Document Content

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003 của Bộ Xây dựng

________________

Thực hiện Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự án công trình xây dựng cơ bản. Để thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị thực hiện tốt một số công việc sau đây:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

Việc điều chỉnh dự toán công trình XDCB phải thực hiện theo đúng nội dung tinh thần Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB.

1. Điều chỉnh giá trị dự toán xây lắp:

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng lập theo các bộ đấu giá của tỉnh Bình Phước đã tính theo: Mức lương tối thiểu 144.000đ/tháng, được nhân với hệ số điều chỉ KNC = 2,01; mức lương tối thiểu 180.000đ/tháng, được nhân với hệ số điều chỉnh KNC = 1,61; mức lương tối thiểu 210.000đ/tháng, được nhân với hệ số điều chỉnh KNC = 1,38.

1.2 Điều chỉnh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng lập theo các bộ đấu giá của tỉnh Bình Phước đã tính theo: Mức lương tối thiểu 144.000đ/tháng, được nhân với hệ số điều chỉnh KMTC = 1,13; mức lương tối thiểu 180.000đ/tháng, được nhân với hệ số điều chỉnh KMTC = 1,09; mức lương tối thiểu 210.000đ/tháng, được nhân với hệ số điều chỉnh KMTC = 1,06.

Các hệ số điều chỉnh tương ứng với từng bộ đấu giá được UBND tỉnh ban hành được lập thành phụ lục kèm theo Chỉ thị này.

2. Điều chỉnh các chi khác trong tổng dự toán công trình xây dựng:

2.1 Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng: Dự toán chi phí khảo sát xây dựng trước thuế lập theo đơn giá khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 50/2001/QĐ-UBND ngày 06/07/2001 của UBND tỉnh Bình Phước, được nhân với hệ số điều chỉnh KKS = 1,18.

2.2 Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong tổng dự toán công trình xây dựng: Được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.3 Dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác dịnh trên cơ sở bảng giá quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 502/Bộ Xây dựng-VKT ngày 18/09/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KQHD = 1,5 và dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn của tỉnh kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BXD ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KQHT = 1,19.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Những công trình, hạng mục công trình phải điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán để trình cấp thẩm quyền phê duyệt lại:

1.1 Công trình, hạng mục công trình đã có quyết định phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

1.2 Công trình, hạng mục công trình đã có quyết định phê duyệt tổng dự toán, dự toán và Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu nhưng chưa thực hiện niêm phong hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.

Đối với những trường hợp phải điều chỉnh và phê duyệt lại tổng dự toán, dự toán nêu trên; nếu tổng dự toán, dự toán vượt tổng mức đầu tư của Chủ đầu tư phải lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh lại tổng mức đầu tư khi có kết quả thẩm định tổng dự toán, dự toán điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại tổng dự toán, dự toán.

1.3 Đối với các công trình, hạng mục công trình áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu theo phương thức hợp đồng có điều chỉnh giá thực hiện theo quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 7 Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị dịnh 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ đã có quyết định chỉ định thầu. Chủ đầu tư phải điều chỉnh lại dự toán theo từng thời điểm thi công để làm cơ sở thanh quyết toán. Trong trường hợp sau khi điều chỉnh, tổng giá trị quyết toán công trình vượt tổng mức đầu tư được duyệt, Chủ đầu tư phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại tổng mức đầu tư để làm cơ sở trình duyệt quyết toán công trình.

2. Những công trình, hạng mục công trình phải điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán nhưng không phê duyệt lại: Đối với các công trình xây dựng áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu theo phương thức hợp đồng có điều chỉnh giá thực hiện theo quyết định trong Điểm a, b Khoản 2 Điều 7 Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ, có khối lượng chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2003 thì Chủ đầu tư xác định giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 31/12/2002 và khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ 01/01/2003 để áp dụng việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản theo quy định tại Thông tư 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003 của Bộ Xây dựng và theo nội dung của Chỉ thị này.

3. Những công trình, hạng mục công trình không điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán:

3.1 Công trình, hạng mục công trình đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu theo phương thức “Hợp đồng trọn gói”.

3.2 Công trình, hạng mục công trình mà Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu và thực hiện đến thời điểm đã mở hồ sơ thầu của các nhà thầu, nếu khi mở thầu mà tất cả giá dự thầu của các nhà thầu đều vượt giá gói thầu của Chủ đầu tư tự điều chỉnh lại giá trị gói thầu để làm cơ sở xét thầu. Trường hợp, khi điều chỉnh lại có giá trị gói thầu vượt giá trị xây lắp và thiết bị tương ứng trong dự án được duyệt, thì Chủ đầu tư phải trình cấp thẩm quyền phê duyệt lại tổng mức đầu tư trước khi trình phê duyệt giá trị gói thầu (không phê duyệt lại tổng dự toán, dự toán).

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị thực hiện nghiêm Chỉ thị này và định kỳ báo cáo về UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.