Spreadsheet: 552913d1513842595-power-query-two-way-data-moving-projektijuhtimine
Sheet: Projektijuhtimine

 | Projekti number | Tellimuse kategooria | Tellimuse esitamise number | Tellimuse kirjeldus | [NAME] / Positsioon | Tellimuse esitamise kuupäev | Soovitud tellija poolt tarneks valmis kuupäev | Tellimuse sihtkoht | Tellimuse esitaja | Tellimuse sisestaja | Märkused (OT puhul lisada vajadust põhjustava tellimuse nr) | Tellitud kogus | Ühik | Tellimuse [NAME] (OT väljasaatmine, TT registreerimine).1 | Tellimuse nr (Ostu- või tootmistellimuse nr).1 | Tarneks valmis kinnituskuupäev.1 | [NAME] seotud muudatused.1 | Staatus.1 | Staatus (logistika) | Tegelik koormakuupäev |  | Soovitud koormakuupäev
 | F206 | OT | 206/1 | [NAME] [NAME] | JL1.5 | 43077 | 43079 | 1602 | J.J | J.J | - | 1500 | tk | 10.11.2017 | 100 | 13.12.2017 | 15.12.2017 - uus kinnituskp Anna | Tellitud | [NAME] saabunud | 2019-12-21 00:00:00 |  | 2017-12-19 00:00:00
 | F206 | OO | 206/2 | ZN 3,0[NAME] | JL1.5 | 43078 | 43080 | Objekt | J.J | J.J | - | 5 | m2 | 11.11.2017 | 101 | 14.12.2017 |  | Päringus | Tarneks valmis | 2017-12-22 00:00:00 |  | 2017-12-20 00:00:00
 | E219 | OO | 219/1 | [NAME] 5,0x55 | JL1.5 | 43080 | 43082 | Objekt | J.J | J.J | - | 1500 | tk | 12.11.2017 | 102 | 15.12.2017 |  | Tellitud | Tarneks valmis | 2017-12-23 00:00:00 |  | 2017-12-21 00:00:00
 | E219 | OT | 219/2 | Vineer 9mm | JL1.5 | 43081 | 43083 | 1602 | J.J | J.J | - | 15 | m2 | 13.11.2017 | 103 | 16.12.2017 |  | Ootel | Tarneks valmis | 2017-12-24 00:00:00 |  | 2017-12-22 00:00:00
 | F0157 | OO | 157/1 | Vineer 12mm | JL1.5 | 43082 | 43084 | Objekt | J.J | J.J | - | 12 | m2 | 14.11.2017 | 104 | 17.12.2017 |  | Päringus | Tarneks valmis | 2017-12-25 00:00:00 |  | 2017-12-23 00:00:00
 | F0148 | OO | 148/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.11.2017 | 105 | 18.12.2017 |  | Tellitud | Tarneks valmis | 2017-12-26 00:00:00 |  | 2017-12-24 00:00:00
 | F206 | OT | 206/3 | Kips | 1500A | 43078 | 43089 | Objekt | J.J | J.J | [NAME] | 100 | m2 | 16.11.2017 | 106 | 19.12.2017 |  | Ootel | Tarneks valmis | 2017-12-27 00:00:00 |  | 2017-12-25 00:00:00
 | E219 | OO | 219/4 | Paneelid | 1200A | 43080 | 43084 | Objekt | Üks Kaks | Üks Kaks | Üks [NAME] | 35 | tk | 17.11.2017 | 107 | 20.12.2017 |  | Päringus | Tarneks valmis | 2017-12-28 00:00:00 |  | 2017-12-26 00:00:00
 | E219 | OO | 219/5 | Paneelid | 1200A | 43080 | 43084 | Objekt | Üks Kaks | Üks Kaks | Üks [NAME] | 35 | tk | 18.11.2017 | 108 | 21.12.2017 |  | Tellitud | Tarneks valmis | 2017-12-29 00:00:00 |  | 2017-12-27 00:00:00
 | E219 | OO | 219/6 | Paneelid | 1200A | 43080 | 43084 | Objekt | Üks Kaks | Üks Kaks | Üks [NAME] | 35 | tk | 19.11.2017 | 109 | 22.12.2017 |  | Ootel | Tarneks valmis | 2017-12-30 00:00:00 |  | 2017-12-28 00:00:00
 | E219 | OO | 219/8 | Paneelid | 1200A | 43080 | 43084 | Objekt | Üks Kaks | Üks Kaks | Üks [NAME] | 35 | tk | 20.11.2017 | 110 | 23.12.2017 |  | Päringus | Tarneks valmis | 2017-12-31 00:00:00 |  | 2017-12-29 00:00:00
 | E219 | OO | 219/9 | Paneelid | 1200A | 43080 | 43084 | Objekt | Üks Kaks | Üks Kaks | Üks [NAME] | 35 | tk | 21.11.2017 | 111 | 24.12.2017 |  | Tellitud | Tarneks valmis | 2018-01-01 00:00:00 |  | 2017-12-30 00:00:00
