ライトキューブ宇都宮
ライトキューブ宇都宮(ライトキューブうつのみや)は、栃木県宇都宮市宮みらいにあるコンベンション・センター。
この項では、交流拠点施設(ライトキューブ宇都宮)以外の施設を含む、宇都宮駅東口地区全体の施設や整備の歴史についても概説する。
宇都宮駅東口地区整備事業の中核施設として建設された。北関東初の会議中心型コンベンション・センターで、宇都宮駅東口に直結する。施設構成は、ホールや会議室など、17室あり(後述)、様々な催しやイベントに対応する。地上4階建てで、宇都宮市宮みらい1-20に位置する。2022年(令和4年)11月30日開業予定。愛称は「ライトキューブ宇都宮(ライトキューブうつのみや)」で、輝かしい未来を宇都宮市にもたらす施設をイメージする愛称である。また、「ライト」は古来から雷が多い地域であることが由来の宇都宮の別称「雷都」を意味し、宇都宮ライトレールの車両の愛称である「ライトライン」との一体性を表現している。
交流拠点施設を含む宇都宮駅東口地区整備事業を手掛ける共同企業体「うつのみやシンフォニー」(後述)には、隈研吾建築都市設計事務所が参画し、隈研吾がデザインを務めた。
大ホール、大会議室、中ホールを別階層に配置する(後述)とともに、それぞれに十分な広さのホワイエなどを確保することによって、利用者動線の混乱を避けている。また、大・中ホールについては、1階と3階の交流広場と隣接して配置しており、交流広場との⼀体的なイベント開催が可能とした。また、複合施設や宇都宮ライトレールの宇都宮駅東口停留場と接続した1階と、JR宇都宮駅に接続する東西自由通路側の2階に主要な出入口に設置するとともに、利用者動線が交差しないよう、1階から2階、2階から3階へのエスカレーターを異なる位置に設置する。これにより、動線の干渉を防ぎ、複数催事の同時開催が可能とする。
2階には、来館者が持ち込んだボトルに宇都宮の水道水を給水する、給水スポット「宮の泉」がある。宮の泉の名は、一般投票で最多票(得票率59.7%)を得たもので、他の候補に「みらいとウォーター」、「ぷらっと泉水(せんすい)」、「いっぱい飲んでみや」があった。太陽光発電や地下水熱の活用、LED照明などの省エネルギー器具を採用しており環境に配慮している。
防災性能も高く、災害時に照明や空調などの⼀部を稼働させる自家発電設備や常時利用も可能な災害時対応トイレを設置し、万一災害が起き帰宅困難者が発生した場合でも、毛布や非常食等を提供できるように備蓄倉庫を設置する。
愛称は「宮みらいライトヒル(みやみらいライトヒル)」で、輝きに満ちあふれる広場(丘)をイメージする愛称である。1階、2階、3階部分に、それぞれ広場が分かれる構造になっている。広場のデザインは宇都宮市の風景をモチーフにしており、1階「水のテラス」は「平野の緩やかな河川」を、2階「緑のテラス」は「山地にいきづく豊かな緑」を、3階「風のホワイエ」は、「大きく広がる空」をそれぞれモチーフとしている。広場には照明設備や、北関東の代表的な樹種を植え、1階「水のテラス」には水盤を設置し、樹木と敷地内を通過するLRTが水盤に映り込む幻想的な空間を演出するとともに、潤いのある景観を形成する。なお、水を止めてイベントや3x3大会の開催も可能だとしている。
2022年(令和4年)2月1日から2月28日にかけて、施設の愛称を下記の3種から選択する投票が行われた。投票の結果、3月25日に行われた佐藤栄一市長の定例記者会見において、ライトを用いた愛称(ライトキューブ宇都宮・宮みらいライトヒル)に決定したと発表した。投票総数は10,047票であった。
宇都宮市では、1968年(昭和43年)度から1978年(昭和53年)度にかけて、日本国有鉄道(国鉄)宇都宮駅東側の地域において、宇都宮駅東口の開設や駅広場周辺の都市機能整備を目的に、駅東土地区画整理事業を施行し、旧駅前広場が完成した。1980年(昭和55年)8月には初代の東西自由通路が完成し、宇都宮駅東口が開業。駅の東側からも列車に乗ることができるようになった。
このように発展を始めた宇都宮駅東口地区において、市有地及び国鉄用地(宇都宮運転所)等を活用した「新都市拠点整備事業」として、宇都宮駅東口地区整備事業の調査を1985年(昭和60年度)に開始した。1985年から1986年度にかけては、市の単独調査を行ったが、1987年度からは調査に、民営化された日本国有鉄道の債務を引き継いだ日本国有鉄道清算事業団、東日本旅客鉄道、建設省を加え「JR宇都宮駅東口周辺地区整備委員会」を立ち上げ、1988年度まで続けられた。
