Konttisuon tuulivoimapuisto

Konttisuon tuulivoimapuisto on Etelä-Pohjanmaalla Soinin kohde sijaitseva tuulivoimapuisto, jossa toimii 7 tuulivoimalaitosta. Niiden kokonaiskapasiteetti on 30 megawattia. Tuulivoimapuiston on rakentanut Energiequelle, sen omistaa Konttisuon Tuulivoima Oy, joka on Downingin tytäryhtiö , ja sitä operoi Wind Controller. Se on Energiequellen toinen toteutunut hanke Suomessa ja Soinin kunnan ensimmäinen tuulivoimapuisto.
Yleistä.
Tuulivoimapuisto sijaitsee noin 20 kilometriä Soinin kirkonkylästä kaakkoispuolelle lähellä Ähtärin ja Karstulan kuntarajaa. Alue kuuluu Kotaperälle tai Ulvonkylälle ja se muodostuu turvetuotantoalueiden laikuttamasta metsäalueesta. Voimala-alue sijaitsee Konttisuon, Puntarisuon, Halla-ahon, Mustasuon, Taavetinahon, Heposuon ja Mölysuon seuduilla. Tuulivoimalat sijoittuvat turvepaljastumien väliin, jossa oleva metsäalue on ojitettua tai ojittamatonta suota tai mineraalimaata. Tuulipuiston pituus on 3,1 kilometriä, leveys 1,5 kilometriä, ja kaikki voimalaitokset sisällensä sulkevan alueen pinta-ala on 2,3 neliökilometriä. Alueen ohi kulkee yhdystie 7140, josta haarautuvat kaksi voimala-alueelle johtavaa huoltotietä.
Tuulivoimalaitokset ovat saksalaisen Nordexin valmistamaa N149-mallia, jonka napakorkeus on 145 metriä, tuuliturbiinin halkaisija 149,1 metriä, ja jonka kapasiteetti on 4,28 megawattia. Voimalat sijaitsevat 220–235 metrin korkeudella mpy. Voimaloissa on jäänestojärjestelmä, jonka vuoksi tuulivoimalaa ei tarvitse pysäyttää jäänpoiston ajaksi. Voimaloiden tuottama sähkö johdetaan maakaapeleissa alueen pohjoispuolella ja Puntarisuon lähellä sijaitsevalle omalle sähköasemalle. Sieltä tuotettu sähkö johdetaan 220 kilovoltin siirtolinjaan, jossa sähkö kytketään kantaverkkoon.
Historiaa.
UPM Tuulivoima Oy (tai UPM Wind Holdings Oy ) käynnisti tuulivoimahankkeen, jossa sen omille metsämaille rakennettaisiin tuulivoimapuisto. Konttisuon tuulivoimahanke esiteltiin Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa (nro I) tuulivoima-alueena nro 10. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus päätti toukokuussa 2014, ettei hanke vaadi YVA-menettelyn soveltamista. Alkuvuonna 2014 laati UPM yhdessä Soinin kunnan kanssa osayleiskaavaa 8 tuulivoimalan tuulipuistolle. Soinin kunnanvaltuusto hyväksyi Konttisuon osayleiskaavan elokuussa 2015, johon oli merkitty kahdeksan voimalaitoksen paikat. Päätöksestä kuitenkin valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen siitä syystä, etteivät melu- ja välkevaikutusten arviointi olisi ollut riittävä ja maisemavaikutusten havainnollistaminen olisi ollut riittämätöntä. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset maaliskuussa 2017.
UPM myi hankkeen saksalaiselle Energiequellelle marraskuussa 2017, joka alkoi selvittää rakentamisaikataulua. Tarkentuneet rakentamissuunnitelmat muutettiin osayleiskaavaksi ja uusiksi seitsemän tuulivoimalan rakentamisluviksi huhtikuussa 2019 . Tuulivoimapuiston operointiin perustettiin maaliskuussa 2020 yhtiö Konttisuon Tuulivoima Oy, jonka puitteissa hanketta toteutettaisiin. Kun hankkeen rahoitukseen saatiin mukaan saksasta yksityinen pankki Berenberg, tilattiin jo huhtikuussa 2020 Nordexilta seitsemän tuulivoimalaitosta sekä niihin 25 vuoden huolinta ja varaosapalvelu. Tuulipuiston rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2020 tiestön parantamisella ja uusien tieosuuksien rakentamisella , voimaloiden perustukset valettiin tammikuuhun 2021 mennessä ja tuulivoimapuiston sähköasema valmistui kesällä 2021. Tuulivoimalaitoksien pystytys alkoi syksyllä 2021 ja päättyi keväällä 2022. Niiden käyttöönotto tapahtui syksyllä 2020. Lokakuussa 2022 pidettiin tuulivoimapuistossa avajaiset, johon osallistui noin 500 ihmistä. Tuulipuiston avasi maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.
Tuulivoimapuiston omistajuuden vaihtoa oli valmisteltu jo rakentamisen aikana. Toukokuussa 2022 uutisoitiin, että brittiläinen sijoitusyhtiö Downing LLP oli olisi ostamassa Energiequelleltä sen Konttisuon tuulivoimapuiston.