Estoque de Materiais na Obra- Madeirite e Compensados
Autor: Canecas de Acrilico | Publicado: 2013-07-25T19:09:00-07:00




Materiais armazenados de forma inteligente reduzem perdas e aumentam produtividade nos serviços
Reportagem: Giovanny Gerolla



A movimentação de materiais no canteiro de obras toma grande parte do tempo de trabalho diário dos operários. Por isso, o ideal é pensar, com carinho, em uma organização&nbsp;otimizada dos estoques para acabar com deslocamentos desnecessários no canteiro. "Se considerarmos que a mão de obra representa metade do custo de uma obra, fica então muito óbvia a importância deste planejamento", avalia Ubiraci Espinelli, professor da Poli-USP e diretor técnico da Produtime.




Para criar um estoque inteligente, Espinelli enumera, em linhas gerais, itens que devem ser considerados antes do início da construção: que materiais serão recebidos na obra?; em que quantidade eles serão recebidos?; quando e onde serão usados?; em que momento devem chegar?&nbsp;"É preciso tomar decisões sobre como recebê-los, onde serão estocados, que espaços estarão disponíveis, onde serão processados e quais artifícios estarão à mão para movimentá-los e processá-los."



Outra solução que facilita o planejamento dos estoquesé&nbsp;a elaboração de um projeto que mostre, no canteiro, onde cada tipo de material estará armazenado, prevendo transporte, trânsito de funcionários e espaços para o processamento dos produtos. Veja a seguir dicas para melhorar o armazenamento dos principais materiais de construção e agilizar os deslocamentos em sua obra.

ETAPAS DA OBRA

Veja abaixo algumas dicas úteis para planejar o local dos estoques de materiais de acordo com a etapa da obra.

Terraplanagem, fundações e subsolos

»&nbsp;Escolha áreas do terreno onde não haverá movimentações de terra.

»&nbsp;Contêineres para armazenamento de materiais podem ser facilmente deslocados, se necessário.



Estrutura

»&nbsp;Assim que possível, usar o subsolo para a estocagem de insumos básicos, como cimento, aço e fôrmas.

»&nbsp;Gruas ou cremalheiras devem chegar facilmente&nbsp;ao subsolo.



Alvenaria

»&nbsp;Reserve uma área para o processamento da argamassa de assentamento.

»&nbsp;Parte dos blocos pode ser estocada diretamente nos pavimentos.



Revestimentos, esquadrias e instalações hidráulicas

»&nbsp;Planeje as atividades para não sobrecarregar o transporte vertical, que será bastante usado.

»&nbsp;Grande parte da área de estoques deverá ser destinada ao armazenamento de cerâmicas, louças, portas e janelas.

























OUTROS MATERIAIS

Chapas de compensado

»&nbsp;Se não houver local coberto para armazená-las, utilizar lona ou qualquer proteção contra intempéries.

»&nbsp;A estocagem é horizontal, para que o produto não empene.

»&nbsp;A pilha não deve exceder 1 m de altura.

»&nbsp;As chapas devem ser suspensas por pontaletes, sem encostar diretamente no piso.



Cerâmicas de revestimento

»&nbsp;A armazenagem deve ser feita em local coberto e protegido.

»&nbsp;A altura máxima das pilhas, sobre estrado de madeira, é indicada na embalagem pelo fabricante.

»&nbsp;As caixas devem ser organizadas por tipo de cerâmica, tamanho, cor e modelo das peças.



Tubos e conexões

»&nbsp;Devem ser armazenados ao abrigo do sol e separados por tipo de junta e por diâmetro.

»&nbsp;A altura máxima de empilhamento não deve ultrapassar 1,80 m.

»&nbsp;Não se deve colocar um tubo dentro do outro para economizar espaço.

»&nbsp;As conexões são mantidas fechadas na embalagem para evitar extravios ou contato com intempéries.

»&nbsp;Se as conexões forem fornecidas soltas, devem ser guardadas em caixas separadas e etiquetadas segundo tipos de linha, junta, marca, série, diâmetro e classe.



Materiais elétricos (fios, tomadas, interruptores, disjuntores, etc.)

»&nbsp;São armazenados em locais fechados para evitar extravios e exposição às intempéries.

»&nbsp;Os produtos devem ser separados em prateleiras e identificados.

»&nbsp;Manter as peças dentro de suas embalagens originais até o dia da instalação.



Apoio técnico:&nbsp;Rodrigo Vaz, Carlos Gustavo Marucio e Carlos H. Linhares Makohin, engenheiros da BKO; Ubiraci Espinelli, diretor técnico da Produtime e professor da Poli-USPFonte:http://www.equipedeobra.com.br/construcao-reforma/37/artigo220679-1.asp

&nbsp;