مورد تعهد استان (مبلغ 5 ميليارد ريال )در سال 89 براي تكميل استاديوم بجنورد مصوب شده كه مبلغ 2 ميليارد ريال آن تخصيص شده است.در حال حاضر تخريب سكوها بمنظور شروع عمليات اجرايي آغاز شده است . در خصوص ساير پروژه ها بدليل عدم تامين اعتبار ، اقدام عملي صورت [NAME]. | 15000 | 2000 | 0 |  |  |  | 13.33333333333333 | 30 |  |  |  | *
181 | [PHONE]/7/28 | 8 | 8 ـ اختصاص مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر4) ريال براي احداث سالن اختصاصي ورزشهاي رزمي در سال 1388 بر اساس نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | موضوع در  دست پيگيريست ولي تا كنون هيچگونه اعتباري در اين رابطه تامين نگرديده [NAME]. | 4500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
182 | [PHONE]/7/28 | 9 | 9ـ اختصاص مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون (000ر000ر450) ريال براي نصب ديواره سنگ نوردي اسفراين، بجنورد و مانه و [NAME] در سال 1387. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | موضوع در  دست پيگيريست ولي تا كنون هيچگونه اعتباري در اين رابطه تامين نگرديده [NAME]. | 450 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
183 | [PHONE]/7/28 | 10 | 10ـ سرپوشيده نمودن گود زينل خان اسفراين. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | موضوع در  دست پيگيريست ولي تا كنون هيچگونه اعتباري در اين رابطه تامين نگرديده [NAME]. | 5000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
184 | [PHONE]/7/28 | 11 | 11 ـ اختصاص مبلغ شصت ميليارد (000ر000ر000ر60) ريال براي احداث [NAME] (3000) نفري مانه و [NAME] و دو هزار (2000) نفري فاروج در سالهاي 1388 و 1389. | سازمان تربيت بدني |  |  | [NAME] | موضوع در  دست پيگيريست ولي تا كنون هيچگونه اعتباري در اين رابطه تامين نگرديده [NAME]. | 60000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
185 | [PHONE]/7/28 | 1 | سازمان حفاظت محيط [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ اختصاص مبلغ هفت ميليارد (000ر000ر000ر7) ريال براي تجهيز و ساماندهي مناطق تحت مديريت استان و خريد چهار دستگاه خودروي سواري كمك دار طي سالهاي 1387 و 1388 به شرح مبلغ چهار ميليارد (000ر000ر000ر4) ريال از [NAME] سازمان يادشده و مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل منابع استاني. | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  |  | [NAME] | تعهد اعتباري سازمان حفاظت محيط [NAME] گرديده [NAME] تا كنون  اجراي فونداسيون ساختمان سر محيط باني پارك ملي ساريگل و خريد البسه پرسنل گارد ، مرمت ساختمان هاي ملكي ، خريد مستثنيات در قلعه چه و مياندشت جاجرم و خريد تجهيزات بيسيم جهت مناطق تحت مديريت استان  صورت پذيرفته همچنين يك دستگاه خودرو كمكدار ، يك دستگاه خودرو سواري سمند ، دو دستگاه ديزل ژنراتور ،يك دستگاه تريل دو چرخ كمپرسيو و تجهيزات اداري خريداري گرديده [NAME]. *تامين مبلغ 3 ميليارد ريال اعتبار مورد تعهد استان از محل منابع سال 89 مصوب و 50% آن تخصيص شده است. | 7000 | 5500 | 5500 |  |  |  | 78.57142857142857 | 100 |  |  |  |  | *
186 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2ـ مطالعه تفصيلي منطقه حفاظت شده "قورخود "  در سالهاي 1387 و 1388 با اختصاص مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال. | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  |  | [NAME] | [NAME] منطقه حفاظت شده  قورخود ، مشاور ذيصلاح از طريق  مناقصه انتخاب و مطالعات با 45 درصد پيشرفت در دست انجام است . | 500 | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 43 |  |  |  | *
187 | 128298 -1387/7/28 | 1 | سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و [NAME] نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ تجهيز مكان مناسب (تا سقف چهار(4) مكان) [NAME] موزه كه محل آنها توسط استان تأمين مي شود. | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | تا كنون مبلغ 350 ميليون ريال براي ادامه مرمت حمام جاجرم تخصيص داده شده و عمليات اجرايي توسط پيمانكار با 60% پيشرفت در حال انجام است - 400ميليون ريال براي مرمت حمام فاروج تخصيص گرديده كه قسمتي از بناي [NAME] معادل 40% پيشرفت فيزيكي(ادامه اقدامات سفر اول )و  قرارداد [NAME] و طرح مطالعات مرمت واحياء به اداره كل موزه ها جهت بررسي و تايئد ارائه گرديده [NAME] (15% پيشرفت ).  - با توجه به  اختصاص مبلغ 61000ميليون ريال براي موزه عمارت مفخم ، كار مرمت  داخل بنا به انجام رسيده و تجهيز طبقه اول انجام  و پروژه در خردادماه سال 88  افتتاح گرديده است.88% تجهيزات مورد نياز [NAME] ويترين ،سيستم صوتي و تصويري و چيدمان داحلي شده است.* فاز دوم موزه مردم شناسي در تاريخ 18 بهمن 88 افتتاح گرديده [NAME]. | 8700 | 6850 | 6850 |  |  |  | 78.73563218390805 | 80 |  |  |  | *
188 | 128298 -1387/7/28 | 2 | 2ـ اختصاص مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال جهت تهيه نقشه باستان‌شناسي استان با مشاركت استان به نسبت مساوي در سالهاي 1387 و 1388. | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | تامين مبلغ 1/5 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني سال 89 مصوب گرديده [NAME]. | 3000 | 1500 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | *
189 | 128298 -1387/7/28 | 3 | 3ـ مطالعه و [NAME] شهر تاريخي بلقيس و [NAME] پايگاه ميراث فرهنگي در منطقه يادشده. | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | عقد قرارداد پژوهشي  [NAME] شهر تاريخي بلقيس انجام و به اتمام رسيده است -پژوهشكده باستانشناسي نسبت به تعيين حريم شهر تاريخي بلقيس اقدام [NAME] زني جهت پيگرد استحكامات تدافعي شهربلقيس و و مرمت [NAME] اعتبارات تخصيصي انجام شده است. | 1240 | 1240 | 1240 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
190 | 128298 -1387/7/28 | 4 | 4ـ مطالعه و [NAME] شهر تاريخي قلعه خان و [NAME] پايگاه ميراث فرهنگي در منطقه يادشده. | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | شهر تاريخي قلعه خان به عنوان پايگاه پژوهشي مصوب شده و اعتبار مطالعه وتجهيز از طريق سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري كشور ابلاغ گرديده [NAME] . تجهيز و [NAME] تعيين عرصه و حريم تپه باستاني قلعه خان انجام شده است.مطالعات مقدماتي باستان شناسي تكميل گرديده [NAME]. | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
191 | 128298 -1387/7/28 | 5 | 5 ـ مطالعه و ايجاد شهرك و بازارچه صنايع دستي استان از سال 1387 با مشاركت بخش غيردولتي. | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | مطالعات طرح توسط مشاور در [NAME] هكتار  تكميل گرديده [NAME] . اولويتهاي اول شهرك و بازارچه صنايع دستي در كارگروه ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان تصويب و در خصوص مكان مناسب براي ايجاد بازارچه كارونسراي سردار واقع در ميدان شهيد در نظر گرفته شده كه [NAME] در زمينه تامين اعتبار از طريق سازمان مركزي در دست انجام است. با توجه به اينكه پيشنهاد استان ، اجراي طرح در سطح ملي و در اشل كشورهاي عضو  اكو انجام گردد .يك ميليارد ريال اعتبار استاني در اين راستا مصوب شده است. | 1700 | 700 | 700 |  |  |  | 41.1764705882353 | 30 |  |  |  | *
192 | 128298 -1387/7/28 | 6 | 6 ـ اختصاص مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000)ريال از سوي سازمان و استان به نسبت مساوي براي مرمت و حفاظت شهر تاريخي بلقيس در سال 1388 | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | جهت مرمت و حفاظت شهر بلقيس مبلغ 4 ميليارد ريال در سال 88 بطور مشترك توسط استان و سازمان ميراث فرهنگي مصوب كه 3200 ميليون ريال آن اختصاص يافته است.  كه مراتب با عقد قرارداد اسكن ليزري شهر بلقيس با پيشرفت 15 درصد آغاز و ساير فعاليتها در دست انجام است. | 4000 | 3200 | 2390 |  |  |  | 80 | 15 |  |  |  | *
193 | [PHONE]/7/28 | 1 | 1- مناطق كشانك، شيرآباد، مياندشت، استخري، اوقاز، تخت ايران، بازخانه، پاقلعه، رئين، گلول، غورخورد، يامان داغي، مينانلو، دركش، بيدواز و فيروزه در [NAME] شمالي به عنوان مناطق نمونه گردشگري [NAME] مي شوند. | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | تا كنون مبلغ 600 ميليون ريال اعتبار جهت اينمنظور اختصاص يافته است* عقد قرارداد با مشاور ذيصلاح جهت تهيه مطالعات امكان سنجي مناطق نمونه گردشگري و تهيه بسته هاي سرمايه گذاري در مناطق مذكور ( تا كنون سرمايه گذاري در اين خصوص اعلام [NAME] ننموده [NAME] ) | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
194 | [PHONE]/7/28 | 2 | 2- [NAME] توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري انجام و زيرساختهاي موردنياز توسط استان ايجاد [NAME] تبصره- اين تصويب نامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط [NAME] مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهد بود. | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  |  | [NAME] | انجام مطالعات امكان سنجي  15 منطقه به اتمام رسيده  زيرساختها در حال انجام مي باشد.* تا كنون مبلغ600ميليون ريال از منابع ملي و 11900 ميليون ريال از محل منابع استاني  جهت ايجاد زيرساختهاي مناطق نمونه گردشگري تخصيص اعتبار گرديده  همچنين  در سال 89 نيز تامين مبلغ 2 ميليارد ريال ديگر توسط استان مصوب شده است. | 14500 | 14500 |  |  |  |  | 100 | 20 |  |  |  | *
195 | [PHONE]/7/28 | 1 | 1- سازمان صدا و [NAME] [NAME] ايران [NAME] برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس [NAME] استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: اختصاص مبلغ يكصد و بيست و چهار میلیارد (000ر000ر000ر124) ریال براي انجام فعالیتهای مندرج در [NAME] در سالهاي 1387 و 1388 با مشارکت استان، به نسبت مساوی . الف-اختصاص مبلغ 24 ميليارد ريال براي احداث (41) [NAME] ماهواره ای روستایی در مناطق فاقد پوشش در سطح استان | سازمان صدا و سيما |  |  | [NAME] | پيرو توافق بعمل [NAME] محترم سازمان [NAME] [NAME] ايران و  استاندار محترم در جريان افتتاح شبكه استاني [NAME] (6مردادماه 1389) مقرر شد در قبال تامين زمين براي توسعه سايت صداو سيما توسط استان ،  سازمان مذكور نسبت به  اختصاص اعتبار مورد نياز براي اجراي مصوبه(سهم سازمان بعلاوه باقيمانده تعهد ات  [NAME] )مصوبه اقدام نمايد.                                        * [NAME] (الف) مبلغ 3700 ميليون ريال در سال 89 از محل منابع استاني تامين اعتبار [NAME]. | 24000 | 3700 | 0 |  |  |  | 15.41666666666667 | 0 |  |  | *
196 | [PHONE]/7/28 | 1 | ب- اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال براي [NAME]. | سازمان صدا و سيما |  |  | [NAME] | بدليل عدم تامين اعتبار اجرايي [NAME]. | 50000 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
197 | [PHONE]/7/28 | 1 | پ- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي احداث و [NAME] دو [NAME] تلویزیونی با قدرت متوسط در سطح استان. | سازمان صدا و سيما |  |  | [NAME] | زمين در تخته اركان توسط سازمان صداو سيما تملك گرديده و دكل خريداري و آماده تحويل [NAME] . در صورت تامين اعتبار سهم استان مصوبه اجرايي مي گردد. | 10000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
198 | [PHONE]/7/28 | 1 | ت- اختصاص مبلغ 18 ميليارد ريال براي تبدیل (60) [NAME] ماهواره ای روستایی تک برنامه ای به (4) برنامه ای. | سازمان صدا و سيما |  |  | [NAME] | بدليل عدم تامين اعتبار اجرايي [NAME]. | 18000 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
199 | [PHONE]/7/28 | 1 | ث- اختصاص مبلغ 6 ميليارد ريال براي خرید یک دستگاه SNG) Flay away) | سازمان صدا و سيما |  |  | [NAME] | بدليل عدم تامين اعتبار اجرايي [NAME]. | 6000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
200 | [PHONE]/7/28 | 1 | ج- اختصاص مبلغ 12 ميليارد ريال براي اتصال صدا و سیمای استان با فیبر [NAME] مراکز حساس شهر بجنورد. | سازمان صدا و سيما |  |  | [NAME] | بدليل عدم تامين اعتبار اجرايي [NAME]. | 12000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | *
201 | [PHONE]/7/28 | 1 | چ- اختصاص مبلغ 4 ميليارد ريال براي خرید (5) دستگاه خودرو کمک دار مناسب جهت تعمیرات (168) ایستگاه ماهواره ای در سطح استان و (2) دستگاه مینی [NAME]). | سازمان صدا و سيما |  |  | [NAME] | [NAME] اوليه كار انجام شده ، موضوع [NAME] در دست اقدام مي باشد كه بمحض [NAME] خودرو نهايي [NAME]. | 4000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  | *
202 | 128329 -1387/7/28 | 1 | بانك مركزي [NAME] ايران [NAME] نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد: 1- اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال وام قرض الحسنه براي پرداخت به متقاضيان [NAME] در استان خراسان [NAME]. | بانك مركزي |  |  | [NAME] | سهم هر كدام از بانكهاي [NAME] توزيع نشده تعيين و طي نامه شماره 87/35224-87/8/18 بانك مركزي ابلاغ گرديده [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | *
203 | 128329 -1387/7/28 | 2 | 2- افزایش منابع بانکی استان به نحوی [NAME] آزاد به مصارف از (1/8) به (2) افزایش یابد. | بانك مركزي |  |  | [NAME] | طبق نامه شماره88/215207مورخ 88/10/14 رييس كل بانك [NAME] در كليه شعب بانكها در [NAME] به صورت يك مجموعه واحد ديده مي شود تا مديريت بانك بتواند [NAME] بر اساس ساختار اقتصادي استان ، ميزان درخواست هر منطقه ، ظرفيت سرمايه گذاري ، برنامه هاي اقتصادي كلان [NAME] و [NAME] اقتصادي دولت تخصيص دهد. در [NAME] در برخي استانها بطور طبيعي در قالب برنامه مدون مديريت وجوه از استانهايي كه داراي مازاد منابع هستند تامين مي گردد. در خصوص تسهيلاتي كه دراي توزيع استاني هستند (مثل تسهيلات زودبازده ) نيز شاخص هاي ويژه اي وجود دارد و [NAME] سهم استانها بدون توجه به شرتيط فوق امكان پذير نمي باشد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
204 | 128329 -1387/7/28 | 3 | 3- رفع منع اختصاص تسهیلات بانکی به تعاونیهای آببران (به نمایندگی [NAME]) [NAME] طرحهای تجهیز، نوسازی، احداث کانالها و نهرهای آبیاری زیر سدها مشروط به توجيه اقتصادي در چارچوب سهميه طرحهاي زودبازده. | بانك مركزي |  |  | [NAME] | طبق اعلام رييس كل بانك مركزي هيچگونه محدوديتي براي استفاده متقاضيان از تسهيلات مورد بحث توسط بانك ممركزي برقرار [NAME] و با توجه به اينكه مرجع معرفي كننده طرحها [NAME] زودبازده ،كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها مي باشد و تسهيلاتي كه داراي توزيع استاني است بر اساس شاخص هاي نرخ بيكاري ، تعداد بيكاران ،جمعيت نسبي ، نرخ مهاجرت و مانده سپردها نزد نظام بانكي صورت مي پذيرد، لازم است موضوع از طريق وزارت كار و امور اجتماعي مورد [NAME] قرار گيرد. * موضوع در تاريخ 88/3/7توسط نهاد محترم رياست جمهوري از معاونت توسعه [NAME] مذكور مورد پيگيري واقع گرديده [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | *
205 | 128329 -1387/7/28 | 4 | 4- ابلاغ مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر350) ريال وام طرحهاي خوداشتغالي كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي استان به تعداد [NAME] هزار و پانصد (3500) فقره به بانكهاي استان. | بانك مركزي |  |  | [NAME] | طبق نامه شماره88/215207مورخ 88/10/14 رييس كل بانك مركزي مبلغ 10000 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه خود [NAME] امداد (ره)اختصاص و مراتب طي نامه شماره 88/91604 مورخ 1388/5/18 به بانكهاي ذيربط جهت انجام [NAME] گرديده [NAME]. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | *
206 | 137969 -1387/8/12 | 1 | بانك مركزي [NAME] ايران [NAME] نسبت به [NAME] اختصاص مبلغ پنجاه ميليون (000ر000ر50) ريال وام قرض الحسنه ازدواج به مزدوجان جوان (هر نفر بيست و پنج ميليون (000ر000ر25) ريال) به شرح چهل ميليون (000ر000ر40) ريال از [NAME] بانكها به صورت پرداخت نقدي و مبلغ ده ميليون (000ر000ر10) ريال به صورت فروش اقساطي (خريد كالا) از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) به هيئت وزيران اقدام نمايد. | بانك مركزي |  |  | [NAME] | طبق نامه شماره 87/58488 مورخ 18/9/87 رييس كل محترم بانك مركزي ، موضوع اعطاي سقف فردي قرض الحسنه ازدواج به ميزان 20 ميليون ريال (زوجين 40 ميليون ريال ) طي نامه شماره 87/44284 مورخ 78/8/30 به بانكهاي [NAME] گرديده [NAME]. [NAME] 10 ميليون ريال به صورت فروش اقساطي (خريد كالا) [NAME] موضوع از طريق صندوق مهر امام رضا (ع) مورد پيگيري قرار گيرد. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | *
207 | [PHONE]/7/30 | 1 | [NAME] رييس جمهور در امور مناطق آزادتجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي [NAME] همكاري استانداري نسبت به ارايه لايحه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي بجنورد در سال 1387 اقدام نمايد. | [NAME] مناطق آزاد |  |  | [NAME] | مراحل اجرايي [NAME] [NAME] اجراي منطقه ويژه ، مطالعات امكان سنجي ، مكان يابي ، طراحي فاز يك و ارزيابي [NAME] مي باشد . تمامي استعلام هاي مورد نياز از مراجع ذيربط [NAME] گرديده  ،طرح مذكور به همراه مستندات مربوطه تهيه و طي نامه شماره 41/4/60379 مورخ 28/10/87 به حضور مشاور محترم رييس جمهور در امور مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي [NAME] و در حال حاضر پرونده منطقه ويژه اقتصادي بجنورد به همراه چند منطقه ديگر در نوبت طرح در جلسه هيئت محترم دولت قرار گرفته است. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | *
1 | [PHONE]/09/06 | 1 | احداث چهل سالن ورزشي در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (8عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
2 | [PHONE]/09/06 |  | احداث چهل سالن ورزشي در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (16عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | بجنورد | [NAME]
3 | [PHONE]/09/06 |  | احداث چهل سالن ورزشي در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (2 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | جاجرم | [NAME]
4 | [PHONE]/09/06 |  | احداث چهل سالن ورزشي در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (8 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | شیروان | [NAME]
5 | [PHONE]/09/06 |  | احداث چهل سالن ورزشي در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (1 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | فاروج | [NAME]
6 | [PHONE]/09/06 |  | احداث چهل سالن ورزشي در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (1 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | گرمه | [NAME]
7 | [PHONE]/09/06 |  | احداث چهل سالن ورزشي در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (4 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | مانه و [NAME] | [NAME]
2 | [PHONE]/09/06 | 2 | احداث دویست باب نماز خانه و كتابخانه در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (31 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
9 | [PHONE]/09/06 |  | احداث دویست باب نماز خانه و كتابخانه در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (84 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | بجنورد | [NAME]
10 | [PHONE]/09/06 |  | احداث دویست باب نماز خانه و كتابخانه در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (9 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | جاجرم | [NAME]
11 | [PHONE]/09/06 |  | احداث دویست باب نماز خانه و كتابخانه در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (38 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | شیروان | [NAME]
12 | [PHONE]/09/06 |  | احداث دویست باب نماز خانه و كتابخانه در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (10 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | فاروج | [NAME]
13 | [PHONE]/09/06 |  | احداث دویست باب نماز خانه و كتابخانه در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (5 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | گرمه | [NAME]
14 | [PHONE]/09/06 |  | احداث دویست باب نماز خانه و كتابخانه در مدارس استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (23 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | مانه و [NAME] | [NAME]
3 | [PHONE]/09/06 | 3 | احداث شش استخر(آموزشي) در شش شهرستان استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 | وزارت آموزش و پرورش |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
16 | [PHONE]/09/06 |  | احداث شش استخر(آموزشي) در شش شهرستان استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1393 | وزارت آموزش و پرورش |  | بجنورد | [NAME]
17 | [PHONE]/09/06 |  | احداث شش استخر(آموزشي) در شش شهرستان استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1394 | وزارت آموزش و پرورش |  | شیروان | [NAME]
18 | [PHONE]/09/06 |  | احداث شش استخر(آموزشي) در شش شهرستان استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1395 | وزارت آموزش و پرورش |  | فاروج | [NAME]
19 | [PHONE]/09/06 |  | احداث شش استخر(آموزشي) در شش شهرستان استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 | وزارت آموزش و پرورش |  | گرمه | [NAME]
20 | [PHONE]/09/06 |  | احداث شش استخر(آموزشي) در شش شهرستان استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1397 | وزارت آموزش و پرورش |  | مانه و [NAME] | [NAME]
4 | [PHONE]/09/06 | 4 | استاندارد [NAME] گرمايشي [NAME] مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (158 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
22 | [PHONE]/09/06 |  | استاندارد [NAME] گرمايشي [NAME] مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (417 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | بجنورد | [NAME]
23 | [PHONE]/09/06 |  | استاندارد [NAME] گرمايشي [NAME] مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (46 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | جاجرم | [NAME]
24 | [PHONE]/09/06 |  | استاندارد [NAME] گرمايشي [NAME] مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (189 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | شیروان | [NAME]
25 | [PHONE]/09/06 |  | استاندارد [NAME] گرمايشي [NAME] مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (51 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | فاروج | [NAME]
26 | [PHONE]/09/06 |  | استاندارد [NAME] گرمايشي [NAME] مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (27 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | گرمه | [NAME]
27 | [PHONE]/09/06 |  | استاندارد [NAME] گرمايشي [NAME] مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 (113 عدد) | وزارت آموزش و پرورش |  | مانه و [NAME] | [NAME]
5 | [PHONE]/09/06 | 5 | احداث اردو گاه ملي در استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 | وزارت آموزش و پرورش |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
6 | [PHONE]/09/06 | 6 | تكميل هشت مدرسه در استان از محل اعتبارات استانی طی سالهای 1389 و 1390 | وزارت آموزش و پرورش |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
7 | [PHONE]/09/06 | 7 | [NAME] خشت وگلي و کانکسی استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 تا 1392 | وزارت آموزش و پرورش |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
8 | [PHONE]/09/06 | 8 | تجديد نظردر ارزيابي مدارس نياز مند تخريب، باز سازي و مقاوم سازي استان خراسان شمالی (موضوع طرح ملي 30146306) و افزايش حجم عمليات و تقويت اعتبار طرح جهت استاندارد سازی مدارس استان طی سالهای برنامه پنجم توسعه پس از [NAME] مجوز هاي قانوني با همكاري معاونت نظارت | وزارت آموزش و پرورش |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
9 | [PHONE]/09/06 | 9 | احداث ساختمان تربيت معلم امام محمد باقر(ع) بجنورد پس از اخذ مجوز قانوني | وزارت آموزش و پرورش |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
10 | [PHONE]/09/06 | 10 | احداث مجتمع آموزش استثنايي بجنورد پس از اخذ مجوز قانوني | وزارت آموزش و پرورش |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
11 | [PHONE]/09/06 | 11 | تامين بيست دستگاه خودرو كمك دار | وزارت آموزش و پرورش |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
12 | [PHONE]/09/06 | 12 | تامين شش دستگاه ميني بوس يا كانتينر قفسه دار به منظور تامين وتجهيز كتابخانه سيار روستايي براي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان | وزارت آموزش و پرورش |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
13 | [PHONE]/09/06 | 1 | تکمیل فیبر نوری به [NAME] در سطح استان پس از [NAME] مجوزهاي لازم | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  | سطح استان | [NAME] | [NAME] طول 22.79 كيلومتر بهره برداري شد |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | *
14 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال براي احداث ساختمان بهره برداری شرکت پست شهرستان بجنورد طي سالهاي 1389 و 1390 | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
15 | [PHONE]/09/06 | 3 | چاپ تمبر یاد بود شهدای استان با رعايت ضوابط شوراي تمبر كشور و [NAME] شهيد و امور ايثارگران | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
16 | [PHONE]/09/06 | 4 | اختصاص مبلغ [NAME] ريال براي تامین 9 دستگاه لیاس بندی، 5 دستگاه ابطال تمبر، 2 دستگاه کامیونت ایسوزو، 4 دستگاه وانت مزدا و یکدستگاه کامیون پانزده تنی در سال 1389 | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
17 | [PHONE]/09/06 | 5 | واگذاری پنج هزار خط تلفن ثابت، بیست هزار خط تلفن همراه و چهارده هزار پورت پرسرعت در صورت نیاز | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  | سطح استان | [NAME] | 8325 شماره واگذار گرديده [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  | *
41 | [PHONE]/09/06 |  | واگذاری پنج هزار خط تلفن ثابت، بیست هزار خط تلفن همراه و چهارده هزار پورت پرسرعت در صورت نیاز | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  | سطح استان | [NAME] | 22325 شماره واگذار گرديده [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 112
42 | [PHONE]/09/06 |  | واگذاری پنج هزار خط تلفن ثابت، بیست هزار خط تلفن همراه و چهارده هزار پورت پرسرعت در صورت نیاز | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  | سطح استان | [NAME] | 1435 پورت واگذار گرديده است |  |  |  |  |  |  |  | 10
