Hautakankaan tuulivoimapuisto

Hautakankaan tuulivoimapuisto on Keski-Suomessa Kinnulan kirkonkylän ja Jääjoen itäpuolella sijaitseva tuulivoimapuisto, jossa toimii 8 tuulivoimalaitosta. Niiden kokonaiskapasiteetti on 46 megawattia. Tuulivoimapuiston on rakentanut Winda Energy ja sen omistaa BlackRock Real Asset.
Hautakankaan tuulipuistolla voidaan tarkoittaa myös suunniteltua Pyhäjärven Hautakankaan tuulivoimapuistoa tai Rahkolan-Hautakankaan tuulivoimapuistoa, joka on vielä vuonna 2024 kehittelyvaiheessa.
Yleistä.
Tuulivoimapuisto sijaitsee yli kuusi kilometriä Kinnulan kirkolta itään päin. Voimala-alue on osittain soistunutta ja asumatonta metsämaata, jonka tuulivoimaloista mitattuna lähin asutus sijaitsee puolentoista kilometrin päässä. Tuulipuiston pituus on 2,8 kilometriä, leveys 1,6 kilometriä, ja kaikki voimalaitokset sisällensä sulkevan alueen pinta-ala on 2,4 neliökilometriä. Paikannimillä ilmaistuna voimala-alue sijaitsee Takanevan, Katajanevan, Matonevan ja Ruotesuon alueilla. Voimala-alueelle tulee metsäautotiet Kinnulan ja Viitasaaren väliseltä seututieltä 775.
Tuulivoimalaitokset ovat saksalaisen Nordexin valmistamaa Delta4000-perheen N163-mallia, jonka napakorkeus on noin 160 metriä , tuuliturbiinin halkaisija 163 metriä, ja jonka kapasiteetti on 5,7 megawattia. Voimalat sijaitsevat 155–163 metrin korkeudella mpy.
Sähköverkon tietoja ei ole tässä käytettävissä. Voimaloiden tuottama sähkö johdetaan todennäköisesti maakaapeleilla alueen lounaispuolella sijaitsevalle sähköasemalle. Sieltä tuotetun sähkön jännite nostetaan puiston länsipuolella kulkevan sähkölinjan jännitteeseeseen, joka kuuluu kantaverkkoon.
Historiaa.
Suunnittelu.
Tässä ei tunneta hankkeen alkuaikojen toimia, mutta sitä on erään toimeksiannon perusteella hoitanut Winda Invest (nykyinen Winda Energy). Se kartoitti vuonna 2015 hankeyhtiönsä Tuulipuisto Oy Kinnulan toimesta muinaismuistoja alueelta, jonne oli tuolloin suunnitteilla yhdeksän tuulivoimalaitosta.
Hankeen suunnittelussa ei käytetty YVA-menettelyä, sillä sen ehdot eivät täyttyneet. Tuulipuiston kokonaiskapasiteetti jäi 30 megawattiin, joka on YVA-menettelyn raja-arvo. Huhtikuussa 2019 uutisoitiin kuitenkin, että Winda Power (nykyään Winda Energy) haluisi käyttää tuulipuistossa tehokkaampia tuulivoimaloita, jolloin sen kapasiteetti nousisi 45 megawattiin. Yhtiö oli tiedustellut Keski-Suomen ELY-keskukselta, tarvitseeko tämän takia siirtyä YVA-menettelyyn. Kinnulan kunnanhallitus oli ilmoittanut ELY-keskukselle, ettei kunnan puolesta asiassa ollut huomautettavaa.
Rakentaminen.
Winda Energy hankki tuulivoimapuistolle rahoittajaksi investointiyhtiön BlackRock Real Assets, jolloin rakentaminen voitiin aloittaa. Keski-Suomen Betonirakenne ilmoitti rakentavansa Winda Energylle kolmen tuulivoimapuiston voimaloiden perustukset ja asennuskentät, voimaloiden väliset kaapeloinnit ja niiden välisen tiestön, joiden tulisi olla valmiina vuoden 2022 aikana. Tuulipuiston perusrakenteiden rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2021. Perusrakenteet valmistuivat vuoden 2022 alkupuoliskolla ja tuulivoimaloiden asentaminen loppuvuoden aikana. Tuulivoimaloiden testijakso päättyi, jolloin sähköntuotanto alkoi täysimääräisenä kesällä 2023.