1988年(昭和63年)5月に「JR宇都宮駅東口周辺地区整備委員会」の最終会合が行われ、報告書がまとめられた。この段階では、国鉄清算事業団用地2.8ヘクタール、市有地0.8ヘクタール、JR東日本用地0.3ヘクタール、駅前広場用地1.0ヘクタールを含む5.2ヘクタールを対象区域とした。この敷地に土地区画整理事業で基盤を整備、「CBX」という通称で呼ばれた中核的業務交流施設(オフィス、高度情報センター。多目的ホール)とその周辺に文化交流拠点施設(ギャラリー、音楽ホールなど)、東口新駅前広場、インテリジェントビル(業務、都市型商業施設、サービス機能)を建設する構想を示した。運営主体は①行政、②等価交換方式(企業が建設し市・清算事業団が土地に見合う権利を取得する方式のこと)を想定した。また、同報告書では当時横浜市で進められていた再開発「みなとみらい21」の開発・運営を担う第三セクター企業「株式会社横浜みなとみらい21」と性格が同一の推進機構を、行政、清算事業団、民間で設立する方針も示した。
一連の調査が終了したあとの1989年(平成元年)度に、「宇都宮東地区新都市拠点整備事業総合整備計画」を国庫補助事業として策定した。また、中核施設の調査を開始した。中核施設の調査は1993年(平成5年)度まで続けられた。1990年(平成2年)度には「宇都宮東地区新都市拠点整備事業総合整備計画」が国に承認され、事業地区を採択した。
「宇都宮東地区新都市拠点整備事業総合整備計画」では、先述した1988年の整備構想と同じく宇都宮駅東口の線路敷跡地を含む5.2ヘクタール(市、JR、清算事業団が保有)の敷地を事業区域とし、中核的業務交流施設(CBX)計画のほか土地利用、交通施設、高次都市基盤整備(多目的広場、人口地盤、高度情報センター)の設置案が盛り込まれた。CBXはオフィス、会議場、情報センター、ビジネススクールが入居する地下3階、地上25階建ての高層建築物とし、駅やホテルなどを人工地盤で接続、さらに大規模地下駐車場、アトリウムなどを配する都市ロビー空間とする計画だった。整備スケジュールは1990年(平成2年)秋の線路撤去完了後、年度内に人工地盤や多目的広場を設計、1991年(平成3年)度に土地区画整理事業を実施し、1993年(平成5年)中にCBXを着工、宇都宮市の市制100周年を迎える1996年(平成8年)に竣工、開業する計画だった。
しかし、バブル崩壊の煽りを受け、CBX建設への民間資本の呼び込みが難しくなり、また清算事業団の土地の取り込みについても市が取り込んだ場合建物の床面積の半分(2分の1)以上を公共施設に使用しなければならないという制約が設けられ、また民間企業にわたった場合、市のイメージする施設像を実現することが難しくなるなど、整備計画通り事業を進めることが困難となり、1996年(平成8年)のオープンのめどは立たなくなった。
だが、事業が中止されたわけではなく1996年(平成8年)度には「宇都宮東地区街並み・まちづくり総合計画」を策定。各種計画策定に並行し、用地の取得が始まった。1995年(平成7年)度に日本国有鉄道清算事業団より、東西自由通路南側の事業用地約1.4ヘクタールを取得した。1998年(平成10年度)には同じく清算事業団より東西自由通路北側の1.4ヘクタールの敷地も取得し、1999年(平成11年)度には宇都宮駅構内の2.0ヘクタールの敷地に関しても東日本旅客鉄道(JR東日本)より事業用地の編入依頼があり、用地に編入した。これに合わせ、JR用地の編入や新交通システム(のちの宇都宮ライトレール)の導入を踏まえた地区整備のあり方を検討した 。
2002年(平成14年度)より準備を進めてきた、宇都宮駅東口地区整備の最優先交渉者を決める提案競技を、2003年(平成15年)度に実施した。
提案競技の概要は、宇都宮駅東口地区の市とJR東日本等が所有する約 7.3ヘクタールの区域における「まちづくり構想案」(宇都宮駅東口地区全体を対象にする将来的なまちづくりイメージ)と「事業計画案」(まちづくり構想案を実現するため、再開発地区の中央街区及びその他の街区に関する整備・管理・運営などの事業計画案の提案を求める)の2点の提案を求めるものであった 。
提案競技には「大和ハウス工業株式会社」 (代表企業:大和ハウス工業株式会社宇都宮支店)、「チームU-EAST」 (代表企業:三菱商事株式会社)、「駅東まちづくりグループ」(代表企業:株式会社価値総合研究所)、「グループ七七八」(代表企業:清水建設株式会社) 、「SUPER NOVA 200X」 (代表企業:株式会社大林組東京本社)、宇都宮CBX勉強会 (代表企業:富士通株式会社栃木支店)の6グループが参加し、審査の結果、「グループ七七八」(ぐるーぷしちしちはち)を最優先交渉者に決定した。
「グループ七七八」は、清水建設を代表に、隈研吾建築都市設計事務所、宮城俊作、荒井設計、医療法人社団全仁会、日神不動産、エステート住宅産業、環境整備、北関東綜合警備保障、大高商事、ライダース・パブリシティ宇都宮支店、大和工商リースさいたま支店、宇都宮ケーブルテレビ、学校法人大久保育英会、宇都宮ビジネス電子専門学校、株式会社サンシャイン、株式会社板屋、落合書店、ビックツリー、ジェイコムで構成された。
最優先交渉者の決定以降、実現へ向け各種検討が進行することとなった。2005年(平成17年)6月に、東口地区整備の概要を決める「宇都宮駅東口地区整備基本計画」を策定した。「宇都宮駅東口地区整備基本計画」では、「21世紀のまちづくりをリードする産業・情報・交流の新たなゲートシティ」をテーマに、各種施設や機能の配置や方針、運営者などを検討するものとなった。また、スケジュールについても決められ、2005年度に事業化計画の策定と、土地区画整理事業の着手、2006年(平成18年)度に中央街区の拠点施設の基本設計、2007年(平成19年)度に拠点施設の実施設計、2008年(平成20年)度の土地区画整理事業の完了と、拠点施設整備の着手を経て、2010年(平成22年)度に拠点施設の竣工を迎える予定となっていた。
しかし、2007年(平成19年)よりアメリカ合衆国で起きたサブプライム住宅ローン危機を発端とするアメリカ国内での住宅バブルの崩壊のあおりを受け、2008年(平成20年)9月15日に投資銀行であるリーマン・ブラザーズが経営破綻し、これがきっかけとなり世界的な金融危機が発生した。この金融危機は日本国内においてもリーマン・ショックとして顕在化し、日本経済は大きく悪化した。経済情勢の悪化は整備にも影を落とし、2008年(平成20年)11月にグループ七七八は市に対して事業化計画提出猶予の申し入れを行った。同月に東口新駅前広場が完成したタイミングでの出来事となった。さらに、2009年(平成21年)5月にはグループ七七八から最優先交渉者の辞退届が提出され、今まで検討されてきた宇都宮駅東口整備事業は事実上白紙に戻されることなった。
グループ七七八の辞退により、宇都宮駅東口の整備事業は停滞する事態となった。市では事業の見直しへ向け2009年(平成21年)7月に宇都宮駅東口地区整備推進検討委員会及び幹事会を設置した。その後、宇都宮駅東口地区整備推進懇談会が設立され、宇都宮駅東口整備事業の在り方を懇談会で議論し始めた。市では事業の具体化がされるまで事業用地の暫定利用をすることとなり、2009年(平成21年)10月より事業者を公募し順次暫定利用が始まった。最終的に有限会社さくら食品(宇都宮餃子館)と株式会社みんみん(宇都宮みんみん)の店舗(餃子専門店)、医療法人社団全仁会宇都宮中央病院の駐車場として、2020年(令和2年)2月まで暫定利用された。
2018年(平成30年)1月、市は「宇都宮駅東口地区整備方針」を策定した。当計画では、「うつのみやの未来を拓く新たな魅力の創造・交流と賑わいの拠点」をコンセプトとし、コンベンション施設、交流広場、民間施設(商業・宿泊・業務)、駐車場、駐輪場などを整備することが盛り込まれた。同年3月2日より事業者の公募を始め、6月21日に「優先交渉権者」を決定した。検討の結果、野村不動産を代表とする共同事業体「うつのみやシンフォニー」が優先交渉権者に決定した。「うつのみやシンフォニー」は、野村不動産を代表企業とし、北関東綜合警備保障、住友商事、JA三井リース建物、ビッグ・ビー、医療法人社団 脳神経脊髄脊椎外科サービス、アール・アイ・エー、AIS総合設計、隈研吾建築都市設計事務所、中村土建、前田建設工業、増渕組、渡辺建設、五光宇都宮店、コンベックス、JTBコミュニケーションデザイン、 野村不動産パートナーズによって構成された。なお、北関東綜合警備保障と隈研吾建築都市設計事務所は、「グループ七七八」も参画していた。
