Document Content

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

“V/v Quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình XDCB”

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 26/7/1996; số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

- Căn cứ Thông tư số 09/BKH-VPTĐ ngày 21/9/1996 của Bộ Kế hoạch và đấu tư; Quyết định số 497/BXD-GD ngày 18/9/1996 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 619/1998/QĐ-UB ngày 01/4/1998 của UBND tỉnh Hưng Yên.

- Xét đề nghị của các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính – vật giá, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp, Giao thông vận tải và Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định một số điểm về trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệ dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên:

1- Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư:

1.a) Sở Kế hoạch và đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng TĐDA chịu trách nhiệm tiếp nhận thẩm định dự án đầu tư sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ dự án đầy đủ theo Quy định tại Khoản 5 mục D Thông tư số 09/BKH-VPTĐ ngày 21/9/1996 của Bộ Kế hoạch và đầu tư. Khi tiếp nhận hồ sơ phải ký giao nhận với chủ đầu tư.

1.b) Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 500 triệu đồng sở Kế hoạch và đầu tư trực tiếp thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt, thời gian thẩm định và trình duyệt trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án.

+ Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư lớn hơn 500 triệu đồng, sau khi nhận đủ hồ sơ trong vòng 7 ngày sở Kế hoạch và đầu tư phải báo cáo thông quan Hội đồng TĐDA và phối hợp với sở Xây dựng (đối với dự án quy hoạch, xây dựng công trình dân dụng…) để báo cáo thông qua Hội đồng thẩm định dự án, và Hội đồng tư vấn kiến trúc, sở Kế hoạch và đầu tư (về TĐDA), sở Xây dựng (về TVKT) phải gửi thông báo ý kiến kết luận cảu Chủ tịch Hội đồng đến chủ đầu tư, cơ quan tư vấn và Văn phòng UBND tỉnh.

+ Đối với dự án đầu tư không cần sửa đổi bổ sung, trong vòng 10 ngày kể từ ngày Hội đồng thẩm định dự án và Hội đồng tư vấn kiến trúc thông qua sở Kế hoạch và đầu tư phải thẩm định xong trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Đối với dự án đầu tư cần điều chỉnh, bổ sung theo thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐTĐDA (Hội đồng TVKT) thì sở Kế hoạch và đầu tư (Sở Xây dựng) trao đổi bằng văn bản với chủ đầu tư và cơ quan tư vấn. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày có văn bản của sở Kế hoạch và đầu tư (sở Xây dựng) chủ đầu tư và cơ quan tư vấn phải hoàn chỉnh dự án để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.c) Những dự án phải sửa đổi bổ sung, điều chỉnh lại, thời gian thẩm định và trình duyệt chậm nhất là 7 ngày sau khi nhận lại hồ sơ đã chỉnh sửa.

1.d) Văn phòng UBND tỉnh khi tiếp nhận đủ hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư phái ký giao nhận hồ sơ với sở kế hoạch và đầu tư và trong vòng 5 ngày phải trình UBND tỉnh phê duyệt xong. (Nếu có vướng mắc cần điều chỉnh sửa đổi thì sau 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho sở Kế hoạch và đầu tư, chủ đầu tư và các ngành liên quan biết).

2- Thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán:

2.a) Cơ quan thẩm định (các sở quản lý xây dựng chuyên ngành) sau khi nhận đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán theo quy định phải ký giao nhận với chủ đầu tư.

+ Đối với công trình có giá trị xây lắp nhỏ hơn 500 triệu đồng thời gian thẩm định chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Đối với công trình có giá trị xây lắp lớn hơn 500 triệu đồng thì thời gian thẩm định chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Đối với công trình có đặc thù phức tạp thì thời gian thẩm định chậm nhất không quá 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm định thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan thẩm định phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư và cơ quan tư vấn thiết kế biết.

2.b) Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán:

+ Hồ sơ trình duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán do cơ quan thẩm định gửi đến cho Văn phòng UBND tỉnh theo đúng Quy định tại Điều 23 Quyết định số 497/BXD-GĐ ngày 18/9/1996 của Bộ Xây dựng.

+ Văn phòng UBND tỉnh sau khi nhận đủ hồ sơ trình duyệt thiết kế và tổng dự toán phải ký giao nhận với cơ quan thẩm định.

Thời gian xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đối với công trình có giá trị xây lắp nhỏ hơn 500 triệu đồng chậm nhất là 5 ngày, đối với công trình có giá trị xây lắp lớn hơn 500 triệu đồng chậm nhất là 7 ngày.

Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán thì sau khi nhận hồ sơ 3 ngày, Văn phòng UBND tỉnh phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư và cơ quan thẩm định biết.

3- Thẩm định và phê duyệt giá trị xây lắp khoán thầu:

3.a) Sở Tài chính vật giá sau khi nhận đủ hồ sơ (theo quy định về thẩm định giá đối với công trình được tổ chức thi công theo hình thức chỉ định thầu) phải ký giao nhận với chủ đầu tư.

3.b) Thời gian tiến hành thẩm định giá các loại vật tư dùng cho công trình:

- Các loại vật tư thông thường chậm nhất là 5 ngày.

- Các loại vật tư đặc biệt chậm nhất là 7 ngày.

- Các loại thiết bị chậm nhất là 10 ngày.

3.c) Kết quả thẩm định giá các loại vật tư phải được thể hiện bằng thông báo và gửi đến chủ đầu tư, sở quản lý xây dựng chuyên ngành và Văn phòng UBND tỉnh.

3.d) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành sau khi nhận được thông báo giá các loại vật tư tiến hành lập giá trị xây lắp khoán thầu để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thời gian thực hiện (kể từ khi nhận được thông báo giá các loại vật tư) chậm nhất là 7 ngày.

3.e) Văn phòng UBND tỉnh sau khi nhận đủ hồ sơ trình duyệt giá trị xây lắp khoán thầu phải ký giao nhận với sở quản lý xây dựng chuyên ngành và trong vòng 5 ngày phải trình UBND tỉnh phê duyệt xong.

Điều 2: Quyết định này áp dụng cho các công trình thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính vật giá, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành.