Custo das Arenas da Copa 2014 
Autor: Magá Sacramento | Publicado: 2014-06-21T10:29:00-07:00





Div













Aproximadamente R$ 2,8 bilhões. Este foi o orçamento apresentado pela candidatura do Brasil à FIFA, ainda em 2007, para construir e reformar os palcos da Copa do Mundo. Após dois grandes aumentos na matriz de gastos (2010 e 2012) e muitos problemas, o Brasil está a quatro meses da competição com a cifra ultrapassando os R$ 8 bilhões, um aumento de 285% em relação ao plano inicial.



Há estádio que custou quase o dobro do Soccer City, local da última final entre Espanha x Holanda, na Copa da África do Sul em 2010. Outro estava praticamente pronto e corre o risco de ficar fora do Mundial. Os detalhes e curiosidades estão na lista abaixo, que traz um resumo do que rolou em cada uma das 12 sedes da Copa 2014.



Recife: Arena Pernambuco

Divulgação

Previsão inicial: Dezembro de 2012&nbsp;

Entregue oficialmente: 14 de abril de 2013&nbsp;

Capacidade FIFA: 42.849 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 46.106 pessoas&nbsp;

Custo inicial: R$ 529,5 milhões&nbsp;

Custo final: R$ 532,6 milhões&nbsp;

Problemas: Distante 19km do centro do Recife, o estádio tem causado problemas aos torcedores que utilizam o transporte público. Na Copa das Confederações o sistema que integra metrô e ônibus ficou muito congestionado&nbsp;

Curiosidades: Uma usina solar instalada nas proximidades do estádio é capaz de suprir 30% do consumo da Arena. É o primeiro passo para a Cidade da Copa prevista para 2026, que visa trazer desenvolvimento à região oeste do Grande Recife



Brasília: Estádio Nacional Mané Garrincha

Foto: Divulgação

Previsão inicial: Dezembro de 2012&nbsp;

Entregue oficialmente: 18 de maio de 2013&nbsp;

Capacidade FIFA: 68.009 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 72.788 pessoas&nbsp;

Custo inicial: 745,3 milhões&nbsp;

Custo final: R$ 1,4 bilhão&nbsp;

Problemas: Morte de um operário em junho de 2012. O gramado ficou castigado após a sequência de jogos em 2013 e foram observadas goteiras no estádio. Brasília não tem clubes de expressão, o que deixa a sobrevivência do Mané Garrincha dependente do futebol de outras regiões e eventos não ligados ao futebol&nbsp;

Curiosidades: É a obra mais cara dentre os estádios para a Copa do Mundo 2014 -- custou o dobro do Soccer City, palco da final da última Copa. Foi concebido dentro do estilo arquitetônico da cidade, projetada na década de 50 por Niemayer. Recebeu a abertura da Copa das Confederações



Rio de Janeiro: Maracanã

Foto: Divulgação

Previsão inicial: Dezembro de 2012&nbsp;

Entregue oficialmente: 2 de junho 2013&nbsp;

Capacidade FIFA: 73.531 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 78.838 pessoas&nbsp;

Custo inicial: R$ 600 milhões&nbsp;

Custo final: R$ 1,05 bilhão&nbsp;

Problemas: O gramado sofre com a grande quantidade de jogos. Filas extensas foram registradas na compra e retirada de ingressos&nbsp;

Curiosidades: Os torcedores mais saudosos sentiram falta da famosa “Geral do Maraca” e da rede em formato “Véu de Noiva”. Recebeu a final da Copa das Confederações e vai ser o palco da grande final da Copa do Mundo, em 2014&nbsp;





Curitiba: Arena da Baixada

Foto: Divulgação

Previsão inicial: Dezembro 2012&nbsp;

Previsão de entrega: Final de abril de 2014&nbsp;

Capacidade FIFA: 41.456 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 43 mil pessoas&nbsp;

Orçamento inicial: R$ 184,5 milhões&nbsp;

Orçamento final: R$ 326,7 milhões&nbsp;

Problemas: Sofreu com as greves e é o estádio mais atrasado dentre as sedes da Copa. Em janeiro, a FIFA ameaçou retirar a casa do Atlético-PR do mundial e exigiu um acréscimo na quantidade de operários que trabalham na obra. Cerca de 500 trabalhadores foram contratados para a etapa final de construção. No dia 18 de fevereiro, mais uma inspeção será feita para decidir se a Arena tem, ou não, condições de receber jogos da Copa do Mundo&nbsp;

Curiosidades: Foi o primeiro estádio brasileiro construído no formato de Arena e, por isso, era considerado um dos mais simples a ser reformado, o que não se concretizou&nbsp;





São Paulo: Arena Corinthians

Foto: Divulgação

Previsão inicial: Dezembro de 2013&nbsp;

Previsão de entrega: 15 de abril.de 2014&nbsp;

Capacidade FIFA: 65.807 (20 mil temporários)&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 69.160 (21.060 temporários)&nbsp;

Custo inicial: R$ 820 milhões&nbsp;

Custo final: R$ 820 milhões&nbsp;

Problemas: Dois operários morreram, após um guindaste que montava a cobertura do estádio tombar. Obra atrasada em três meses, em virtude do acidente&nbsp;

Curiosidades: Vai ser a casa da Fiel, após 113 anos sem estádio próprio. Terá 20 mil assentos a mais na Copa do Mundo. Posteriormente abrigará 48 mil torcedores. É o palco de abertura do Mundial



Porto Alegre: Beira Rio

Foto: Divulgação

Previsão inicial: Agosto de 2012&nbsp;

Previsão de entrega: Está 99% pronta 15 de fevereiro de 2014&nbsp;

Capacidade FIFA: 50.287 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 51.300 pessoas&nbsp;

Custo inicial: R$ 130 milhões.&nbsp;

Custo final: R$ 330 milhões&nbsp;

Problemas: Em 2012, impasses na assinatura do contrato entre o Internacional e a construtora Andrade Gutierrez deixaram as obras paralisadas por oito meses. Uma vistoria realizada em dezembro de 2013 constatou a presença de 63 operários estrangeiros trabalhando de maneira ilegal. A instalação da cobertura demorou a ser iniciada&nbsp;

Curiosidades: O estádio tem um conceito focado na sustentabilidade. As membranas da cobertura absorvem 65% menos calor. A água da chuva será reaproveitada para irrigação e limpeza. Os banheiros utilizam o sistema de descarga a seco, o que reduz o odor e o piso molhado&nbsp;





Natal: Arena das Dunas

Foto: Divulgação

Previsão inicial: Dezembro de 2012&nbsp;

Entregue oficialmente: 22 de janeiro de 2014&nbsp;

Capacidade FIFA: 42.086 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 42.000 pessoas (10.600 temporários)&nbsp;

Custo inicial: R$ 350 milhões&nbsp;

Custo final: R$ 400 milhões&nbsp;

Problemas: Alguns problemas de acabamento fora identificados na abertura do estádio. Faltou condicionares de ar em algumas áreas. Em outras era possível observar tapumes remanescentes das obras&nbsp;

Curiosidades: Com um estilo ousado, a Arena das Dunas surpreendeu pela beleza. É considerada uma das mais bonitas das últimas Copas&nbsp;





Cuiabá: Arena Pantanal

Foto: Divulgação

Previsão inicial: Dezembro 2012&nbsp;

Previsão de entrega: Está 95% pronta, conclusão para o final de março/ início abril de 2014&nbsp;

Capacidade FIFA: 42.968 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 44.300 (18 mil temporários)&nbsp;

Custo inicial: R$ 454,2 milhões&nbsp;

Custo final: R$ 570 milhões&nbsp;

Problemas: Está com o cronograma atrasado. O futebol do Mato Grosso carece de clubes com tradição, portanto encher o estádio após a Copa e fazê-lo rentável é um dos grandes desafios do Comitê Organizador Local. O gramado apresentou falhas e teve der ser replantado&nbsp;

Curiosidades: Houve um princípio de incêndio e um protesto de professores durantes as obras&nbsp;





Belo Horizonte: Mineirão

Foto: Divulgação

Previsão inicial: Dezembro de 2012&nbsp;

Entregue oficialmente: 4 de fevereiro de 2013&nbsp;

Capacidade FIFA: 57.483 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 62.160 pessoas&nbsp;

Custo inicial: R$ 426,1 milhões&nbsp;

Custo final: R$ 695 milhões&nbsp;

Problemas: O estádio passou por problemas internos quando foi reaberto, como, por exemplo, a falta de água, luz e bares disponíveis&nbsp;

Curiosidades: Recebeu a final da Libertadores entre Atlético-MG e Olímpia, na qual o Galo conquistou seu primeiro título da competição. O feijão tropeiro, prato típico do estádio, foi uma reivindicação dos mineiros, apesar de muitos ainda preferirem a versão anterior, sem o “padrão Fifa de qualidade”.



Fortaleza: Arena Castelão

Foto: Divulgação

Previsão inicial: Dezembro 2012&nbsp;

Entregue oficialmente: 16 de dezembro de 2012&nbsp;

Capacidade FIFA: 58.704 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 63.903 pessoas&nbsp;

Custo inicial: R$ 623 milhões&nbsp;

Custo final: R$ 518,6 milhões&nbsp;

Problemas: O entorno do estádio ainda apresenta deficiências na questão da mobilidade. Algumas das principais vias estão interditadas por conta das obras, o que prejudica o acesso ao torcedor&nbsp;

Curiosidades: Foi o primeiro estádio a ficar pronto e o único que custou menos do que o previsto&nbsp;





Salvador: Arena Fonte Nova

Foto: Divulgação

Previsão inicial: Dezembro de 2012&nbsp;

Entregue oficialmente: 5 de abril de 2013&nbsp;

Capacidade FIFA: 52.048 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 55 mil pessoas (5 mil lugares provisórios)&nbsp;

Custo inicial: R$ 591,7 milhões&nbsp;

Custo final: R$ 689,4 milhões&nbsp;

Problemas: Torcedores alegaram que existem pontos cegos nas arquibancadas do estádio, que impedem a perfeita visualização da partida&nbsp;

Curiosidades: Na inauguração da Fonte Nova, torcedores do Bahia, revoltados com a derrota para o rival Vitória, arremessaram Caxirolas no gramado. Após várias discussões, o acarajé, símbolo da culinária da Bahia foi liberado para venda, com o tempero típico das baianas&nbsp;





Manaus: Arena Amazônia


Foto: Divulgação

Previsão inicial: Dezembro de 2012&nbsp;

Previsão de entrega: Está 99% pronta, deve ser inaugurada ainda em fevereiro 2014&nbsp;

Capacidade FIFA: 42.337 pessoas&nbsp;

Capacidade Portal da Copa: 44 mil pessoas&nbsp;

Custo inicial: R$ 515 milhões&nbsp;

Custo final: 669,5 milhões&nbsp;

Problemas: Três operários morreram nas obras da Arena Amazônia. As chuvas atrasaram a finalização do estádio. Sem times de expressão, corre o risco de se transformar em um “Elefante Branco”&nbsp;

Curiosidades: A distância da Arena Manaus para as demais sedes e os altos índices de umidade da região prometem ser um fator negativo para as seleções que irão jogar na Amazônia