18 | [PHONE]/09/06 | 6 | اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال براي امکان برقراری ارتباط روستاها و سایر محل های لازم در سال 1389 | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  | سطح استان | [NAME] | عدم تامين اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
19 | [PHONE]/09/06 | 7 | اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال از طريق پست بانك استان جهت تکمیل و تجهیز دفاتر خدمات بانکی روستایی استان طي سالهاي 1389 و 1390 | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  | سطح استان | [NAME] | عدم تامين اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
20 | [PHONE]/09/06 | 8 | اختصاص مبلغ هشتاد ميليارد ريال براي ایجاد زیرساختهای استان الکترونیک طي سالهاي 1389 تا 1391 | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
21 | [PHONE]/09/06 | 1 | احداث بیست دستگاه منزل سازمانی و یک باب انبار قضایی در [NAME] سالهای 1390 و 1391 | وزارت امور اقتصادي و دارايي |  | سطح استان | [NAME] | طبق اعلام مقام عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي مراتب جهت تهيه طرح توجيهي ، فني و اقتصادي به گمرك استان اعلام كه پس از تكميل مطالعات و مدارك مورد مربوطه جهت طرح در كميسيون ماده 32 ارسال [NAME]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
22 | [PHONE]/09/06 | 2 | خرید دو دستگاه خودرو سواری یا وانت دو کابین برای اداره کل گمرک استان در سال 1389 | وزارت امور اقتصادي و دارايي |  | سطح استان | [NAME] | [NAME] به مجوز صادره پس از طي مراحل قانوني از محل اعتبارات رديف متفرقه گمرك ايران اقدام [NAME]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
23 | 89-30673/م 1389/09/06 | 1 | احداث زيرساختها و مراكز خاص اطلاعاتي و تامين تجهيزات مورد نياز | وزارت اطلاعات |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
24 | [PHONE]/09/06 | 1 | احداث ساختمان اداري بازرگاني شهرستانهاي مانه و [NAME] توسط استان | وزارت بازرگاني |  | مانه و [NAME] | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | *
50 | [PHONE]/09/06 |  | احداث ساختمان اداري بازرگاني شهرستانهاي جاجرم توسط استان | وزارت بازرگاني |  | جاجرم | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
51 | [PHONE]/09/06 |  | احداث ساختمان اداري بازرگاني شهرستانهاي گرمه توسط استان | وزارت بازرگاني |  | گرمه | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
52 | [PHONE]/09/06 |  | احداث ساختمان اداري بازرگاني شهرستانهاي [NAME] استان | وزارت بازرگاني |  | فاروج | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
25 | [PHONE]/09/06 | 2 | حمايت از طراحي و تهيه نقشه فرش استان | وزارت بازرگاني |  | سطح استان | [NAME] | پيش بيني 1 ميليارد ريال از منابع استاني |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | *
26 | [PHONE]/09/06 | 3 | خريد 4 دستگاه خودرو سواري يا وانت دو كابين براي سازمان بازرگاني با كمك استان | وزارت بازرگاني |  | بجنورد | [NAME] | پيش بيني 1 ميليارد ريال از منابع استاني |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | *
27 | [PHONE]/09/06 | 4 | ايجاد رديف مستقل براي كمك به توسعه زيرساختهاي بخش بازرگاني استان در لايحه بودجه سال 1390 [NAME] | وزارت بازرگاني |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | *
28 | [PHONE]/09/06 | 5 | [NAME] هزار تني شهر بجنورد به بخش خصوصي با برگزاري مزايده توسط شركت بازرگاني دولتي ايران | وزارت بازرگاني |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
29 | [PHONE]/09/06 | 6 | [NAME] زمين نمايشگاه بين المللي شهر بجنورد از طرف سازمان بازرگاني استان به بخش خصوصي با تاييد استانداري | وزارت بازرگاني |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | *
30 | [PHONE]/09/06 | 7 | پيش بيني مبلغ نوزده ميليارد ريال براي احداث ساختمان سازمان بازرگاني استان در سال 1390 | وزارت بازرگاني |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | *
31 | [PHONE]/09/06 | 1 | احداث بیست و چهار خانه بهداشت روستایی و تکمیل پوشش کامل شبکه بهداشت در سطح استان با مشارکت استان به نسبت [NAME] سال 1389 | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
32 | [PHONE]/09/06 | 2 | تکمیل و تجهیز بخش قلب [NAME] علی از محل موافقتنامه (40-60) مشروط به [NAME] مجوزهای لازم و تامین چهل درصد از [NAME] از سوی خیرین | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
33 | [PHONE]/09/06 | 3 | تامین یک دستگاه شتاب دهنده خطی برای بیمارستان امام رضا بجنورد در سال 1389 | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
34 | [PHONE]/09/06 | 4 | تامین دو دستگاه آمبولانس اتوبوسی جهت استفاده در حوادث غیرمترقبه | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
35 | [PHONE]/09/06 | 5 | تامین پنج آمبولانس کمک دار (تویوتا) جهت تجهیز بیمارستانهای استان در سال 1389 | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
36 | [PHONE]/09/06 | 6 | [NAME] و احداث مرکز ثابت خونگیری شهرستان بجنورد ( در یکی از نقاط مرکزی و پر تردد استان) توسط استان و تجهیز مرکز به امکانات مورد نیاز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سالهای 1389 و 1390 | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
37 | [PHONE]/09/06 | 7 | احداث دانشکده پزشکی و مسجد و سالن ورزشی در پردیس جدید دانشگاه علوم پزشکی بجنورد پس از تایید طرح پردیس در سال 1390 | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
38 | [PHONE]/09/06 | 8 | اختصاص مبلغ چهارده میلیارد ریال جهت تکمیل بیمارستان سوختگی امام علی طی سالهای 1389 و 1390. مبلغ یاد شده به نسبت [NAME] جمهوری و استان (علاوه بر اعتبارات موجود) [NAME]. | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  | سطح استان | [NAME] | موضوع در دست پيگيري است |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
39 | [PHONE]/09/06 | 9 | تامین اعتبار برای توسعه و تکمیل بیمارستان نود و شش تختخوابی بنت [NAME] بجنورد | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
40 | [PHONE]/09/06 | 10 | اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال برای احداث ساختمانهای دانشگاه علوم پزشکی بجنورد با مشارکت استان به نسبت سی درصد در سالهای 1389 تا 1392 (علاوه بر اعتبارات موضوع بند (7) این تصمیم نامه) | وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
41 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ سي ميليارد ريال تسهيلات بلندمدت يارانه دار با اولويت فارغ التحصيلان و بانوان با هدف سرمايه گذاري مولد توسط بانك توسعه تعاون در سال 1389 | وزارت تعاون |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
42 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليارد ريال به صورت وجوه اداره شده از محل اعتبارات بند (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي [NAME] ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي -مصوب 1387- به منظور اعط | وزارت تعاون |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
43 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال اعتبار جهت ترويج  فرهنگ تعاون در طي سالهاي 1390-1389 | وزارت تعاون |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
44 | [PHONE]/09/06 | 4 | اختصاص مبلغ هشتاد ميليارد ريال تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش تعاونيهاي [NAME] بانكي استان و بانك توسعه تعاون به نسبت مساوي در سالهاي 1389 و 1390 | وزارت تعاون |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
45 | [PHONE]/09/06 | 5 | تسريع در احداث يا خريد ساختمان اداره كل در پايگاههاي اداري استان | وزارت تعاون |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
74 | [PHONE]/09/06 |  | احداث ساختمان ادارات تعاون اسفراین | وزارت تعاون |  | اسفراین | [NAME]
75 | [PHONE]/09/06 |  | احداث ساختمان ادارات تعاون فاروج | وزارت تعاون |  | فاروج | [NAME]
76 | [PHONE]/09/06 |  | احداث ساختمان ادارات تعاون مانه و [NAME] | وزارت تعاون |  | مانه و [NAME] | [NAME]
46 | [PHONE]/09/06 | 6 | تامين ساختمان براي شركتهاي تعاوني سهام عدالت در سال 1389 مطابق مصوبه دولت از [NAME] استان. | وزارت تعاون |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
78 | [PHONE]/09/06 |  | تامين ساختمان براي شركتهاي تعاوني سهام عدالت در سال 1389 مطابق مصوبه دولت از [NAME] استان. | وزارت تعاون |  | بجنورد | [NAME]
79 | [PHONE]/09/06 |  | تامين ساختمان براي شركتهاي تعاوني سهام عدالت در سال 1389 مطابق مصوبه دولت از [NAME] استان. | وزارت تعاون |  | جاجرم | [NAME]
80 | [PHONE]/09/06 |  | تامين ساختمان براي شركتهاي تعاوني سهام عدالت در سال 1389 مطابق مصوبه دولت از [NAME] استان. | وزارت تعاون |  | شیروان | [NAME]
81 | [PHONE]/09/06 |  | تامين ساختمان براي شركتهاي تعاوني سهام عدالت در سال 1389 مطابق مصوبه دولت از [NAME] استان. | وزارت تعاون |  | فاروج | [NAME]
82 | [PHONE]/09/06 |  | تامين ساختمان براي شركتهاي تعاوني سهام عدالت در سال 1389 مطابق مصوبه دولت از [NAME] استان. | وزارت تعاون |  | گرمه | [NAME]
83 | [PHONE]/09/06 |  | تامين ساختمان براي شركتهاي تعاوني سهام عدالت در سال 1389 مطابق مصوبه دولت از [NAME] استان. | وزارت تعاون |  | مانه و [NAME] | [NAME]
47 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ پانزده ميليارد ريال به منظور اجراي عمليات بيابان زدايي و كنترل كانون هاي بحران فرسايش بادي با مشاركت سي درصدي استان طي سالهاي 1389 و 1391 | وزارت جهاد كشاورزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
48 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ چهارصد ميليارد ريال به منظور اجراي عمليات آبخيزداري و [NAME] درصدي استان طي سالهاي 1389 تا 1393 | وزارت جهاد كشاورزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
49 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال براي [NAME] [NAME] گشت و حراست از عرصه هاي ملي و انفال توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري [NAME] طي سالهاي 1389 تا 1393 | وزارت جهاد كشاورزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
50 | [PHONE]/09/06 | 4 | اختصاص مبلغ يكصد [NAME] براي انجام عمليات اجرايي كانون اسكان عشاير مياندشت اسفراين توسط سازمان امور عشاير ايران طي سالهاي 1389 تا 1393 | وزارت جهاد كشاورزي |  | اسفراین | [NAME] | در حال مبادله موافقتنامه طرح ملي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
51 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص مبلغ [NAME] ريال براي اصلاح نژاد اسب تركمن (طرح اصلاح نژاد و حفظ ذخاير) طي سالهاي 1389 تا 1393 | وزارت جهاد كشاورزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
52 | [PHONE]/09/06 | 6 | اختصاص تسهيلات مورد نياز براي متقاضيان بخش خصوصي براي احداث و تجهيز كلينيك دامپزشكي در شهرستانهاي بجنورد، گرمه و فاروج در سال 1389 | وزارت جهاد كشاورزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
53 | [PHONE]/09/06 | 7 | [NAME] سهم مشاركت كشاورزان در احداث جاده هاي عمومي بين مزارع حداكثر به ميزان 15 درصد | وزارت جهاد كشاورزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
54 | [PHONE]/09/06 | 8 | ايجاد رديف اعتباري احداث و توسعه باغات ديم در اراضي شيبدار كشوري با تعيين سهم استان در سال 1390 | وزارت جهاد كشاورزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
55 | [PHONE]/09/06 | 9 | پيش بيني مبلغ چهل ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1390 كل كشور براي اختصاص به صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان | وزارت جهاد كشاورزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
56 | [PHONE]/09/06 | 10 | احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي درجه 3 و 4 استان از محل طرحهاي شبكه هاي فرعي و ابياري و زهكشي تا پايان سال 1392 | وزارت جهاد كشاورزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
57 | [PHONE]/09/06 | 11 | [NAME] هاي [NAME] در اراضي كشاورزي [NAME] اختصاص پنجاه درصد هزينه اجراي طرح از محل كمكهاي بلاعوض دولت و تامين باقيمانده از طريق متقاضي (در صورت نياز از محل تسهيلات بانكي) | وزارت جهاد كشاورزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
58 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون ریال برای احداث [NAME] | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME] | در مجموع مصوبات وزارت دادگستري  تامين اعتباربه نسبت یک سوم از سوی استان و دو سوم توسط وزارت دادگستری از محل اعتبارات قوه قضاییه و سازمانهای تابع طی سالهای 1389 تا 1393 و زمین مورد نیاز از طریق استان تامین [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
59 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال برای احداث مجتمع رسیدگی به جرایم اطفال | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
60 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال برای احداث مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم [NAME] | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
61 | [PHONE]/09/06 | 4 | اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای احداث ده ساختمان شورای حل اختلاف در مراکز بخشهای شهرستانهای استان | وزارت دادگستري |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
62 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص مبلغ بیست و هفت میالیارد ریال برای توسعه ساختمانهای دادگستری شهرستانهای مانه و [NAME] | وزارت دادگستري |  | مانه و [NAME] | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
100 | [PHONE]/09/06 |  | توسعه ساختمانهای دادگستری شهرستانهای جاجرم | وزارت دادگستري |  | جاجرم | [NAME]
101 | [PHONE]/09/06 |  | برای توسعه ساختمانهای دادگستری بخش راز و [NAME] | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME]
63 | [PHONE]/09/06 | 6 | اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای تهیه زمین و احداث ساختمان دادگستری و دادسرای شهرستان گرمه | وزارت دادگستري |  | گرمه | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
64 | [PHONE]/09/06 | 7 | اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای الکترونیکی کردن بایگانی راکد دادگستری استان | وزارت دادگستري |  | سطح استان | [NAME] | طبق اعلام دادگستري كل استان ،اعتبار سهم وزارت دادگستري تامين [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
65 | [PHONE]/09/06 | 8 | صدور مجوز خرید شش دستگاه خودرو سواری و پنج دستگاه مینی بوس | وزارت دادگستري |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
66 | [PHONE]/09/06 | 9 | اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال و پانصد میلیون ریال برای تکمیل محوطه و دیوارکشی ساختمانهای شورای حل اختلاف استان و تعمیرات اسای ساختمان دادگستری استان و شهرستانها | وزارت دادگستري |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
67 | [PHONE]/09/06 | 10 | اختصا ص مبلغ پانزده میلیارد ریال برای احداث ساختمان ادارات ثبت اسناد و املاک در فاروج | وزارت دادگستري |  | فاروج | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
107 | [PHONE]/09/06 |  | ا حداث ساختمان ادارات ثبت اسناد و املاک در مانه و [NAME] | وزارت دادگستري |  | مانه و [NAME] | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
108 | [PHONE]/09/06 |  | احداث ساختمان ادارات ثبت اسناد و املاک در جاجرم | وزارت دادگستري |  | جاجرم | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
109 | [PHONE]/09/06 |  | احداث ساختمان ادارات ثبت اسناد و املاک در  گرمه | وزارت دادگستري |  | گرمه | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
68 | [PHONE]/09/06 | 11 | اختصا ص مبلغ دوازده میلیارد ریال برای احداث ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
69 | [PHONE]/09/06 | 12 | اختصاص مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال برای اجرای طرح کاداستر در سطح استان | وزارت دادگستري |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
70 | [PHONE]/09/06 | 13 | اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال برای توسعه ساختمان اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
71 | [PHONE]/09/06 | 14 | اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای تکمیل و [NAME] [NAME] فرهنگی و تربیتی زندان بجنورد | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
72 | [PHONE]/09/06 | 15 | اختصاص مبلغ هفت میلیارد ریال برای احداث سوله آموزش فنی و حرفه ای  زندان بجنورد | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
73 | [PHONE]/09/06 | 16 | اختصاص مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیارد ریال برای احداث سوله ورزشی زندان بجنورد | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
74 | [PHONE]/09/06 | 17 | اختصاص مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون ریال برای احداث سوله ورزشی زندان شیروان | وزارت دادگستري |  | شیروان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
75 | [PHONE]/09/06 | 18 | خرید پنج دستگاه خودرو سواری برای زندانهای استان | وزارت دادگستري |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
76 | [PHONE]/09/06 | 19 | اختصاص مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال برای خرید یا احداث ساختمان ادارات تعزیرات حکومتی شهرستانهای شیروان | وزارت دادگستري |  | شیروان | [NAME] | در حال پيگيري جهت تامين اعتبار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
77 | [PHONE]/09/06 |  | خرید یا احداث ساختمان ادارات تعزیرات حکومتی شهرستانهای اسفراین | وزارت دادگستري |  | اسفراین | [NAME]
77 | [PHONE]/09/06 | 20 | اختصاص مبلغ سی و نه میلیارد ریال برای احداث ساختمان مرکزی پزشکی [NAME] | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
78 | [PHONE]/09/06 | 21 | اختصاص مبلغ بیست و شش میلیارد ریال برای احداث ساختمانهای مرکز پزشکی قانونی شهرستان های شیروان | وزارت دادگستري |  | شیروان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
79 | [PHONE]/09/06 |  | و احداث ساختمانهای مرکز پزشکی قانونی شهرستان های اسفراین | وزارت دادگستري |  | اسفراین | [NAME]
80 | [PHONE]/09/06 |  | مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال برای هر کدام از شهرستانهای فاروج | وزارت دادگستري |  | فاروج | [NAME]
81 | [PHONE]/09/06 |  | مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال برای هر کدام از شهرستانهای جاجرم | وزارت دادگستري |  | جاجرم | [NAME]
82 | [PHONE]/09/06 |  | مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال برای هر کدام از شهرستانهای  گرمه | وزارت دادگستري |  | گرمه | [NAME]
83 | [PHONE]/09/06 |  | مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال برای هر کدام از شهرستانهای مانه و [NAME] | وزارت دادگستري |  | مانه و [NAME] | [NAME]
79 | [PHONE]/09/06 | 22 | بررسی موانع انتقال زندانهای بجنورد به خارج شهر | وزارت دادگستري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
80 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ هشتاد میلیارد ریال به منظور ساخت، تکمیل و تجهیز پایگاههای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و استان به نسبت [NAME] طی دو سال به سپاه استان واگذار شود | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
81 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال توسط سپاه پاسداران و استان به نسبت [NAME] در راستای مقابله با تهدیدات نرم و اجرای طرحهای مقابله با انحرافات فرهنگی طی سالهای 1389 و 1390 | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
82 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال جهت احداث مجتمع آموزشی و ورزشی ارتش در استان از محل اعتبارات فرهنگی و ورزشی استان | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
83 | [PHONE]/09/06 | 4 | اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال طی سه سال به نسبت مساوی توسط استان و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس جهت احداث موزه دفاع مقدس استان | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
84 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص مبلغ چهارده میلیارد ریال توسط استان و سپاه پاسداران به نسبت [NAME] طور سالیانه به منظور اجرای برنامه راهیان نور | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
85 | [PHONE]/09/06 | 6 | اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی طی دو سال به منظور حمایت از نخبگان دفاعی استان که در [NAME] آموزشی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
86 | [PHONE]/09/06 | 7 | اختصاص مبلغ شصت میلیارد ریال از اعتبارات [NAME] پاسداران و استان به نسبت [NAME] منظور احداث، تجهیز و تقویت کانونهای فرهنگی، ورزشی و [NAME] سال | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
87 | [PHONE]/09/06 | 8 | اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال به طور مساوی از بودجه های فرهنگی استان و سپاه پاسداران جهت برگزاری کنگره سرداران شهید استان و شهیدان استان خراسان شمالی | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
88 | [PHONE]/09/06 | 9 | اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی جهت احداث، توسعه، ارتقا و تجهیز اماکن درمانی نیروهای مسلح در سطح استان برای استفاده عموم مردم پس از بهره برداری با توزیع آن توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
89 | [PHONE]/09/06 | 10 | اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال جهت تکمیل سالن ورزشی چند منظوره ارتش در استان برای استفاده عموم پس از بهره برداری از [NAME] استانی | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
90 | [PHONE]/09/06 | 11 | اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان نیروهای مسلح استان | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
91 | [PHONE]/09/06 | ب | استانداری خراسان شمالی موظف است نسبت به [NAME] به [NAME] فروشگاه اتکا اقدام نماید | [NAME] و پشتیبانی نیروها مسلح |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
92 | [PHONE]/09/06 | 1 | [NAME]-گرگان از محل طرح به شماره طبقه بندی 40701067 در سال 1390 | [NAME] |  | فاروج- شيروان-بجنورد-مانه و [NAME] | [NAME] | مطالعات فاز 1 انجام ، مطالعات تفصيلي توسط مهندس مشاور در دست انجام است. طرح در سال 89 داراي رديف اجرايي گرديده [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
93 | [PHONE]/09/06 | 2 | [NAME]-جوین از محل طرح به شماره طبقه بندی 40701067در سال 1390 | [NAME] |  | بجنورد-اسفراين | [NAME] | [NAME] اتصال [NAME] به [NAME] انتخاب و مطالعه در دست انجام است . طرح در سال 89 داراي رديف اجرايي گرديده [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
94 | [PHONE]/09/06 | 3 | شروع اجرای قطعات(2)و(3) محور بجنورد-چمن بید-آزادشهر از محل طرح به شماره طبقه بندی 40702043 توسط شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در سال 1389 | [NAME] |  | مانه و [NAME] | [NAME] | مناقصه قطعه دوم در [NAME] است |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
95 | [PHONE]/09/06 | 4 | احداث کنارگذر آشخانه از محل طرح به شماره طبقه بندی 40702043 توسط شرکت ساخت و توسعه زیبناهای حمل و نقل کشور | [NAME] |  | مانه و [NAME] | [NAME] | مطالعات امكان سنجي انجام و مشاور انتخاب [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
96 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص مبلغ چهل میلیارد ریال برای خرید ماشین آلات، تجهیزات راهداری و خودرو سواری کمک دار تویوتا لندکروز و ویتارا در سال 1389 | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | 8280 ميليون ريال در سال89 تخصيص اعتبار گرديده است |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
97 | [PHONE]/09/06 | 6 | بهسازی و آسفالت راه های روستایی استان به نحوی که تا پایان سال 1392 به متوسط کشوری برسد | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | در دست پيگيري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
98 | [PHONE]/09/06 | 7 | احداث ساختمان راهداری مرکزی استان | [NAME] |  | بجنورد | [NAME] | در دست پيگيري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
99 | [PHONE]/09/06 | 8 | احداث ساختمان اداره کل راه و ترابری استان با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | بجنورد | [NAME] | در دست پيگيري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
100 | [PHONE]/09/06 | 9 | اختصاص مبلغ نود میلیارد ریال برای نوسازی [NAME] از محل اعتبارات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | ثبت تعداد 42 دستگاه ميني بوس در سامانه و معرفي تعداد 22 دستگاه به بانك با پيش بيني اعتبار 12710 ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | *
101 | [PHONE]/09/06 | 10 | توسعه و بهسازی فرودگاه بجنورد به نحوی که به سطح فرودگاه های با مرز مجاز بین المللی برسد. از محل اعتبارات قسمت (الف) [NAME] (12) قانون بودجه سال 1389 | [NAME] |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
102 | [PHONE]/09/06 | 11 | اجرای قطعه دوم [NAME] [NAME] سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | اسفراین | [NAME] | مطالعات مرحله اول بام-دوغايي به تصويب رسيده و اجرايي [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
103 | [PHONE]/09/06 | 12 | [NAME] یکصدو پنجاه نفر نیروی متخصص مورد نیاز برای اداره کل راه و ترابری با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور. | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | در دست پيگيري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
104 | [PHONE]/09/06 | 13 | اجرای باند دوم راه بجنورد-اسفراین-سبزوار طی سالهای 1389 و 1391 | [NAME] |  | بجنورد-اسفراين | [NAME] | در حال انجام تشريفات مناقصه ([NAME] به تامين اعتبار از منابع استاني جهت تكميل مبادي ورودي شهر اسفراين بعنوان جزئي از [NAME]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
105 | [PHONE]/09/06 | 14 | تخصیص صددرصد مبلغ سیصدوپنجاه میلیارد ریال جهت تکمیل فرودگاه بجنورد طی سالهای 1389 و 1390 با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
106 | [PHONE]/09/06 | 15 | اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای [NAME] هواشناسی کاربردی استان | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | در دست پيگيري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
107 | [PHONE]/09/06 | 16 | اختصاص مبلغ هشت میلیارد ریال برای تجهیز ادوات فنی هواشناسی فرودگاهی با مشارکت استان به نسبت [NAME] | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | در دست پيگيري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
108 | [PHONE]/09/06 | 17 | [NAME] برای پستهای بلاتصدی اداره کل هواشناسی استان | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | در دست پيگيري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
109 | [PHONE]/09/06 | 18 | تکمیل جاده اصلی بجنورد به جاده جنگل گلستان تا پایان سال 1390 از محل منابع داخلی مربوط با اختصاص اعتبار مناسب توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور | [NAME] |  | بجنورد-مانه و [NAME] | [NAME] | مطالعات فاز دوم جاده اصلي بجنورد-آزاد شهر اجرايي شده و قطعه اول آن نيز به پيمانكار واگذار گرديده [NAME]. [NAME] قطعه دوم نيز در دست اقدام [NAME]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
110 | [PHONE]/09/06 | 19 | واگذاری زمین متعلق به اداره کل راه و ترابری به شهرداری بجنورد در قبال زمین معوض برای پروزه بزرگ فرهنگی،گردشگری، ورزشی و تجاری شهر بجنورد | [NAME] |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
111 | [PHONE]/09/06 | 1 | تامین اعتبار خرید یا احداث (450) [NAME] و [NAME] سازمان بهزیستی طی سالهای 1389 و 1390. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
112 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
113 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
114 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
115 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
116 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
117 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
118 | [PHONE]/09/06 |  | تامین اعتبار خرید یا احداث (1050) [NAME] برای مددجویان کمیته امداد [NAME] 1389 و 1390 | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME]
119 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
120 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
121 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
122 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
123 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
124 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
112 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال برای تهیه 2100 جهزیه برای مدد جویان کمیته امداد [NAME] ده میلیون ریال طی سالهای 1389 و 1390. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
113 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
114 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
115 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
116 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
117 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
118 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
119 | [PHONE]/09/06 |  | اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال برای تهیه 900 جهزیه برای مددجویان و معلولان سازمان بهزیستی با سرانه ده میلیون ریال طی سالهای 1389 و 1390. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME]
120 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
121 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
122 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
123 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
124 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
125 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
113 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ هجده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال برای تامین لوازم منازل 1750 نفر از مددجویان کمیته امداد [NAME] سرانه هفت میلیون و پانصد هزار ریال. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
114 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
115 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
116 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
117 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
118 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
119 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
120 | [PHONE]/09/06 |  | اختصاص مبلغ هجده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال برای تامین لوازم منازل 750 نفر از مدد جویان و معلولان سازمان بهزیستی با سرانه هفت میلیون و پانصد هزار ریال. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME]
121 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
122 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
123 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
124 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
125 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
126 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
114 | [PHONE]/09/06 | 4 | اختصاص مبلغ بیست و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال برای تعمیر و احداث سرویس بهداشتی و حمام 2100 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد [NAME] سرانه هفت میلیون و پانصدهزار ریال . | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
115 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
116 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
117 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
118 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
119 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
120 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
121 | [PHONE]/09/06 |  | اختصاص مبلغ بیست و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال برای تعمیر و احداث سرویس بهداشتی 900 [NAME] معلولان و مددجویان سازمان بهزیستی با سرانه هفت میلیون و پانصدهزار ریال . | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME]
122 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
123 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
124 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
125 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
126 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
127 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
115 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص مبلغ شش میلیارد ریال برای انجام لوله [NAME] 1400 نفر از مددجویان کمیته امداد [NAME]. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
116 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
117 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
118 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
119 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
120 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
121 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
122 | [PHONE]/09/06 |  | اختصاص مبلغ شش میلیارد ریال برای انجام لوله [NAME]600 نفر از مدد جویان و [NAME] بهزیستی با سرانه سه میلیون ریال. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME]
123 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
124 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
125 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
126 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
127 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
128 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
116 | [PHONE]/09/06 | 6 | اختصاص مبلغ پانزده میلیارد ریال برای احداث مجتمع فرهنگی و تربیتی کمیته امداد [NAME] (تعهدات [NAME]). | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
117 | [PHONE]/09/06 | 7 | اختصاص مبلغ شش میلیارد ریال برای کمک به گروههای [NAME] بهزیستی استان طی سالهای 1389 و 1390 | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
118 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME]
119 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
120 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
121 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
122 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
123 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
118 | [PHONE]/09/06 | 8 | اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای احداث دو مرکز امور [NAME] اجتماعی ( بانوان و کودکان بی سرپرست) در [NAME] در سال 1389 | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
119 | [PHONE]/09/06 | 9 | اختصاص مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کمک به [NAME] توانبخشی معلولین استان در سال 1389 | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
120 | [PHONE]/09/06 | 10 | اختصاص مبلغ شش میلیارد ریال برای احداث و تجهیز دو مرکز شبانه روزی نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست در بجنورد طی سالهای 1389 و 1390 | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
121 | [PHONE]/09/06 | 11 | [NAME] نه میلیارد و سیصد میلیون ریال برای احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای هلال احمر بجنورد | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
122 | [PHONE]/09/06 |  | [NAME] ریال برای پایگاه امدادی شهرستان اسفراین | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | اسفراین | [NAME]
122 | [PHONE]/09/06 | 12 | اختصاص مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال برای کمک به احداث [NAME] توانبخشی بهزیستی استان در بجنورد  (با زیربنای چهارهزارمترمربع). | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
123 | [PHONE]/09/06 | 13 | اجرای خط دوم تولید اوره و آمونیاک پتروشیمی خراسان توسط شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) در صورت داشتن منابع و توجیه اقتصادی | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
124 | [PHONE]/09/06 | 14 | اختصاص مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال برای احداث پایگاه هلال احمر در شهرستان فاروج. | وزارت رفاه و تامين اجتماعي |  | فاروج | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
125 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای احداث وتجهیز ساختمان اداری وآزمایشگاهی اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان به نسبت چهل درصد استان و شصت درصد [NAME] و [NAME] ایران طی سالهای 1389 تا 1391 | وزارت صنايع و معادن |  | بجنورد | [NAME] | پيگيري جهت تامين [NAME] در دست انجام است |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | *
126 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ پنجاه و [NAME] میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت شهرکها ونواحی صنعتی استان [NAME] تکمیل امکانات زیربنایی شهرکها ونواحی [NAME] در سال 1389 | وزارت صنايع و معادن |  | سطح استان | [NAME] | [NAME] در [NAME] سفر دوم مي باشد. تا كنون 41 ميليارد ريال در [NAME]. |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  | *
127 | [PHONE]/09/06 | 3 | مطالعه طراحی واجرای سیستم بازچرخانی پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی بجنورد از محل اعتبارات ملی ردیف 3031003 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 و 1390 | وزارت صنايع و معادن |  | بجنورد | [NAME] | مطالعات اوليه به اتمام رسيده و در مرحله برگزاري مناقصه مي باشد. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | *
128 | [PHONE]/09/06 | 4 | [NAME] عملیات  اکتشاف عمومی مس درمنطقه صفی آباد توسط سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور و استان به نسبت مساوی به شرط آزاد بودن محدوده های معدنی طی سالهای 1389 و 1390 | وزارت صنايع و معادن |  | اسفراین | [NAME] | در سنوات گذشته از منابع استاني جهت انجام اكتشاف مس در منطقه صفي آباد مبالغي هزينه شده كه اكتشافات مقدماتي ، تهيه نقشه زمين شناسي اقتصادي و هم چنين اكتشافات تكميلي منطقه صورت گرفته است. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | *
129 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال برای مطالعه و احداث پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1390 و 1391 | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
130 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال برای کمک به دانشگاه بجنورد با اولویت توسعه تحصیلات تکمیلی در سطح استان طی سالهای 1389 تا 1391. همچنین بدین منظور مبلغ ده میلیارد ریال توسط استان و ده میلیارد ریال توسط نهاد ریاست جمهوری اختصاص می یابد | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
131 | [PHONE]/09/06 | ب | مبلغ پنج میلیارد ریال توسط استان برای تکمیل ساختمان اداری و آموزشی دانشکده علوم اختصاص می یابد | وزارت علوم، تحقيقات و فناوري |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
132 | [PHONE]/09/06 | 1 | تكميل ساختمان اداره كل فر هنگ و [NAME] در سال 1389 | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
