Document Content

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết

tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;

Căn cứ Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Căn cứ Quyết định số 65/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành nội dung hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm ;

Căn cứ Quyết định số 3627/QĐ-UB ngày 04 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm ;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Ủy tại Thông báo số 400-TB/TU ngày 02 tháng 10 năm 2002 về tiến độ thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm và địa điểm xây dựng Trung tâm Hội chợ-Triển lãm quốc tế ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, kiêm Trưởng Ban Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tại Tờ trình số 21/TT-BQL ngày 29 tháng 8 năm 2002 về báo cáo việc triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm ;

Theo Thông báo số 46/TB-UB ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ngày 28 tháng 10 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chấp thuận nội dung và phương thức tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm theo bản Kế hoạch kèm theo Quyết định này, gồm các nội dung chính sau đây :

1.1- Phương thức tiến hành điều chỉnh :

Gồm 2 giai đoạn :

1.1.1- Giai đoạn 1 : Tổ chức cuộc thi quốc gia có mở rộng quốc tế, nhằm tìm ý tưởng quy hoạch tổng mặt bằng Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

1.1.2- Giai đoạn 2 : Ký kết hợp đồng thiết kế quy hoạch chi tiết với đơn vị tư vấn có phương án được chọn, tỷ lệ thể hiện 1/2000.

1.2- Giải thưởng của cuộc thi :

1.2.1- Giải nhất : 1 giải trị giá 70.000 USD và được trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố ;

1.2.2- Giải nhì : 1 giải trị giá 50.000 USD ;

1.2.3- Giải ba : 1 giải trị giá 30.000 USD ;

1.2.4- Giải khuyến khích : 4 giải trị giá mỗi giải 10.000 USD.

1.3- Tuyển chọn tư vấn ký kết hợp đồng thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 :

Đơn vị tư vấn có phương án đoạt giải nhất theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị được chỉ định thầu thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000. Nội dung nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết ở giai đoạn 2 lấy phương án chọn làm ý tưởng chủ đạo, có sự kết hợp bổ sung nhất định những ưu điểm phù hợp của phương án đoạt giải khác sau khi có sự thỏa thuận giữa Ban Tổ chức và các tác giả liên quan.

Để thực hiện hợp đồng thiết kế quy hoạch chi tiết giai đoạn 2, trường hợp đơn vị tư vấn được chọn nếu là đơn vị tư vấn nước ngoài phải liên kết với Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố ; trường hợp đơn vị được chọn là đơn vị tư vấn trong nước phải liên kết với một đơn vị tư vấn nước ngoài và Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố.

Trị giá của hợp đồng thiết kế quy hoạch chi tiết ở giai đoạn 2 dự kiến 600.000 USD (sáu trăm ngàn đô la Mỹ).

Trường hợp cuộc thi không có giải nhất, việc xác định phương án chọn và đơn vị tư vấn thực hiện triển khai quy hoạch chi tiết giai đoạn 2 sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

1.4- Thời gian :

Tổng thời gian thực hiện là 52 tuần.

Thời gian thực hiện giai đoạn một là 23 tuần, gồm 03 tuần dành cho công tác tổ chức đăng ký, 13 tuần dành cho nghiên cứu đồ án, 07 tuần cho công tác chấm và phát giải.

Thời gian thực hiện giai đoạn hai là 29 tuần, gồm 27 tuần dành cho việc thực hiện hợp đồng hoàn tất sản phẩm và 2 tuần thanh quyết toán chương trình thực hiện.

1.5- Tài chính :

Dự toán tổng giá trị tài chính cho toàn bộ quá trình triển khai quy hoạch chi tiết là 970.000 USD (chín trăm bảy mươi ngàn đô la Mỹ).

1.6- Hội đồng giám khảo :

Hội đồng giám khảo của cuộc thi gồm 15 thành viên, có 10 thành viên là chuyên gia Việt Nam và 05 thành viên là chuyên gia nước ngoài. Việc thành lập Hội đồng giám khảo và chỉ định Chủ tịch Hội đồng sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và quyết định theo đề nghị của Ban Tổ chức.

Điều 2.- Giao nhiệm vụ cho :

2.1- Ban Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm có nhiệm vụ tiếp tục triển khai chi tiết nội dung kế hoạch được phê duyệt đảm bảo yêu cầu triển khai nhanh, với chất lượng cao các bước tiến hành đặt ra trong cuộc thi và ở giai đoạn 2.

2.2- Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy nhiệm trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về việc tổ chức các giai đoạn theo phương thức được phê duyệt, đảm bảo trình tự thực hiện đúng theo quy định yêu cầu về sản phẩm, thời gian tiến hành.

2.3- Kiến trúc sư Trưởng thành phố đảm bảo sản phẩm và nội dung nghiên cứu đúng như mục tiêu đề ra, hướng dẫn thủ tục và chịu trách nhiệm việc trình duyệt quy hoạch chi tiết Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm sau khi hoàn tất công tác nghiên cứu điều chỉnh ; đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố thực hiện nhiệm vụ tham mưu hỗ trợ về chuyên môn trong suốt quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đáp ứng các yêu cầu đặt ra từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện sản phẩm điều chỉnh phù hợp với yêu cầu theo quy định và mục tiêu nghiên cứu được phê duyệt.

2.4- Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung hợp đồng được thực hiện phù hợp với quy định của luật pháp và các thông lệ quốc tế, hướng dẫn và theo dõi việc nghiệm thu quyết toán hợp đồng.

2.5- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trình duyệt thủ tục ghi kế hoạch bổ sung vốn theo dự trù tài chính được phê duyệt, đồng thời có trách nhiệm theo dõi tiến độ việc thực hiện nội dung theo hợp đồng đã ký.

2.6- Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thủ tục tạm ứng cho yêu cầu điều hành tổ chức triển khai điều chỉnh, cấp phát tài chính cho phát thưởng, kịp thời với tiến độ được phê duyệt ; cùng phối hợp với các sở-ngành liên quan làm thủ tục hướng dẫn thực hiện quyết toán đúng quy định khi hoàn thành các nội dung theo kế hoạch phê duyệt.

Điều 3.- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nhu cầu bổ sung điều chỉnh các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời để được xem xét giải quyết.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.