 | E219 | OT | 219/11 | Paneelid | 1200A | 43080 | 43084 | Objekt | Üks Kaks | Üks Kaks | Üks [NAME] | 35 | tk | 22.11.2017 | 112 | 25.12.2017 |  | Ootel | Tarneks valmis | 2018-01-02 00:00:00 |  | 2017-12-31 00:00:00
 | F0148 | OO | 148/3 | Proov | Proov | 43080 | 43084 | Objekt | J.J | J.J | v | 35 | tk | 23.11.2017 | 113 | 26.12.2017 |  | Päringus | Tarneks valmis | 2018-01-03 00:00:00 |  | 2018-01-01 00:00:00
 | F0148 | OO | 148/4 | Proov | Proov | 43080 | 43084 | Objekt | J.J | J.J | v | 35 | tk | 23.11.2017 | 113 | 26.12.2017 |  | Tellitud | Tarneks valmis | 2018-01-04 00:00:00 |  | 2018-01-02 00:00:00
 | F0157 | OO | 157/2 | Proovimine | Jl 5.,12 | 43087 | 43087 | Objekt | S.S | S.S | Proovime... | 150 | jm | 25.11.2017 | 1504 | 18.12.2017 |  | Tellitud | Tarneks valmis | 2018-01-05 00:00:00 |  | 2018-01-03 00:00:00
 | F0153 | OO | 153/1 | Katsetus | Pos 1 | 43088 | 43096 | Objekt | S.G | S.G | Mis saab | 22 | m2 | 19.12.2017 | 1111 | 19.12.2017 | Puuduvad | Tellitud | Tarneks valmis | 2018-01-06 00:00:00 |  | 2018-01-04 00:00:00
 | F229 | OO | 229/1 | Niisama | Esimene | 43088 | 43088 | Objekt | Jaan | Jaan | Puuduvad | 1 | tk | 19.12.2017 | 111 | 19.12.2017 | Puuduvad | Tellitud | Tarneks valmis | 2018-01-07 00:00:00 |  | 2018-01-05 00:00:00
 | F229 | OT | 229/2 | Jou | Jou | 43094 | 43095 | Objekt | Jou | Jou | Jou | 10 | tk | 25.12.2017 | 102 | 25.12.2017 |  | Tellitud | Tarneks valmis | 2018-01-08 00:00:00 |  | 2018-01-06 00:00:00
 | F0148 | TT | 148/1 | Kübar R=150 | JL1.5 | 43079 | 43081 | Objekt | J.J | J.J | - | 120 | jm | 20.12.2017 | 12547 | 21.12.2017 |  |  | Tarneks valmis | 2018-01-09 00:00:00 |  | 2018-01-07 00:00:00
 | E17013 | TT | 17013/1 | Kübar R=150 | JL1.5 | 43083 | 43085 | Objekt | J.J | J.J | - | 99 | tk | 20.12.2017 | 12548 | 21.12.2017 |  |  | Tarneks valmis | 2018-01-10 00:00:00 |  | 2018-01-08 00:00:00
 | E219 | TT | 219/3 | Paneelid | 1200A | 43080 | 43084 | Objekt | Üks Kaks | Üks Kaks | Üks [NAME] | 35 | tk | 20.12.2017 | 12549 | 21.12.2017 |  |  | Tarneks valmis | 2018-01-11 00:00:00 |  | 2018-01-09 00:00:00
 | E219 | TT | 219/7 | Paneelid | 1200A | 43080 | 43084 | Objekt | Üks Kaks | Üks Kaks | Üks [NAME] | 35 | tk | 20.12.2017 | 12550 | 21.12.2017 |  |  | Tarneks valmis | 2018-01-12 00:00:00 |  | 2018-01-10 00:00:00
 | E219 | TT | 219/10 | Paneelid | 1200A | 43080 | 43084 | Objekt | Üks Kaks | Üks Kaks | Üks [NAME] | 35 | tk | 20.12.2017 | 12551 | 21.12.2017 |  |  | Tarneks valmis | 2018-01-13 00:00:00 |  | 2018-01-11 00:00:00
 | F0148 | TT | 148/5 | Test | Test | 43083 | 43084 | 1602 | J.J | J.J | v | 15 | tk | 20.12.2017 | 12552 | 21.12.2017 |  |  | Tarneks valmis | 2018-01-14 00:00:00 |  | 2018-01-12 00:00:00
 | F0148 | TT | 148/6 | Test1 | Test1 | 43083 | 43084 | Objekt | J.J | J.J | V | 20 | tk | 20.12.2017 | 12553 | 21.12.2017 |  |  | Tarneks valmis | 2018-01-15 00:00:00 |  | 2018-01-13 00:00:00
 | F0153 | TT | 153/2 | Jaja | Ja | 43088 | 43096 | Objekt | DS | DS | AD | 15 | m2 | 20.12.2017 | 12554 | 21.12.2017 |  |  | Tarneks valmis | 2017-12-20 00:00:00 |  | 2017-12-20 00:00:00
 | F229 | TT | 229/3 | Näidise tellimus | 1200A | 43089 | 43090 | Objekt | Proov 123 | Proov 123 |  | 1 | tk | 20.12.2017 | 12555 | 21.12.2017
 | F229 | TT | 229/4 | Näidise tellimus | 1200A | 43089 | 43090 | Objekt | Proov 123 | Proov 123 |  | 1 | tk | 20.12.2017 | 12556 | 21.12.2017