Oosinselän tuulivoimapuisto

Oosinselän tuulivoimapuisto eli myös Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon tuulivoimapuisto on Satakunnassa Porin ja Eurajoen rajalla sijaitseva tuulivoimapuisto, jossa toimii 15 tuulivoimalaitosta. Niiden kokonaiskapasiteetti on 93 megawattia ja vuosituotanto on noin 250 gigawattituntia. Tuulivoimapuiston ovat rakentaneet ja sen omistavat Suomen Hyötytuuli Oy ja Gigawatti Oy yhdessä.
Yleistä.
Tuulivoimapuisto sijaitsee 10 kilometriä etelään Porin ja Eurajoen välisellä kuntarajalla. Alueen muodostaa pääasiassa metsätalouskäytössä oleva havu- ja sekametsä, jonka maaperä on kivennäismaasta ja pienistä soistuneista alueista. Tuulivoimalaitoksista viisi sijaitsevat Porissa ja kymmenen Eurajoen Luvialla. Tuulipuistoksi kaavoitetun alueen pinta-ala on 12,8 neliökilometriä.
Tuulivoimalaitokset ovat tanskalaisen Vestaksen valmistamaa EnVentus-perheen V162-mallia, jonka napakorkeus vaihtelee ollen joko 139,5 metriä tai 143 metriä, tuuliturbiinin halkaisija on 162 metriä, ja jonka kapasiteetti on 6,2 megawattia.
Voimaloiden tuottama sähkö johdetaan maakaapeleissa 33 kilovoltin jännitteellä alueen sisällä sijaitsevalle sähköasemalle. Sieltä tuotettu sähkö johdetaan Hangassuolle, jossa sähkö 110 kilovoltin siirtolinjaa myöten kantaverkkoon Honkaluodossa.
Historiaa.
Suunnittelu.
Oosinselän tuulivoimapuistoa suunniteltiin jo 2009 Tuuliwatin ja Pori Energian toimesta. Tuulipuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatettiin vireille toukokuussa 2011 ja se tarkistettiin huhtikuussa 2012. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, jossa käsiteltiin myös YVA:sta ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatua palautetta, käytiin helmikuussa 2012. Sen pohjalta laadittiin osayleiskaavaluonnos, joka oli julkisesti nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa toukokuusta heinäkuuhun vuonna 2012. Tänä aikana pidettiin yleisötilaisuus kesäkuussa Luvian Tasalassa. Seuraavana vuonna oli vuorossa osayleiskaavaehdotus, joka oli nähtävänä ja lausunnoilla kesä-heinäkuussa 2013. Siitä annetut lausunnot ja muistutukset olivat vaativat ja suunnitelmaa muutettiin merkittävästi. Sekä Luvian kunnanhallitus että Porin kaupunginhallitus päättivät marraskuussa 2013, että ehdotus asetetaan uudelleen nähtäväksi, ja että siitä pyydetään vielä tarpeelliset lausunnot. Tämä osayleiskaavaehdotus oli nähtävänä marraskuusta 2013 tammikuuhun 2014. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan Porin kaupungin aluetta koskevalta osalta toukokuussa 2014 ja kaava tuli siltä osin lainvoimaiseksi heinäkuussa 2014. Luvian kunta hyväksyi osayleiskaavan omalta osaltaan kesäkuussa 2014. Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka kumosi valitukset syyskuussa 2015 , ja osayleiskaava sai lainvoiman Luvian osalta syyskuussa 2016, kun jatkovalitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen kaatui. Vuoden 2017 alusta Luvia liittyi Eurajoen kuntaan. 
