Diferentes tipos de gráficos y su uso en la gestión de proyectos
Tags: gráficos, tipos, gestióndeproyectos
Published: 2023-10-02 12:35:32

La gestión eficaz de proyectos es clave para la finalización exitosa de los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Una de las formas más efectivas en que los gerentes de proyectos pueden garantizar este éxito es mediante el uso de gráficos para visualizar y comunicar la información del proyecto. Profundicemos en algunos de los tipos de gráficos más populares utilizados en la gestión de proyectos y sus usos específicos.

## 1. Diagrama de Gantt
Un diagrama de Gantt es una ayuda visual que se emplea para elaborar estrategias, organizar y supervisar las asignaciones de proyectos a lo largo del tiempo. Muestra las tareas del proyecto en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, empleando barras para indicar el comienzo y la culminación de cada tarea.
Es uno de los instrumentos más universalmente reconocidos en la gestión de proyectos. Si bien probablemente les resulte familiar a los gerentes de proyectos certificados, a los gerentes ‘ad hoc’ puede resultarles útil leer más sobre [cómo hacer el diagrama de Gantt utilizable](https://blog.ganttpro.com/es/guia-completa-para-los-diagramas-de-gantt/).

Los beneficios de los diagramas de Gantt son múltiples. Ofrecen una representación visual del cronograma del proyecto, lo que hace que el alcance y la secuencia de las tareas sean más fáciles de comprender. Este marco visual ayuda a la asignación efectiva del tiempo, asegurando que las tareas se programen de manera lógica y que los recursos se aprovechen de manera óptima.

Además, un diagrama de Gantt proporciona una instantánea inmediata del progreso, contrastando dónde deberían estar las tareas actualmente. También muestra  superposiciones u otros obstáculos, lo que permite identificar y abordar problemas potenciales de manera proactiva.

Igualmente, los diagramas de Gantt tienen sus limitaciones. Puede ser difícil actualizarlo a mano sin una herramienta de gestión de proyectos. Otra consideración es que trae más beneficios en proyectos secuenciales o híbridos.

## 2. Gráfico PERT

Los gráficos PERT son otra herramienta esencial en el arsenal de un gerente de proyecto. Descomponen procesos complejos en representaciones visuales comprensibles.

Y al trazar la secuencia y las dependencias de las tareas, facilitan una comprensión clara del flujo y la estructura del proyecto.

Es beneficioso para los gerentes de proyectos, porque ayuda a identificar actividades críticas y determinar el menor tiempo posible para concluir un proyecto. Fomentan inherentemente un enfoque estructurado para la gestión de proyectos al garantizar que cada tarea se alinee con el cronograma general y esté estratégicamente secuenciada para mejorar la eficiencia. Además, los gráficos PERT ayudan a identificar posibles cuellos de botella.

Sin embargo, como todas las herramientas, los gráficos PERT no están exentos de limitaciones. Las estimaciones que presupone la técnica a menudo pueden desviarse de los cronogramas reales, lo que genera posibles discrepancias en los cronogramas.

Si bien los gráficos PERT destacan por mostrar dependencias de tareas y cronogramas, es posible que no sean tan efectivos para representar la asignación de recursos o los detalles granulares de las tareas, lo que requiere el uso de herramientas complementarias para una vista holística del proyecto. 

Son bastante complicados para usar y pueden provocar interpretaciones erróneas. Así que igual que en el caso anterior les recomendamos familiarizarse con [más detalles](https://www.recursosenprojectmanagement.com/creacion-del-cronograma-pert/).

## 3. Gráfico circular

Los gráficos circulares, seguramente son más familiares para muchos. Esos gráficos se dividen en segmentos, cada uno de los cuales representa una categoría particular o parte de un todo. 
Para los gerentes de proyectos ofrecen un método visual sencillo para presentar distribuciones de datos. Además, hacen que sea más intuitivo comprender la importancia relativa o el peso de cada segmento (asignaciones presupuestarias, divisiones de recursos, contribuciones o segmentaciones de tareas).

Sin embargo, como ocurre con todas las herramientas, los gráficos circulares tienen sus limitaciones, especialmente en el ámbito de la gestión de proyectos. En primer lugar, si bien son excelentes para mostrar resúmenes amplios, a veces se pueden perder los matices y la profundidad de los datos. Cuando existen numerosas categorías o si las diferencias entre ellas son marginales, los gráficos circulares pueden volverse desordenados y menos eficaces a la hora de transmitir información clara.

Además, como la gestión de proyectos a menudo se ocupa de estructuras de datos, dependencias e interrelaciones más complejas, es posible que los gráficos circulares no siempre sean la opción más adecuada. En tales escenarios, a menudo es mejor utilizarlos junto con otras herramientas de visualización más detalladas.

## 4. Histograma

Los histogramas son representaciones gráficas que muestran la distribución de un conjunto de datos continuos. Parecidos a gráficos de barras, los histogramas agrupan números en rangos o "contenedores", lo que permite la visualización de la frecuencia de los datos dentro de estos intervalos.
 
Para los gerentes de proyectos, los histogramas son herramientas poderosas para discernir patrones, tendencias y variaciones dentro de conjuntos de datos. De un vistazo, pueden resaltar sesgos de distribución y valores atípicos, proporcionando una instantánea de dónde se encuentran la mayoría de los valores dentro de un proyecto. Ya sea para comprender la duración de las tareas, la eficiencia en la asignación de recursos o las métricas de desempeño, los histogramas permiten a los gerentes de proyectos identificar puntos en común y desviaciones rápidamente.

Una deficiencia importante es que los histogramas no son adecuados para mostrar datos categóricos o puntos de datos individuales, ya que su enfoque principal está en los patrones de distribución de datos continuos. Además, una elección inadecuada del ancho del contenedor puede provocar una generalización excesiva o una representación sesgada de los datos.

También vale la pena señalar que los histogramas no proporcionan información sobre la tendencia central o la dispersión de los datos, lo que podría ser crítico en algunos escenarios de proyectos. Además, sin una comprensión clara de su estructura, existe la posibilidad de que se produzcan interpretaciones erróneas, especialmente al comparar varios histogramas o cuando el eje vertical no comienza desde cero.

## 5. Diagrama de flujo

Los diagramas de flujo son diagramas esquemáticos que representan procesos o sistemas con los pasos o etapas secuenciales involucrados. Para los gerentes de proyectos, sirven como modelo, brindando una vista panorámica de todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Aportan claridad al detallar cada paso, punto de decisión y resultado potencial dentro del ciclo de vida de un proyecto.

También garantizan que cada miembro del equipo comprenda su función y la trayectoria más amplia del proyecto. Estos diagramas destacan por simplificar procesos complejos, convirtiéndolos en narrativas visuales fácilmente digeribles. Ya sea trazando un nuevo plan de proyecto, solucionando cuellos de botella o incorporando nuevos miembros al equipo. Explore más de [cómo adaptar el diagrama al proyecto](http://www.pmoinformatica.com/2015/07/flujograma-de-procesos-gerencia.html).

Al mismo tiempo, su fuerza, la simplificación visual de los procesos, puede ser a veces un arma de doble filo. Para proyectos extremadamente complejos, un diagrama de flujo puede resultar engorroso y abrumador, con el riesgo de perder claridad. Además, requieren actualizaciones periódicas y exigen meticulosidad, ya que omitir o representar incorrectamente cualquier paso puede tener implicaciones en cascada.

Además, los diagramas de flujo no proporcionan inherentemente información detallada sobre los cronogramas, la asignación de recursos o los aspectos cuantitativos de un proyecto.

## 6. Diagrama de dispersión

Los diagramas de dispersión son representaciones gráficas de puntos de datos individuales basados en dos variables, con un eje que representa cada variable. Para los directores de proyectos, pueden ser herramientas invaluables para la identificación de tendencias y el análisis de patrones. Al colocar los datos en un espacio bidimensional, pueden determinar rápidamente si existe una correlación positiva, negativa o nula entre dos variables.

Los diagramas de dispersión proporcionan un medio visual para detectar tendencias y valores atípicos para analizar la relación entre el tiempo dedicado a una tarea y su calidad, o comprender la correlación entre la asignación de recursos y los resultados del proyecto. Pueden ser fundamentales en la gestión de riesgos, permitiendo a los gerentes detectar anomalías o problemas potenciales antes de que se agraven.

La limitación principal de los diagramas de dispersión es que, si bien destacan por mostrar relaciones entre dos variables, no son adecuados para comprender múltiples variables interrelacionadas simultáneamente. Además, discernir un patrón visual no implica necesariamente causalidad. Los directores de proyectos deben ser cautelosos al sacar conclusiones basadas únicamente en las correlaciones observadas. Tome nota de [cómo usar este gráfico](https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/diagrama-de-dispersion-como-usar-esta-herramienta-de-control-de-calidad) para aprovechar sus beneficios.

## 7. Gráfico Burndown

Los gráficos Burndown, o [gráfico de avance](https://www.scrummanager.com/bok/index.php?title=Gr%C3%A1fico_de_avance), son herramientas visuales empleadas en la gestión ágil de proyectos y el desarrollo de software. Ilustran la cantidad de trabajo que queda por hacer (a menudo en términos de tareas, historias de usuarios o estimaciones de esfuerzo) en comparación con el tiempo. La trayectoria visual del gráfico indica si un equipo está en camino de completar su trabajo dentro del plazo estipulado.

Para los gerentes de proyectos, pueden ser fundamentales para medir el progreso de un proyecto. Al comparar el trabajo real completado con la trayectoria esperada, los gerentes pueden determinar rápidamente si un equipo está adelante, en el camino correcto o rezagado. Estos gráficos también sirven como un control del pulso en tiempo real, lo que permite a los equipos y a las partes interesadas comprender, de un vistazo, el progreso realizado en un sprint o durante la duración de un proyecto.
 