2020年(令和2年)4月に民間施設(複合施設①、プラウド、シンフォニー病院)が、10月に公共施設(交流拠点施設)が着工した。しかし複合施設②に関しては整備事業組成者であったColours Internationalが、2019年の段階で資金調達に難航した後、うつのみやシンフォニーは事業者の再選定を行ってきたが、翌2020年から本格化した世界的な新型コロナウィルス感染拡大の影響で事業計画の作成が進まず(「Colours International#デュシタニ宇都宮開業計画の見直し」を参照)、また整備地区を通過する宇都宮ライトレールも新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響で2022年(令和4年)3月の開業予定が1年延期され2023年(令和5年)3月とされ、さらに延期し2023年(令和5年)8月となるなど整備全体においては当初の予定やスケジュールとずれる状態が続いているが、交流拠点施設については順調に工事が進行し、2022年(令和4年)11月30日の開業予定とし、予定通り同日に一般供用を開始した。供用開始に伴い、施設の予約受付業務が、宇都宮市役所都市魅力創造課から指定管理者に引き継がれた。
1980年(昭和55年)8月 - 初代東西自由通路完成
1985年度(昭和60年度) - 1988年度(昭和63年度) - 宇都宮駅東口地区整備事業の調査
1989年度(平成元年度) - 宇都宮東地区新都市拠点整備事業総合整備計画の策定
1996年度(平成8年度)  - 宇都宮東地区街並み・まちづくり総合計画の策定
2004年(平成16年)3月 - 提案競技の実施、最優先交渉者を「グループ七七八」に決定
2005年(平成17年)6月 - 宇都宮駅東口地区整備基本計画の策定
2008年(平成20年)11月 - 東口新駅前広場供用開始。グループ七七八、事業化計画提出猶予の申し入れ
2009年(平成21年)
6月 - グループ七七八、最優先交渉者を辞退
不明 - 事業用地の暫定利用開始
2018年(平成30年)
1月 - 宇都宮駅東口地区整備方針の策定
6月21日 - 優先交渉者を「うつのみやシンフォニー」に決定
2020年(令和2年)
6月 - 複合施設棟②に入居予定であったデュシタニホテルの開業が見通せなくなる
10月 - 着工
2022年(令和4年)
2月 - 交流拠点施設、交流広場について愛称投票を実施
3月25日 - 交流拠点施設、交流広場の愛称が決定
11月14日 - マスメディア向けの内覧会を開催
11月26日 - 11月27日 - グランドオープニングイベントを開催。
11月30日 - ライトキューブ宇都宮開業。
東日本旅客鉄道(JR東日本)宇都宮駅東西自由通路(東口)直結 改札口から徒歩2分
東京駅から東北新幹線を使用した場合、最速49分で到達。
最寄りのインターチェンジは、東京・高崎(高崎方面からは岩舟JCTを経由)方面からは東北自動車道鹿沼インターチェンジ、仙台方面からは宇都宮インターチェンジ、水戸方面からは北関東自動車道宇都宮上三川インターチェンジである。
施設に隣接するかたちで、宇都宮ライトレールの宇都宮駅東口停留場が2023年8月に設置予定
公共施設である交流拠点施設以外にも、野村不動産が中心となって整備する民間施設として複合施設①、複合施設②、病院(宇都宮シンフォニー病院)、分譲マンション(プラウド宇都宮)を建設することになっている。現在は複合施設②以外、建設進行中である。
シンフォニー病院(シンフォニーびょういん)は、宇都宮市一番町にある宇都宮脳脊髄センターと同じ医療法人社団 脳神経脊髄脊椎外科サービスが運営する病院である。地上7階建てで、100床の病床を持つ。日本初となる定位放射線治療装置「ZAP-X」を設置し、栃木県の地域課題である脳卒中や急性心筋梗塞などの予防、先制医療に特化した病院である。診療科は脳神経外科、脳神経内科、循環器内科、小児科。2021年12月1日開院。
野村不動産の高級分譲マンションブランド「プラウド」としては栃木県内初進出となる。住居の専有面積は68.58 m2 - 90.71 m2(3LDK - 4LDK)で、竣工時点で全戸完売しており、購入者の過半数が宇都宮市内在住であったが、県外在住者も15%程度を占めた。購入者層は単身者・ファミリー層・50代など多様で、平均価格は5200万円であった。総戸数110戸。