133 | [PHONE]/09/06 | 2 | [NAME] فرهنگ ديجيتال در سال 1389 | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
134 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای كمك به انجام فعاليتهاي فرهنگي وهنري در سال 1389 | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
135 | [PHONE]/09/06 | 4 | اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال برای انجام فعاليتهاي  قراني در سال 1389 | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
136 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای كمك به كانون هاي [NAME] در سال 1389 | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
137 | [PHONE]/09/06 | 6 | تكميل ساختمان كتابخلنه مركزي بجنورد با مشارکت استان و تجهیز آن توسط وزارت فرهنگ و [NAME] طی سالهای 1389 و 1390 | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
138 | [PHONE]/09/06 | 7 | اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای تجهيز مراكز [NAME] در سال 1389 | وزارت فرهنگ وارشاد [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
139 | [PHONE]/09/06 | 1 | تکمیل مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگری امام علی بجنورد طی سالهای 1389 و 1390 | وزارت كار و امور اجتماعي |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
140 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال [NAME] قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا برای کمک به اجرای طرحهای اشتغالزای استان طی سالهای 1389 و 1390 | وزارت كار و امور اجتماعي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
141 | [PHONE]/09/06 | 3 | [NAME] دو خوابگاه برای مراکز اموزش فنی و حرفه ای استان از محل اعتبارات استانی و تجهیز توسط وزارت کار و امور اجتماعی | وزارت كار و امور اجتماعي |  | جاجرم | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
142 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت كار و امور اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
142 | [PHONE]/09/06 | 4 | احداث ساختمان اداره کل کار و امور اجتماعی استان طی سالهای 1389 و 1390 | وزارت كار و امور اجتماعي |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
143 | [PHONE]/09/06 | 5 | احداث ساختمان ادارات کار و امور اجتماعی شهرستانهای فاقد ساختمان توسط استان | وزارت كار و امور اجتماعي |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
144 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت كار و امور اجتماعي |  | شیروان | [NAME]
145 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت كار و امور اجتماعي |  | اسفراین | [NAME]
146 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت كار و امور اجتماعي |  | جاجرم | [NAME]
147 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت كار و امور اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
148 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت كار و امور اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
149 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت كار و امور اجتماعي |  | فاروج | [NAME]
144 | [PHONE]/09/06 | 6 | احداث استخر سرپوشیده در مجتمع ورزشی کارگران اسفراین | وزارت كار و امور اجتماعي |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
145 | [PHONE]/09/06 | 7 | احداث و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای مورد نیاز با مشارکت استان | وزارت كار و امور اجتماعي |  | مانه و [NAME] | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
146 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت كار و امور اجتماعي |  | گرمه | [NAME]
146 | [PHONE]/09/06 | 1 | تامین اعتبار احداث ساختمانهای بخشداری راز و [NAME] استانی | [NAME] |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
147 | [PHONE]/09/06 |  | تامین اعتبار احداث ساختمانهای بخشداری صفی آباد از محل اعتبارات استانی | [NAME] |  | اسفراین | [NAME]
148 | [PHONE]/09/06 |  | تامین اعتبار احداث ساختمانهای فرمانداری گرمه از محل اعتبارات استانی | [NAME] |  | گرمه | [NAME]
149 | [PHONE]/09/06 |  | تامین اعتبار احداث ساختمانهای بنیاد نخبگان بجنورد از محل اعتبارات استانی | [NAME] |  | بجنورد | [NAME]
147 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ سی و پنج میلیارد ریال در راستای بهبود و ارتقای شاخصهای عمران و خدمات شهری با رویکرد اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی،توسعه و ایجاد فضای سبز و پارکها، هویت بخشی به منظر شهری و مبلمان شهری [NAME] سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
148 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ پانزده میلیارد ریال برای تهیه و اجرای  طرحهای جامع ایمنی در برابر [NAME] سوزی با رویکرد ساخت، تجهیز و توسعه ایستگاههای آتش نشانی و اجرای طرحهای جامع پسماند شهرها غیر از شهرهای شیروان، بجنورد، اسفراین و آشخانه طی سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
149 | [PHONE]/09/06 | 4 | اختصاص مبلغ پانزده میلیارد ریال برای تکمیل و [NAME] طرح [NAME] پسماند شهرهای بجنورد، اسفراین، آشخانه و شیروان در سال 1389 | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
150 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال برای بهبود حمل و نقل عمومی با رویکرد ایمن سازی معابر و کمک به توسعه ناوگان عمومی، ساماندهی و ایمن سازی شبکه معابر طی سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
151 | [PHONE]/09/06 | 6 | اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای کمک به خرید وتجهیز ماشین آلات عمرانی- خدماتی شهرداریها و بهسازی گلزار شهدای [NAME] 1389 و 1390 | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
152 | [PHONE]/09/06 | 7 | اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال برای کمک به دهیاری های استان طی سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
153 | [PHONE]/09/06 | 8 | [NAME] دستگاه اتوبوس برای نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در سطح استان | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
154 | [PHONE]/09/06 | 9 | تامین اعتبار لازم برای بایگانی الکترونیکی اسناد سجلی به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به نسبت [NAME] توسط سازمان ثبت احوال و پنجاه درصد توسط استان طی سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | صحافي بيش از 550 جلد سند ، جداسازي بيش از 1.830.000 برگ سند |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | *
155 | [PHONE]/09/06 |  | تامین اعتبار لازم برای ایجاد زیر ساختهای صدور کارت ملی هوشمند به مبلغ پنج میلیارد ریال و پانصد میلیون ریال به نسبت [NAME] توسط سازمان ثبت احوال و پنجاه درصد توسط استان طی سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | سطح استان | [NAME]
155 | [PHONE]/09/06 | 10 | افزایش زیربنای ساختمان استانداری خراسان شمالی از 5800 مترمربع به 10800 مترمربع و اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل ساختمان یادشده با مشارکت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پس از [NAME] مجوزهای قانونی در سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
156 | [PHONE]/09/06 | 11 | تهاتر اموال غیرمنقول مازاد استانداری [NAME] پنج هکتاری متعلق به شهرداری بجنورد برای احداث ساختمان جدید استانداری | [NAME] |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
157 | [PHONE]/09/06 | 12 | تامین دوازده دستگاه خودرو عملیاتی برای استانداری از [NAME] استانی | [NAME] |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
158 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ هفتاد ميليارد ريال براي كمك به اجرای طرحهاي [NAME] طي سالهاي 1389 و 1390 از محل رديف متفرقه ملي علاوه بر اعتبارات استاني. از مبلغ مذكور، مبلغ سي ميليارد ريال در سال 1389 اختصاص مي يابد. | وزارت مسكن و شهرسازي |  | سطح استان | [NAME] | در دست پيگيري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
159 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ شصت ميليارد ريال براي احیا و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری [NAME] و شهرداريهاي استان به نسبت مساوي در سال 1389 | وزارت مسكن و شهرسازي |  | [NAME] | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
160 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | بجنورد | [NAME]
161 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | گرمه | [NAME]
162 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | جاجرم | [NAME]
163 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | شیروان | [NAME]
164 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | فاروج | [NAME]
165 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
160 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ سي ميليارد ريال براي ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی استان با مشاركت استان و شهرداريهاي استان به نسبت مساوي در سال 1389 | وزارت مسكن و شهرسازي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
161 | [PHONE]/09/06 | 4 | اتمام بیمارستانهای نیمه تمام (فاروج، آشخانه) و مرکز بهداشتی درمانی راز و [NAME] سال 1389 با اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال از محل منابع در اختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ريس جمهور علاوه بر اعتبارات سال جاري. | وزارت مسكن و شهرسازي |  | فاروج | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
162 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | مانه و [NAME] | [NAME]
163 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | بجنورد | [NAME]
162 | [PHONE]/09/06 | 5 | تکمیل بیمارستان شیروان تا پايان سال مالي 1390 | وزارت مسكن و شهرسازي |  | شیروان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
163 | [PHONE]/09/06 | 6 | اختصاص تسهيلات مورد نياز مسکن روستایی در [NAME] محدوديت | وزارت مسكن و شهرسازي |  | [NAME] | [NAME] | معرفي 701متقاضي به بانك براي دريافت تسهيلات، 363 فقره عقد قرارداد و 4فقره صدور پايانكار |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | *
164 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | بجنورد 2250واحد | [NAME] | معرفي 1304متقاضي به بانك براي دريافت تسهيلات، 741 فقره عقد قرارداد و 3فقره صدور پايانكار |  |  |  |  |  |  |  | 13
165 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | گرمه-جاجرم 650واحد | [NAME] | معرفي 584متقاضي به بانك براي دريافت تسهيلات، 419 فقره عقد قرارداد و 8فقره صدور پايانكار |  |  |  |  |  |  |  | 24
166 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | شیروان 1500واحد | [NAME] | معرفي 836متقاضي به بانك براي دريافت تسهيلات، 336 فقره عقد قرارداد و 1فقره صدور پايانكار |  |  |  |  |  |  |  | 12
167 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | [NAME] | [NAME] | معرفي 893متقاضي به بانك براي دريافت تسهيلات، 455 فقره عقد قرارداد و 6فقره صدور پايانكار |  |  |  |  |  |  |  | 21
168 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت مسكن و شهرسازي |  | مانه و [NAME] 1400واحد | [NAME] | معرفي 840متقاضي به بانك براي دريافت تسهيلات، 513فقره عقد قرارداد و 5فقره صدور پايانكار |  |  |  |  |  |  |  | 12
164 | [PHONE]/09/06 | 1 | مطالعه و اجرای خط تقویتی 16 اینچ جاجرم بطول بیست کیلومتر به منظور توسعه گازرسانی به کارخانه [NAME] | وزارت نفت |  | جاجرم | [NAME] | در حال تهيه مدارك پيمان جهت انتخاب مشاور |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
165 | [PHONE]/09/06 | 2 | مطالعه و بررسی احداث فاز دوم خط انتقال تقویتی گاز بجنورد-اسفراین | وزارت نفت |  | بجنورد- اسفراين | [NAME] | در حال بررسي در مديريت برنامه ريزي شرگت گاز ايران |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
166 | [PHONE]/09/06 | 3 | [NAME]  شیروان فاز يك | وزارت نفت |  | شيروان | [NAME] | در حال لبلاغ به پيمانكار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | *
167 | [PHONE]/09/06 |  | [NAME]  شیروان فاز دو | وزارت نفت |  | شيروان | [NAME] | فاز دو در طي سه سال بعد از اجراي فاز اول قابل اجرا مي باشد |  |  |  |  |  |  |  | 0
168 | [PHONE]/09/06 |  | [NAME] بجنورد فاز يك | وزارت نفت |  | بجنورد | [NAME] | در حال برگزاري تشريفات مناقصه |  |  |  |  |  |  |  | 0
169 | [PHONE]/09/06 |  | [NAME] بجنورد فاز دو | وزارت نفت |  | بجنورد | [NAME] | فاز دو  بعد از اجراي فاز اول قابل اجرا مي باشد |  |  |  |  |  |  |  | 0
170 | [PHONE]/09/06 |  | [NAME] بجنورد فاز سه | وزارت نفت |  | بجنورد | [NAME] | فاز سه در طي پنج سال بعد از اجراي فاز دوم قابل اجرا مي باشد |  |  |  |  |  |  |  | 0
167 | [PHONE]/09/06 | 4 | گاز رسانی به دویست روستای بالای یکصد خانوار طی سالهای 1389 تا 1391 | وزارت نفت |  | سطح استان | [NAME] | د رحال اجرا |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  | *
168 | [PHONE]/09/06 | 5 | احداث ساختمان های اداری و پست امداد گاز شهرهای گاز رسانی شده | وزارت نفت |  | سطح استان | [NAME] | ساختمان اداره كل در شهر بجنورد با 31% پيشرفت در دست احداث ،ساير ساختمانها در مرحله پيگيري مي باشد.(مطالعات مقدماتي ، طراحي ، تهيه زمين ) |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | *
169 | [PHONE]/09/06 | 1 | مطالعه و اجراي رينگ آب شهر بجنورد در قالب طرح [NAME] شهر بجنورد پس از [NAME] مجوزهاي قانوني لازم (همزمان با اجراي طرح) | وزارت نيرو |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
170 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ هشتاد ميليارد ريال براي تكميل مجتمع هاي آبرساني روستايي شيرين دره ، پيره پسكن ، ينگه قلعه ، سراني ، پرسه سو ، راز و [NAME] آمند و كليماني طي سالهاي 1389 تا 1391 | وزارت نيرو |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
171 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ هفتاد ميليارد ريال براي اصلاح شبكه هاي استان با مشاركت سي درصدي استان طي سالهاي 1389 تا 1391 | وزارت نيرو |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
172 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت نيرو |  | اسفراین | [NAME]
173 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت نيرو |  | شیروان | [NAME]
174 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت نيرو |  | مانه و [NAME] | [NAME]
175 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت نيرو |  | جاجرم | [NAME]
176 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت نيرو |  | فاروج | [NAME]
177 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت نيرو |  | گرمه | [NAME]
172 | [PHONE]/09/06 | 4 | تكميل خط و پست 132 كيلوولت بام صفي آباد و آشخانه در سال 1390 | وزارت نيرو |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
173 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت نيرو |  | مانه و [NAME] | [NAME]
173 | [PHONE]/09/06 | 5 | احداث بند و ايستگاه پمپاژ بش قارداش پس از [NAME] مجوزهاي قانوني لازم تا پايان سال 1392 | وزارت نيرو |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
174 | [PHONE]/09/06 | 6 | [NAME] با مسوليت معاون اول رييس جمهور و با حضور وزير نيرو و استانداران استانهاي گلستان و خراسان شمالي و نمايندگان استانهاي [NAME] در مجلس شوراي [NAME] براي بررسي شروع عمليات اجرايي طرح هاي تأمين آب استان از جمله سدهاي گراتي اسفراين، دربند و قردان | وزارت نيرو |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
175 | [PHONE]/09/06 | 7 | شروع عمليات اجرايي طرح آبرساني به شيروان با هدف اتصال به سد بارزو شيروان | وزارت نيرو |  | شیروان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
176 | [PHONE]/09/06 | 8 | شروع عمليات آبرساني به شهرهاي فاروج ، آشخانه و راز پس از تكميل مطالعات و [NAME] مجوزهاي قانوني لازم در سال 1390 | وزارت نيرو |  | فاروج | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
177 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت نيرو |  | مانه و [NAME] | [NAME]
178 | [PHONE]/09/06 |  |  | وزارت نيرو |  | بجنورد | [NAME]
177 | [PHONE]/09/06 | 9 | شروع عمليات اجرايي فاضلاب شيروان پس از [NAME] مجوزهاي قانوني لازم در سال 1390 | وزارت نيرو |  | شیروان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
178 | [PHONE]/09/06 | 10 | احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي درجه 3 و 4 استان از محل اعتبارات طرح كمكهاي فني و [NAME] (ساختمان شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي) تا پايان سال 1392 | وزارت نيرو |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
179 | [PHONE]/09/06 | 11 | [NAME] آبها و آبهاي زمستانه بمنظور احياي سفره هاي زيرزميني و قناتهاي شهرستان گرمه در سال 1390 | وزارت نيرو |  | گرمه | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
180 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي جهت كمك به اجرا و تكميل طرحهاي توليدي و اقتصادي استان در سالهاي 1389 و 1390 در چارچوب ضوابط بانكي | بانك مركزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
181 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ هشتاد ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه از منابع بانكها براي متقاضيان با معرفي استانداري در سالهاي 1389 و 1390 | بانك مركزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
182 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه از [NAME] براي طرحهاي خود اشتغالي كميته امداد و سازمان بهزيستي [NAME] در سالهاي 1389 و 1390 ( تاسقف يكصد ميليون ريال براي هر طرح) | بانك مركزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
183 | [PHONE]/09/06 | 4 | اختصاص مبلغ دويست ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه از منابع بانكها براي اجراي طرحهاي اشتغالزايي و ساير امور مربوط به ايثارگران استان با معرفي بنيادشهيد و امور ايثارگران طي سالهاي 1389 و 1390 | بانك مركزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
184 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص باقيمانده تسهيلات بانكي مصوب بنگاههاي زودبازده استان از سال 1384 تا 1388 براي اجرا و تكميل طرحهاي مصوب كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان در سال 1389 | بانك مركزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
185 | [PHONE]/09/06 | 6 | اختصاص مبلغ دو هزار ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي آمايش صنعت و معدن استان علاوه بر سي و نه طرح فعلي | بانك مركزي |  | سطح استان | [NAME] | پيگيري در جهت معرفي طرح و كارسازي مبلغ ابلاغي در دست اقدام [NAME]. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | *
186 | [PHONE]/09/06 | 7 | تامين منابع ارزي طرح سيمان سمنگان | بانك مركزي |  | سطح استان | [NAME] | فاز اول كارخانه سيمان [NAME] يك ميليون تن در سال با پيشرفت فيزيكي حدود 40 درصد [NAME] قدس رضوي در دست اقدام است.بانك صنعت و معدن ايران با اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به صورت سنديكايي [NAME] مي باشد كه موضوع در دست پيگيري است. |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | *
187 | [PHONE]/09/06 | 8 | اختصاص تسهيلات لازم براي طرحهاي مربوط به وزارت بازرگاني | بانك مركزي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
188 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی استان با مشارکت استان به نسبت چهل درصد [NAME] 1389 و 1390 علاوه بر تعهدات دوره قبل | [NAME] |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
189 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال برای تکمیل ساماندهی گلزار شهدای [NAME] مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
190 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | شیروان | [NAME]
191 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | اسفراین | [NAME]
192 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | فاروج | [NAME]
193 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | مانه و [NAME] | [NAME]
194 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | جاجرم | [NAME]
195 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | گرمه | [NAME]
190 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ پانزده میلیارد ریال برای احداث دوازده مرکز فرهنگی در جنب گلزار شهدای [NAME] مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 و 1390 | [NAME] |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
191 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | شیروان | [NAME]
192 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | اسفراین | [NAME]
193 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | فاروج | [NAME]
194 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | مانه و [NAME] | [NAME]
195 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | جاجرم | [NAME]
196 | [PHONE]/09/06 |  |  | [NAME] |  | گرمه | [NAME]
191 | [PHONE]/09/06 | 1 | تقویت اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام ورزشی استان تا سال 1390 (15000 نفري) | سازمان تربيت بدني |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
192 | [PHONE]/09/06 |  | تقویت اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام ورزشی استان تا سال 1390 (6000 نفري) | سازمان تربيت بدني |  | بجنورد | [NAME]
192 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال برای مطالعه و احداث هشت گود ورزش باستانی (زورخانه) در شهرستانهای استان طی سالهای 1390 و 1391 | سازمان تربيت بدني |  | شیروان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
193 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | اسفراین | [NAME]
194 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | بجنورد | [NAME]
195 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | گرمه | [NAME]
196 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | جاجرم | [NAME]
197 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | مانه و [NAME] | [NAME]
193 | [PHONE]/09/06 | 3 | احداث ساختمان اداره کل تربیت بدنی استان توسط سازمان طی سالهای 1390 و 1391 | سازمان تربيت بدني |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
194 | [PHONE]/09/06 |  | احداث ساختمان ادارات تربیت بدنی استان در شهرستانهای فاقد ساختمان توسط استان | سازمان تربيت بدني |  | بجنورد | [NAME]
195 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | جاجرم | [NAME]
196 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | گرمه | [NAME]
197 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | مانه و [NAME] | [NAME]
198 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | فاروج | [NAME]
194 | [PHONE]/09/06 | 4 | [NAME] ورزشی برای چهل روستای بالای هزار نفر در سالهای 1390 و 1391 | سازمان تربيت بدني |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
195 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | شیروان | [NAME]
196 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | اسفراین | [NAME]
197 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | جاجرم | [NAME]
198 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | فاروج | [NAME]
199 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان تربيت بدني |  | مانه و [NAME] | [NAME]
195 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال برای آموزش وتنویر افکار عمومی با هدف ارتقای فرهنگ زیست محیطی از محل اعتبارات ملی و استانی | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
196 | [PHONE]/09/06 | 2 | تجهیز [NAME] زیست محیطی که ازمحل اعتبارات استانی طی سالهای 1389 و 1390 درمساحت یک هزار مترمربع احداث می گردد | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
197 | [PHONE]/09/06 | 3 | صدور سند مالکیت مناطق [NAME] و همچنین عرصه و [NAME] در [NAME] کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
198 | [PHONE]/09/06 | 4 | تجهیز [NAME] زیست محیطی در شهرستانهای بجنورد  [NAME] استانی طی سالهای 1389 تا 1391  احداث می گردد | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | بجنورد | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
199 | [PHONE]/09/06 |  | تجهیز [NAME] زیست محیطی در شهرستانهای گرمه  [NAME] استانی طی سالهای 1389 تا 1391  احداث می گردد | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | گرمه | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0
200 | [PHONE]/09/06 |  | تجهیز [NAME] زیست محیطی در شهرستانهای فاروج  [NAME] استانی طی سالهای 1389 تا 1391  احداث می گردد | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | فاروج | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0
201 | [PHONE]/09/06 |  | تجهیز [NAME] زیست محیطی در شهرستانهای مانه و [NAME]  [NAME] استانی طی سالهای 1389 تا 1391  احداث می گردد | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | مانه و [NAME] | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0
199 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای تجهیز وساماندهی مناطق تحت مدیریت وزیستگاههای حساس استان بااولویت خرید ده دستگاه خودروی سواری کمکدار با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 و1390 | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
200 | [PHONE]/09/06 | 6 | اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای خرید یک دستگاه کامیون آتش نشانی ویک دستگاه خودرو کمکدار آتش نشانی، پنجاه کوله آب پاش و دو دستگاه پاراموتور برای اطفای حریق از محل اعتبارات خشکسالی استان طی سالهای 1389 و 1390 ازمحل اعتبارات خشکسالی استان | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
201 | [PHONE]/09/06 | 7 | اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال برای مطالعه طرح توجیهی وتفصیلی پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم و منطقه حفاظت شده گلول طی سالهای 1390 و 1391 | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | جاجرم | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
202 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | شیروان | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0
202 | [PHONE]/09/06 | 8 | خرید یک دستگاه [NAME] برای سنجش میزان فلزات سنگین در سال 1389 | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
203 | [PHONE]/09/06 | 9 | تکمیل وتجهیز موزه تاریخ طبیعی [NAME] مشارکت استان به نسبت [NAME] | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | بجنورد | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
204 | [PHONE]/09/06 | 10 | صدور مجوز استخدام به تعداد بيست و پنج نفر و تبديل [NAME] نيروهاي قراردادي، خريد خدمت، انجام كار معين و شركتي اداره كل حفاظت محيط زيست استان به تعداد سي و پنج نفر به [NAME] سي و پنج پست سازماني | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
205 | [PHONE]/09/06 | 11 | اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال به منظور سرمایه گذاری درزیرساختهای مورد نیاز مناطق تحت حفاظت سازمان وتقویت مناطق مذکور با اولویت جنگل گلستان و بهره برداری بهینه از آنها با هدف استفاده عموم مردم از جاذبه های طبیعی و حیات وحش استان طی سالهای 1389و1390. | سازمان حفاظت محيط [NAME] |  | سطح استان | [NAME] | هنوز ابلاغ اعتبار صورت نگرفته [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
206 | [PHONE]/09/06 | 1 | اختصاص مبلغ سی و شش میلیارد ریال برای احداث شصت ایستگاه تلویزیونی ماهواره ای روستایی در مناطق فاقد پوشش در سطح استان طی سالهای 1389 و 1390 (به نسبت [NAME]) | سازمان صدا و سيما |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
207 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | مانه و [NAME] | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
208 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | شیروان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
209 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
210 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | فاروج | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
207 | [PHONE]/09/06 | 2 | اختصاص مبلغ سی و دو میلیارد ریال برای تبدیل هشتاد ایستگاه تلوزیونی ماهواره ای روستایی تک برنامه ای به چهار برنامه ای در سال 1389(به نسبت [NAME]) | سازمان صدا و سيما |  | بجنورد | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
208 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | مانه و [NAME] | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
209 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | شیروان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
210 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
211 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | فاروج | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
212 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | جاجرم | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
213 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | گرمه | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
208 | [PHONE]/09/06 | 3 | اختصاص مبلغ هشتاد میلیارد ریال برای تهیه ونصب فرستنده دیجیتال برای یک ایستگاه پر قدرت تلویزیونی و شش [NAME] قدرت تلویزیونی طی سالهای 1389 و 1390 (به نسبت [NAME]) | سازمان صدا و سيما |  | بجنورد | [NAME] | جهت شهرستان بجنورد فرستنده ها نصب شده است و مي [NAME]. |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | *
209 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | اسفراین | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
210 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | جاجرم | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
211 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | گرمه | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
212 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان صدا و سيما |  | شیروان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
209 | [PHONE]/09/06 | 4 | اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای [NAME] ایستگاههای ماهواره ای (UP LINK ) در سال 1389 (به نسبت [NAME]) | سازمان صدا و سيما |  | سطح استان | [NAME] | تهيه و نصب تجهيزات و [NAME] UP LINK انجام شده است. |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | *
210 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال برای [NAME] و تکمیل سیمای استان طی سالهای 1389 و 1390 علاوه بر تعهد دور دوم سفر (به نسبت [NAME]) | سازمان صدا و سيما |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
211 | [PHONE]/09/06 | 6 | اختصاص مبلغ پانزده میلیارد ریال برای احداث [NAME] مرکز استان طی سالهای 1389 و 1390 (به نسبت [NAME]) | سازمان صدا و سيما |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | *
212 | [PHONE]/09/06 | 1 | ایجاد چهار کمپینگ ( اردوگاه) در شهرهای استان با تامین [NAME] توسط استان | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | مانه و [NAME] | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
213 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | بجنورد | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0
214 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | شیروان | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0
215 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | فاروج | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0
213 | [PHONE]/09/06 | 2 | احداث یا تامین ساختمان [NAME] در شهرهای شیروان توسط استان و تجهیز توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | شیروان | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
214 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | مانه و [NAME] | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0
215 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | اسفراین | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0
214 | [PHONE]/09/06 | 3 | [NAME] 4 درصد) تسهیلات بانکی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | سطح استان | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
215 | [PHONE]/09/06 | 4 | استخدام بیست نفر نیروی انسانی برای سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | سطح استان | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
216 | [PHONE]/09/06 | 5 | اختصاص مبلغ پانزده میلیارد ریال برای تملک مجموعه تاریخی مفخم با مشارکت استان به نسبت چهل درصد [NAME] 1389 تا 1391 | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | بجنورد | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
217 | [PHONE]/09/06 | 6 | [NAME] بازارچه صنایع دستی بین المللی در استان در سطح کشورهای عضو سازمان اکو | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | سطح استان | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
218 | [PHONE]/09/06 | 7 | اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال جهت مرمت و احیای بافت تاریخی شهری و روستایی با اولویت شهر تاریخی بلقیس اسفراین با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1390 و 1391 | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | اسفراین | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
219 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | بجنورد | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0
220 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | جاجرم | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0
221 | [PHONE]/09/06 |  |  | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | اسفراین | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0
219 | [PHONE]/09/06 | 8 | تامین اعتبارمورد نیاز به منظور اجرای زیر ساختهای مناطق نمونه گردشگری [NAME] طرح جامع آن خاتمه [NAME] به نسبت [NAME] | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | سطح استان | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
220 | [PHONE]/09/06 | 9 | [NAME] منطقه نمونه گردشگری در منطقه عمومی گیفان با محوریت حضور کشورهای عضو اکو | سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري |  | بجنورد | [NAME] | در دست پيگيري جهت تخصيص اعتبار |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | *
221 | [PHONE]/09/06 | 1 | تقويت و استمرار و رديف [NAME] در طول سالهاي برنامه پنجم | معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
222 | [PHONE]/09/06 | 2 | الف-مبلغ هشتاد ميليارد ريال ريال طي سالهاي 1389 و 1390 براي راهسازي، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي در اختيار اداره كل راه و ترابري استان خراسان شمالي | معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
223 | [PHONE]/09/06 |  | ب-مبلغ پنجاه ميليارد ريال طي سالهاي 1389 و 1390 براي آبرساني روستايي در اختيار شركت اب و فاضلاب روستايي استان خراسان شمالي | معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME]
224 | [PHONE]/09/06 |  | ج-مبلغ پنجاه ميليارد ريال طي سالهاي 1389 و 1390 براي بهسازي روستاها در اختيار بنيادمسكن انقلاب اسلامي | معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME]
225 | [PHONE]/09/06 |  | د-اختصاص مبلغ دويست و دوازده ميليارد ريال براي اجراي پروژه هاي حوادث غيرمترقبه و عمران شهري استان از [NAME] ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) [NAME] مديريت بحران [NAME] به [NAME] پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تايي | معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME]
223 | [PHONE]/09/06 | 3 | رساندن پايه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استان به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد ريال | معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
224 | [PHONE]/09/06 | 4 | رساندن شاخصهاي استان به متوسط كشوري طي سه سال | معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
225 | [PHONE]/09/06 | 5 | تامين اعتبار مطالعات جامع آمايش سرزميني استان خراسان شمالي | معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
226 | [PHONE]/09/06 | 6 | تامين اعتبار پوشش [NAME] استاني و مناطق فاقد پوشش صدا و سيما | معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
227 | [PHONE]/09/06 | 1 | اصلاح چارت (تشكيلات) سازماني سازمان بازرگاني استان به نحوي كه همطراز استانهاي [NAME] گردد | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
228 | [PHONE]/09/06 | 2 | صدور مجوز استخدام 20 نفر نيروي انساني مورد نياز ادارات بازرگاني استان | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
229 | [PHONE]/09/06 | 3 | تاسيس نمايندگي و ادارات كار و امور اجتماعي در شهرستانهاي فاقد مجموعه مذكور از محل پستهاي بلاتصدي استان و ستاد مركزي | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
230 | [PHONE]/09/06 | 4 | تامين پست سازماني مراكز تازه تاسيس آموزش فني و حرفه اي در استان | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
231 | [PHONE]/09/06 | 5 | صدور مجوز استخدام سي نفر نيروي انساني مورد نياز ادارات تعاون استان و [NAME] پست سازماني براي ادارات تعاون شهرستانهاي استان | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
232 | [PHONE]/09/06 | 6 | صدور مجوز استخدام به تعداد بيست و پنج نفر و تبديل [NAME] نيروهاي قراردادي، خريد خدمت، انجام كار معين و شركتي اداره كل حفاظت محيط زيست استان به تعداد سي و پنج نفر به [NAME] سي و پنج پست سازماني | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
233 | [PHONE]/09/06 | 7 | صدور مجوز استخدام سي و پنج نفر جهت تكميل چارت ( تشكيلات) سازماني صنايع و معادن استان ( تا شصت و يك پست) | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] | موضوع از طريق حوزه هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت صنايع و معادن در دست پيگيري است. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | *
234 | [PHONE]/09/06 | 8 | صدور مجوز استخدام صدو پنجاه نفر نيروي انساني براي مجموعه سازمان جهاد كشاورزي استان و سازمانهاي تابع | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
235 | [PHONE]/09/06 | 9 | صدور مجوز استخدام سي نفر نيروي انساني براي اداره كل تربيت [NAME] | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
236 | [PHONE]/09/06 |  | مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به صورت هزینه ای و عمرانی علاوه بر بودجه های فرهنگی مصوب سالانه دستگاهها طی پنج سال برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی استان خراسان شمالی (پنجاه درصد از اعتبارات یاد شده صرف ایجاد زیرساختها می شود) | وزارتخانه های فرهنگی |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *
237 | [PHONE]/9/12 | 1 | [NAME] راهبردي و هماهنگي توسعه استان | [NAME] كشاورزي-نيرو - راه و ترابري - صنايع و معادن- امور اقتصادي و دارايي |  | سطح استان | [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *