Objeto: 8.1. A execução dos serviços será iniciada na data em que a CONTRATADA receber a Autorização de Fornecimento, associada ao instrumento contratual emitidos e

enviados pela CONTRATANTE, com a respectiva Ordem de Serviço, na forma que segue:
8.1.1. A CONTRATANTE entrará em contato com a CONTRATADA que, por sua vez, deslocar-se-á por conta própria e, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o primeiro contato, comparecendo à Base Naval de Aratu para realizar a reunião de mobilização e iniciar o serviço;
8.1.2. Na reunião de mobilização a CONTRATADA deverá apresentar o cronograma de execução de serviço, a relação e o currículo dos funcionários, com os respectivos cargos e funções, conforme planilha orçamentária apresentada na licitação, cópia dos registros de identidade dos funcionários e a relação de equipamentos e ferramentais. Em relação a Porta Batel, o Fiscal do contrato deverá acionar a CONTRATADA com antecedência necessária, em torno de um mês, de modo a haver a mobilização e a preparação da madeira do sistema de vedação, antes da docagem da porta do dique seco.
8.1.3. O cronograma de execução do serviço da CONTRATADA deverá atender satisfatoriamente o prazo de execução dos serviços, em função da produtividade determinada neste Termo de Referência.
8.1.4.A avaliação dos serviços será feita em paralelo a execução e será conduzida por pessoal tecnicamente qualificado da BNA, com formação na área de Engenharia Mecânica ou Engenharia Naval;
8.1.5. Os prazos máximos, produtividade, em horas ou em dias corridos, para a execução de cada etapa de serviço será estabelecido em função do tempo ( t ) necessário para se efetuar a manutenção e a substituição do respectivo material sobressalente, descrito nas planilhas de cotação.
8.1.6.Caso a parcela do serviço envolva diferentes manutenções ou substituição de material sobressalente, os prazos de execução serão somados, para efeito de definição desse parâmetro no Contrato. A CONTRATANTE poderá solicitar a contratação de mais de uma equipe de trabalho de modo a atender a demanda emergencial, sem qualquer custo adicional;
8.1.7. Os serviços a serem realizados pela futura CONTRATADA deverão ser garantidos por prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão do aceite final, obrigando-se a futura CONTRATADA, por força do Acordo a ser assinado a reparar, corrigir, reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste TR, onde se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução das ações ou de materiais, ou de métodos e meios empregados, tão logo seja notificada;
8.1.8. Por tratar-se de reparos em equipamentos de apoio navais, a garantia abrange o restabelecimento das condições operacionais satisfatórias do equipamento.

8.1.9.Caberá a futura CONTRATADA estabelecer a quantidade de profissionais a ser empregada em cada serviço, de modo a cumprir a produtividade e os prazos máximos estabelecidos;
8.1.10. O Sistema de Medição e de Resultado (SMR) para efeito de pagamento será composto pela equação, obtida em função dos dados descritos na planilha de cotação:
8.1.10.1. SMR = (t x P/h + PM)
8.1.10.2. t = tempo gasto para manutenção ou a substituição de materiai sobressalente;
8.1.10.3. P/h = Preço da hora da equipe de manutenção; 8.1.10.4. PM = Preço do Material sobressalente.
8.1.11. O Sistema de Medição e de Resultados (SMR) contempla também os aspectos qualitativos do serviço, como a distribuição adequada dos esforços solicitantes, o nivelamento, o prumo, o esquadrejamento, o alinhamento de todo equipamento.
8.1.12. No final de cada etapa de serviço descrito, a CONTRATADA deverá elaborar e, encaminhar em meio impresso e meio magnético (via e-mail) para o Fiscal do Contrato, o Relatório do serviço, Data Book devidamente assinado pelo Supervisor do serviço, contendo no mínimo as seguintes informações:
8.1.12.1. Número da ordem de serviço;
8.1.12.2. Descrição do serviço, contendo:
8.1.12.3. Equipamento em que o serviço foi executado;
8.1.12.4. Relação dos funcionários alocados, com as respectivas funções; 8.1.12.5. Produtividade real;
8.1.12.6. Relação do ferramental e equipamentos alocados;
8.1.12.7. Registro fotográfico antes e depois do reparo do madeirame; e
8.1.12.8.Relação do material entregue pela Marinha e o material efetivamente aplicado pela CONTRATADA.
8.1.13. Semanalmente, nas segundas-feiras, ou quando determinado pelo Fiscal do Contrato, deverá ser enviado cópias dos Diários de Obras para a CONTRATANTE, contendo o registro fotográfico do andamento do serviço, enumerando eventuais óbices ao cumprimento do prazo estabelecido, bem como algum fato considerado relevante ocorrido ao longo da semana que possa impactar no bom andamento do serviço.
8.2. Esse Relatório semanal, também encaminhado via e-mail, deverá apresentar as justificativas para eventual atraso na execução dos serviços, bem como as

providências adotadas pela CONTRATADA, a fim de sanar o possível atraso observado.