Chegou o Primavera P6 8.4
Autor: Joyce Silveira, PMP | Publicado: 2014-11-11T16:02:00-02:00


Há poucos dias atrás foi divulgado pela Oracle, em
30/09/2014, o lançamento do mais novo release, o P6 8.4.



Se quiser ver Informações oficiais da própria Oracle (dona
do produto) estão no site: http://www.oracle.com/us/products/applications/primavera/p6-enterprise-project-portfolio-management/product-update/overview/index.html


Eu já estou usando este novo release há um mês para testar e verificar estas alterações e poder informá-los neste blog.


Principais
Melhorias



Melhorias na Integração
com outros produtos da família Primavera, como o Primavera Prime e Primavera
Unifier para alinhar cronograma, orçamento e custos.
Melhorias na funcionalidade
de Atualização de Linha de Base (Update Baselines).&nbsp; Esta funcionalidade foi movida para a área de
Job Services. &nbsp;Não está mais em Maintain baselines.
Adição de nova
coluna indicando uma marcação para a mesma (highlighted position).
Novos atributos de
pesquisa na atribuição de recursos.
Visualização de
outros usuários logados no projeto.
Grandes melhorias
no Progress Reporter, consolidando a solução combinada &nbsp;de timesheet para apontamento de horas e
também atualização de status de atividades.
Melhorias nas
funcionalidades gráficas do Primavera Visualizer
Melhorias nas funcionalidades
para uso no celular, com suporte para iOS e Androide, incluindo suporte off-line
em iPad e iPhone da Apple.
Fácil transferência
de dados globais entre bancos de dados P6.

<!--[if !supportLists]-->



Se você estiver rodando o P6 Professional como parte do
EPPM, temos agora duas funcionalidades adicionais que poderá utilizar como job
services: Import XML; e Adicionar, Copiar e Atualizar Baselines



Qual foi a mudança
principal?

Na minha opinião, a principal mudança está desde o momento da instalação
do P6 Professional (client server): 

Se&nbsp;você&nbsp;estiver utilizando o P6 Professional Standalone (instalação fora
da rede), existe agora&nbsp;um novo Banco de Dados, o SQLite no lugar do Oracle XE,
que já vem nos arquivos de instalação como padrão. &nbsp;Isto devido ao usuário&nbsp; que não trabalha conectado a alguma rede da
empresa. Várias mudanças foram feitas nesta versão do P6 Professional para a
instalação standalone:


Caixas de usuário e
perfis de acesso (User and Security Profiles), estão desabilitadas.
Na caixa de Open
Project, a escolha pela opção do modo de acesso está ocultada, pois, sendo
standalone, não é realmente necessário fazer esta escolha.
Não existe mais a
opção de enviar um email de notificação na funcionalidade Project Issues.
Como não estará em
rede, a funcionalidade de Check In &nbsp;e
Check Out &nbsp;está desabilidada.
Em todas as caixas
de opção para All Users &nbsp;e Another User para
escolha foram desabilitadas, visto que não faz sentido numa instalação
standalone.&nbsp;
Não existe nesta
versão para instalação standalone a funcionalidade de Job Services.





Em qualquer das versões de instalação
(standalone ou em rede), novas funcionalidades do Visualizer permitem que seja
inseridas legendas nos cabeçalhos e rodapés, adicionar turnos como intervalo de
datas na escala de tempo e copiar configurações de gráficos de barras e
gerenciar múltiplos layouts ao mesmo tempo.



Estas melhorias de simplificação operacional da
ferramenta para ambiente de instalação standalone são novidade! 


Então, se for instalar o Primavera P6 8.4 em ambiente
standalone, naturalmente vai instalar o banco de dados SQLite.


Se for instalar o Primavera em rede, terá de já possuir
licenças Oracle ou SQL Server para apontar para estes bancos.


Esta versão do P6 sendo instalada em standalone (banco
SQLite) , fica com algumas funcionalidades reduzidas. &nbsp;Isto não ocorre se a instalação for realizada
apontando para um banco Oracle ou SQL Server. 


Para a versão standalone (banco SQlite), é extremamente
simples a instalação, que pode ser feita pelo usuário final, simplesmente dando
comandos “NNF”... next, next, finished!!!


Porém estas facilidades de instalação para ambiente
standalone trouxeram perdas em funcionalidades que estavam relacionadas ao uso
de bancos de dados mais modernos, se tornando mais compacto: 




Sem &nbsp;a funcionalidade Claim Digger
Sem a
funcionalidade Update Baselines
Sem link com o
Primavera Risk Analysis (antigo Pert Master).
Não consegue rodar
funcionalidades desenvolvidas pelo próprio usuário&nbsp; conectando com a interface API.
Sem a funcionalidade
P6 Job Services.
Não é possível
fazer ajustes/analises direto no banco de dados.

<!--[if !supportLists]-->



Por tudo isto, recomendo que você &nbsp;pense bem se deseja ou não mudar para o P6
8.4.



Se você já for um usuário antigo de Primavera P6, vai
sentir impacto de não poder mais contar com estas funcionalidades, neste caso,
sugiro que continue utilizando o P6 8.3, visto que não há grandes mudaças
perdidas se permanecer com o P6 8.3, mas ir para o 8.4, sim, vai perder em
funcionalidades. 



Novos usuários, não terão problemas em utilizar o
standadone P6 8.4, visto que não sabem o que estão perdendo, então, sem este costume, fica mais fácil aceitar.

Resumindo, para que
não sinta perda nestas funcionalidades, se estiver em ambiente stand alone,
continue em algum release até o 8.3, caso contrário, é interessante mudar sim,
se estiver conectado em banco em rede! No banco em rede não há perda destas
funcionalidades.