Document Content

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang

________________________

Dự án Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang và tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đang được triển khai theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành dự án là động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Giang.

Sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện, đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn nên tiến độ triển khai dự án chậm, nguyên nhân do còn một bộ phận cán bộ đảng viên nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, lợi ích dự án, chưa đề cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; một số người dân hiểu chưa đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế và quy định của tỉnh, ý nghĩa lợi ích của dự án.

Thực hiện Thông báo số 74/TB-TT ngày 20/7/2006 của Thường trực Tỉnh ủy về một số giải pháp hỗ trợ thực hiện thu hồi đất cho dự án Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1- Ban chỉ đạo thực hiện chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch và giúp các cấp chính quyền huyện Văn Giang xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2006.

- Phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo trả lời những kiến nghị của nhân dân trong vùng dự án, tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vướng mắc.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin học đại chúng của tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, chế độ của Nhà nước đối với dự án để nhân dân đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

2- Sở kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Hướng dẫn chủ đầu tư lập dự án dịch vụ liền kề vùng dự án; thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang thẩm định trình Ủy ban nhân dân phê duyệt các dự án đào tạo nghề cho nhân dân vùng dự án bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết việc làm.

3- Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Hướng dẫn thực hiện các cơ chế tài chính liên quan đến công tác đền bù tài sản khi giải phóng mặt bằng.

- Khẩn trương thẩm định phương án bồi thường tài sản cho việc giải phóng mặt bằng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4- Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Giao thông Công chính thành phố Hà Nội tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm thi công đoạn thuộc địa phận Hà Nội của tuyến đường từ cầu Thanh Trì đến xã Dân Tiến - huyện Khoái Châu theo quy mô đã thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Bám sát quá trình thi công tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

- Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công tuyến đường, tạo điều kiện cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Phấn đấu khởi công toàn tuyến năm 2006 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2007.

5- Sở Xây dựng có trách nhiệm:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang và Chủ đầu tư điều chỉnh ranh giới dự án Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn lập, thẩm định quy hoạch điểm dân cư nông thôn làm cơ sở xây dựng quy hoạch chi tiết dự án Dịch vụ liền kề thuộc 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao - huyện Văn Giang.

6- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, điều chỉnh mặt bằng dự án khu đô thị thương mại và Du lịch Văn Giang và dự án Dịch vụ liền kề của các xã vùng dự án sau khi quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn của khu vực được duyệt.

7- Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang đảm bảo công tác an ninh, trật tự nông thôn, kiên quyết xử lý các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật.

8- Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang có trách nhiệm:

- Rà soát các ban do huyện thành lập để bổ sung thay thế với tính chất chọn cán bộ có tâm huyết, năng lực để giao nhiệm vụ. Kiểm điểm trách nhiệm của chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm khắc đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lợi ích từ Dự án; nghĩa vụ, quyền lợi của công dân trong công tác giải phóng mặt bằng, giao đất để thực hiện dự án.

- Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy trình 4 bước, đồng bộ ở các xã vùng dự án. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan sớm hoàn thành việc lập và trình phê duyệt Dự án dịch vụ liền kề theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo các Ban của huyện và các xã trong vùng dự án phối hợp triển khai kế hoạch chặt chẽ, nghiêm túc, linh hoạt, có các biện pháp và bước đi thích hợp. Thời gian đầu tập trung vào các gia đình cán bộ, đảng viên, công chức các đoàn thể quần chúng gương mẫu làm trước; với quan điểm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng mặt bằng phải thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm pháp luật.

Giao Ban chỉ đạo thực hiện chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh theo dõi, tổng hợp, đề xuất kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.