Spreadsheet: 229769d1366566706-terribly-slow-excelsheet-dummyrapportage-20130322-clean
Sheet: I&A-projecten

Onderwerp | Wettelijk | E-dienst Project | Opdracht | Capaci-teit van | Knelpunt | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Activiteit met toelichting | Einddatum project | Resultaat of afwijking
Midoffice | Nee | E | 1 | I&A | Beheer | X | X |  |  | Opwaarderen technische platforms met [NAME], MS Windows 2008, MS SQL 2008, MS .Net 4.0, MS CRM 2011 en MS SharePoint 2010 | 2013-06-30 00:00:00
Midoffice | Nee | E | 1 | ORG | Ontwikkeling | X | X | X | X | Zaakgericht werken met de Suite4Documentmanagement, vervangen Verseon, contractbeheer en projectdossiers in SharePoint 2010 | 2013-12-31 00:00:00
Technische architectuur | Nee | E | 1 | I&A |  | X | X | X | X | Informatiebeveiliging: | 2013-12-31 00:00:00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ICT-beveiligingsassessment uitvoeren (via [NAME])
Technische architectuur | Nee | P | 1 | I&A/ LEF | Ontwikkeling | X | X |  |  | Omgevingsdienst de Vallei: | 2013-07-01 00:00:00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME] informatie-architectuur met programma Open Wave (gemeente Ede). Aandacht voor informatievoorziening, dossiervorming en –overdracht. Betreft ook informatiearchitectuur ([NAME]).
Technische architectuur | Nee | P | 1 | I&A |  | X |  |  |  | Uitbreiden storage en backup. Afronden e-mail archivering. | 2013-04-01 00:00:00
Technische architectuur | Nee | P | 1 | I&A | Beheer | X | X | X | X | Programma binnen [NAME] desktop infrastructuur geschikt maken voor Windows 7 (thinapp). | 2013-12-31 00:00:00
Technische architectuur | Nee | P | 1 | I&A |  | X |  |  |  | Overgang naar Exchange 2010 | 2013-04-01 00:00:00
Technische architectuur | Nee | P | 1 | I&A |  |  |  | X | X | Overgang naar Active Directory 2008. | 2013-12-31 00:00:00
Technische architectuur | Nee | P | 1 | I&A |  | X |  |  |  | Firewall beoordelen op noodzaak aanpassing aan gewijzigde infrastructuur met redundante uitvoering RHP-HVC. | 2013-04-01 00:00:00
Midoffice | Nee | E | 1 | I&A, FDV | Ontwikkeling | X | X |  |  | [NAME] op samenwerking [NAME] gemeenten en Centric IT Solutions bij opbouw en inrichting [NAME] werken en dienstverlening in de frontoffice | 2013-07-01 00:00:00
Frontoffice (iNUP) | Nee | E | 2 | ORG | Beheer | X | X | X | X | [NAME] heeft [NAME]: uitvoeren [NAME]. Afstemmen vraag-antwoordcombinaties  met [NAME] | 2015-01-01 00:00:00
Technische architectuur | Nee | P | 2 | I&A, BRW | Ontwikkeling | X | X | X | X | Regionale samenwerking [NAME]: inventarisatie huidige en [NAME], opbouwen en toetsen architectuur, [NAME] programmatuur | 2013-09-30 00:00:00
Technische architectuur | Nee | P | 2 | I&A | Ontwikkeling | X | X | X |  | Regionale samenwerking: onderzoek mogelijkheden uitbreiding ict-ondersteuning | 2013-09-30 00:00:00
i-NUP: Basisregistraties | Ja | E | 2 | ORG |  | X | X | X | X | [NAME] (BRP): Uitvoeren programma modernisering GBA = o.a. vervanging huidig burgerzakensysteem | 2015-12-31 00:00:00
i-NUP: Basisregistraties | Ja | E | 2 | ORG | Beheer | X | X | X | X | [NAME] en Gebouwen: audit 2e kwartaal 2013, [NAME] resultaat mutatiesignalering, bijwerken [NAME] –WOZ, intern gebruik borgen | 2013-07-01 00:00:00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-12-31 00:00:00
i-NUP: Basisregistraties | Ja | E | 2 | I&A, FIN |  | X | X | X | X | Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken: realiseren basisregistratie, realiseren koppelvlak [NAME] IT met Midoffice (STuF BG 3.10) , intern gebruik borgen, optimaliseren verbinding belastingpakket – website - midoffice | 2013-07-01 00:00:00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-12-31 00:00:00
i-NUP: Basisregistraties | Ja | E | 2 | I&A, V&I, LEF, BOR | Ontwikkeling Beheer | X | X | X | X | [NAME]: in regionaal verband (5 gemeenten) [NAME], [NAME], [NAME] aanpak en maken opzet voor beheer, intern gebruik borgen | 2015-12-31 00:00:00
i-NUP: Basisregistraties | Ja | E | 2 | I&A, V&I, LEF, BOR | Ontwikkeling |  |  | X | X | [NAME]: opstellen plan van aanpak, incl. analyse | 2014-12-31 00:00:00
Midoffice | Nee | E | 2 | I&A, FDV, BMO, LEF |  | X | X |  |  | Digitale handtekening op uitgaande post | 2013-06-30 00:00:00
Midoffice | Nee | P | 2 | ORG | Ontwikkeling | X | X | X | X | Aanpassen fysieke [NAME], [NAME], ontsluiten gegevens via dashboards | 2015-12-31 00:00:00
Midoffice (iNUP) | Nee | E | 2 | ORG |  | X | X | X | X | [NAME], vooral gericht op eHerkenning | 2013-12-31 00:00:00
Midoffice | Nee | E | 2 | ORG |  | X | X | X | X | Persoonlijk ICT Plan: uitvoeren aanbesteding en implementatie bereikbaarheidsconcept, incl. vervanging telefooncentrale, telefoons, tablets, wifi. (Is ook ICT-infrastructuur.) | 2013-12-31 00:00:00
Frontoffice (iNUP) | Nee | E | 3 | I&A |  | X | X | X | X | [NAME] machtiging [NAME] | 2013-12-31 00:00:00
NUP: Basisregistraties | Ja | E | 3 | ORG |  | X | X |  |  | Burger Service Nummer opnemen in uitingen aan burgers (meenemen in project [NAME]) | 2013-07-01 00:00:00
Frontoffice (iNUP) | Nee | E | 3 | ORG | Ontwikkeling  Beheer | X | X | X | X | Doorontwikkeling websites: | 2013-12-31 00:00:00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME] test webrichtlijnen
NUP: Basisregistraties | Ja | E | 3 | I&A |  | X | X | X | X | Aansluiten op Nieuw Handelsregister: [NAME] gebruik STuF door KvK. | 01-07-2014
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME] voor interne afstemming gegevens.
Technische architectuur | Nee | P | 4 | I&A |  | X | X | X | X | Invoeren IPv6 adressen en uitfaseren IPv4 adressen | 2013-12-31 00:00:00
Technische architectuur | Nee | E | 4 | I&A, P&O |  | X | X | X | X | Implementatie e-HRM | 2013-12-31 00:00:00
Midoffice | Nee | P | 4 | ORG |  | X | X | X | X | E-facturering | 2013-12-31 00:00:00