O trabalho continua...
Autor: Marilia Machado | Publicado: 2010-03-29T09:07:00-03:00

Vou explicar como esta dividida a area do orfanato e o projeto da reforma (ja deveria ter feito isso antes). Existem 4 blocos digamos, um predio grande de terreo e primeiro andar (foto a direita) com 20 dormitorios, 6 banheiros e 2 salas de convivencia/recreacao (neste predio estamos colocando o piso de ceramica, refazendo a pintura e criando uma sala de recreacao, com sofas, livros e brinquedos); um bloco antigo terreo com 2 salas de aula, 2 banheiros e sala da diretoria/professores (estamos fazendo uma nova pintura nas salas), outro bloco novo terreo (foto a esquerda), com mais 2 salas de aula (tambem faremos a pintura, mas este predio precisa tambem de janelas e portas para comecar a funcionar. Hoje as aulas que deveriam ser nesse predio, sao dadas na sala de recreacao e com a reforma vamos remover as criancas pro bloco novo) e um ultimo bloco com cozinha e dormitorios dos funcionarios (neste nao estamos fazendo nada).O trabalho continuou a todo vapor durante o final de semana e praticamente o andar de cima do predio principal ja esta pronto. Um grupo de 8 pedreiros trabalha dia e noite para conseguir terminar tudo a tempo, mas o primeiro contratempo ja surgiu. O piso estava em estado pior do que o esperado (era de terra batida, cheio de buracos e desniveis), entao eles tiveram que primeiro fazer todo o contra-piso para depois aplicar a ceramica, e certamente vai consumir muito mais que os 50 sacos de cimento inicialmente orcados (embuti o preco do cimento no orcamento da ceramica, assim como o rejunte). Isso talvez atrase a conclusao da obra, marcada para quinta-feira dia 01 – aqui tambem e dia da mentira, mas tenho certeza que eles nem lembram, hehe. Amanha comeca a parte de pintura das salas. Apos visitarmos a obra logo de manha cedo, fomos mais uma vez ao centro da cidade para comprar toda a ceramica restante e mais 60 sacos de cimento.Estou bastante satisfeita com o trabalho feito pela equipe de pedreiros, acho que eles estao sendo bem cuidadosos. Como eles dormem dentro do orfanato e so sairao quando o trabalho estiver completo (ate para receberem a maior parte do pagamento), aparentemente todo o material comprado esta sendo usado na obra (eu inclusive repassei a metragem e quantidade de material orcado para que o meu irmao engenheiro pudesse confirmar se tudo estava dentro do padrao).Atualizacao sobre as contribuicoesPara minha enorme e grata surpresa, tenho recebido um retorno excelente ao email enviado aos amigos e repassado a terceiros. Hoje e o ultimo dia para doacoes e amanha vou passar um email com a quantia arrecadada. Com certeza vamos conseguir fazer todo o projeto e ate aumentar o escopo do mesmo, o que me deixou imensamente satisfeita e feliz. Portanto, estamos orcando novos itens a serem incorporados a reforma, como a parte de vidros, janelas e portas para o novo bloco, mais colchoes, cortinas, toalhas, roupas, travesseiros, etc. Vamos aumentar a quantidade de brinquedos e livros provavelmente. A medida que tomo conhecimento das necessidades, vejo a prioridade e assim separo uma nova quantia. Para aqueles que contribuiram, vou enviar uma planilha detalhada com toda a prestacao de contas ate o momento.