Osayleiskaavassa oli Tuuliwatin ja Pori Energian tavoitteena rakentaa enintään 33 tuulivoimalaitosta, joiden kapasiteetti olisi ollut 2,5–3 megawattia ja jossa tuulivoimaloiden tornien napakorkeus olisi ollut 125–145 metriä. Kaavaprosessissa määrää alennettiin 31 voimalaan, jolloin tuulivoimapuiston kapasiteetiksi olisi ollut 77–93 megawattia. Suomen Hyötytuuli Oy osti Pori Energialle kuuluneen 16 tuulivoimalan osuuden hankeoikeuksista marraskuussa 2018. Yhtiö ilmoitti ostohetkellä aikovansa kasvattaa voimalakokoa suunniteltua suuremmaksi. Tuuliwatti jakautui vuonna 2020 kahdeksi tuulivoimaa hyödyntäväksi yhtiöksi: St1 Nordic ja Gigawatti, ja Oosinselän hanke siirtyi tässä yhteydessä Gigawatille. Toukokuussa 2022 solmittiin pohjatöiden rakentajan Infra Buildersin kanssa sopimus rakentaa tiestö, nostokentät, voimaloiden perustukset ja sähkö- ja tietoliikennekaapeloinnit. Töiden alkoivat samana kesänä. Syyskuussa 2022 sovittiin Eltelin kanssa sähköaseman rakentamisesta syksyn 2023 aikana.
Satakunnan ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa Oosinselän alue oli merkitty tuulivoimalle suotuisaksi alueeksi (kohde nro 13). Vuonna 2022 julkaistussa tätä uudemmassa tuulivoimaselvityksessä voimaloiden tornien enimmäiskorkeudeksi tuli lentoalueen takia 145 metriä. Puolustusvoimilla ei ollut tuulipuistosta huomautettavaa, jos niiden pyyhkäisykorkeus alittaa 230 metriä.
Rakentaminen.
Huhtikuussa 2023 uutisoitiin hankkeen rakentamisvaiheen alkamisesta. Voimaloiden lukumäärä oli supistunut 15:een, mutta niiden kokoa kasvattamalla tuulivoimapuiston kapasiteetti olisi rakennusluvan mukaisesti 93 megawattia. Tuulipuiston rakentaisi Enersense International Gigawatin toimeksiannosta. Tuulivoimapuiston kenttätyöt alkoivat lokakuussa 2022 räjäytystöillä, kun tienpohjia ja voimalaitospaikkoja alettiin valmistelemaan.
Tuulivoimaloiden osat laivattiin Tanskasta Mäntyluodon satamaan, josta ne kuljetettiin Oosinselälle rekka-autojen erikoiskuljetuksina heinäkuussa 2023 alkaen. Esimerkiksi tuulivoimalan yksi 80 metriä pitkä ja 4,5 metriä leveä siipi painaa 25 tonnia. Voimaloiden tornin, konehuoneiden ja tuuliturbiinien nostamiseen paikalleen tarvittiin korkeita nostureita. Nostotyöt valmistuivat kesän ja alkusyksyn aikana, ja kun sähköasema tuli valmiiksi, alkoi valmistautuminen tuotannon aloittamiseen. Tuotannollinen koekäyttö alkoi tammikuussa 2024.
Tuulivoimapuiston ensimmäinen vaihe valmistui lokakuussa 2024, kun Hyötytuuli Oy:n 15 voimalaa luovutettiin yhtiölle. Rakennusurakka jatkuu viellä Gigawatin 15 tuulivoimalan osalta.
Uutisia.
Samalla, kun tuulivoimapuistoa rakennettiin, uutisoitiin tyytymättömyydestä melumittauksien tuloksiin. Mittausasiasta oli tehty kuntalaisaloite Eurajoen kunnassa. Samassa yhteydessä kerrottiin, että tuulivoimapuistolle olisi suunnitteilla kasvattaa tuulivoimaloiden lukumäärä 28:aan.
Samalla, kun tuulivoimaloita pystytettiin ja samalla valmisteltiin tuotantokäyttöön, ilmeni tv-lähetyksissä häiriöitä antennitalouksissa. Tähän ongelmaan luvattiin kuitenkin ratkaisua. Uutisessa kerrottiin myös tuulipuiston välkkeenrajoitusjärjestelmästä ja melumittauksista. Kesäkuussa ilmoitettiin, että Digita tulee asentamaan Preiviikiin täytelähettimen.