Una limitación fundamental de este gráfico es que, si bien muestra vívidamente el trabajo contra el tiempo, no transmite inherentemente la calidad del trabajo realizado. Un gráfico que indique el progreso podría ocultar problemas de calidad subyacentes o deuda técnica.

## 8. Gráfico Kanban

Aunque los tableros Kanban son tableros en lugar de gráficos, han sido ampliamente adoptados en diversas industrias como herramienta visual para gestionar el flujo de trabajo. Para los directores de proyectos, los tableros Kanban son un faro de claridad y organización. Proporcionan una instantánea visual instantánea de la totalidad del flujo de trabajo de un proyecto: tareas pendientes, en progreso y completadas.

La visualización ayuda a identificar rápidamente cuellos de botella, etapas sobrecargadas o recursos inactivos. Los tableros Kanban fomentan un sentido de propiedad colectiva y responsabilidad entre los miembros del equipo, asegurando que todos estén alineados con los objetivos del proyecto y sus contribuciones individuales.

Un desafío inherente es que priorizan la visualización del flujo de trabajo sobre las tareas con plazos determinados. Por lo tanto, en proyectos donde los plazos o fechas de entrega estrictos son fundamentales, es posible que sea necesario combinar el tablero Kanban con otras herramientas que enfaticen la gestión del tiempo. Para proyectos más grandes y complejos, un tablero Kanban puede volverse congestionado y abrumador, disminuyendo potencialmente su eficacia como herramienta visual.

## 9. Gráfico de asignación de recursos

Los gráficos de asignación de recursos, a menudo integrados en herramientas de gestión de proyectos más completas, ofrecen una representación visual de cómo se asignan los recursos entre varias tareas o proyectos durante un período de tiempo específico.

Para los directores de proyectos, los gráficos de asignación de recursos sirven como brújula para la toma de decisiones informadas. Al mostrar dónde se dedican los recursos en un momento dado, estos gráficos ayudan a identificar equipos sobrecargados, activos infrautilizados o posibles conflictos de recursos.

Otra ventaja importante radica en su capacidad para resaltar posibles cuellos de botella o escasez de recursos, lo que permite intervenciones oportunas. Además, al vincular recursos a tareas o proyectos específicos, estos gráficos fomentan la responsabilidad y garantizan que todos los miembros del equipo tengan claras sus funciones, responsabilidades y cronogramas.

Al mismo tiempo, conllevan una serie de desafíos en el ámbito de la gestión de proyectos. Para organizaciones más grandes o proyectos multifacéticos, estos gráficos pueden volverse complejos, lo que los hace más difíciles de interpretar o actualizar. Debe conocer las técnicas de [cómo distribuir recursos en proyecto](https://www.ticpymes.es/autonomos/planificacion-presupuestaria-o-como-distribuir-bien-los-recursos/) para trabajar con este  gráfico.

## 10.  Diagram RACI Chart
 
Los gráficos RACI son matrices que se utilizan para delinear roles y responsabilidades en la gestión de proyectos y los procesos organizacionales. Al asignar estos cuatro roles a las tareas y a las partes interesadas, el gráfico proporciona una hoja de ruta clara de quién está haciendo qué.

Para los directores de proyectos, los gráficos RACI actúan como anclas de claridad y alineación. Garantizan que cada tarea o punto de decisión tenga un propietario claro y una parte interesada que en última instancia sea responsable de su finalización o resultado. Al especificar quién debe ser consultado y quién debe ser informado, el gráfico también agiliza la comunicación. Esta clara demarcación de roles minimiza las superposiciones, reduce el riesgo de que las tareas queden desatendidas y reduce la ambigüedad.

Sin embargo, a pesar de sus méritos obvios, los gráficos RACI no están exentos de desafíos en la gestión de proyectos. La eficacia de un gráfico RACI depende de su creación precisa y actualización periódica; un gráfico desactualizado o incorrectamente poblado puede provocar problemas de comunicación o duplicación de tareas. 
Otro punto a considerar es que, si bien los gráficos RACI sobresalen en la definición de roles, no proporcionan inherentemente un cronograma o secuencia para la ejecución de tareas.

## Conclusión

Los gráficos ofrecen a los gerentes de proyectos un método visual claro para capturar, rastrear y comunicar información compleja del proyecto. Al seleccionar el gráfico correcto para la situación adecuada, los gerentes de proyectos pueden supervisar proyectos de manera efectiva, anticipar problemas y dirigir a sus equipos hacia la finalización exitosa del proyecto. Ya sea que sea un gerente de proyectos experimentado o esté comenzando, incorporar estos gráficos en su conjunto de herramientas puede mejorar sus habilidades y resultados de gestión de proyectos.