Ferramentas e técnicas usadas na gerência de riscos (PMBOK) - Parte 2
Autor: Jeirlan | Publicado: 2008-12-03T17:55:00-03:00

Nesta segunda postagem sobre ferramentas e técnicas na gestão de riscos, trataremos dos processos Planejamento de respostas a riscos e Monitoramento e controle de riscos, além de algumas outras técnicas relacionadas à Análise quantitativa.Análise quantitativaTécnicas de representação e coleta de dados. Já foram vistas na postagem anterior sobre o assunto.Análise quantitativa de riscos e técnicas de modelagemAnálise de Sensibilidade - Ajuda a identificar quais riscos representam maior impacto potencial ao projeto.Análise do valor monetário esperado (VME) - Calcula o resultado médio quando o futuro inclui cenários que podem ou não ocorrer. O VME é calculado multiplicando o valor de cada resultado possível por sua probabilidade de ocorrência.Análise da árvore de decisão - Geralmente através de um diagrama de árvore de decisão, incorpora o custo de cada escolha possível, as probabilidades de cada cenário possível e o retorno de cada caminho lógico alternativo.Modelagem e simulação - São normalmente realizadas usando a técnica de Monte Carlo. Em uma simulação, o modelo do projeto é calculado várias vezes, sendo os valores das entradas randomizados a partir de funções de distribuição de probabilidades, escolhidas a partir das distribuições de probabilidades de cada variável (para maiores informações, consultar o PMBOK em sua 3ª edição).Planejamento de respostas a riscosEstratégias para riscos negativos ou ameaças - Existem três estratégias, basicamente: prevenir (mudanças visando eliminar a ameaça apresentada por um risco adverso), transferir (passagem do impacto negativo de uma ameaça para terceiros, juntamente com a propriedade da resposta) e mitigar (redução da probabilidade e/ou impacto de um evento de risco adverso até um limite aceitável).Estratégias para riscos positivos ou oportunidades (riscos que possuem impactos potencialmente positivos nos objetivos do projeto) - São sugeridas três: explorar (eliminar a incerteza associada ao risco positivo fazendo com que a oportunidade ocorra), compartilhar (atribuição da propriedade a terceiros que possam melhor converter a oportunidade em benefício do projeto) ou melhorar (visa aumentar a probabilidade e/ou impactos positivos e identificar e maximizar os acionadores desses riscos de impacto positivo).Estratégia para ameaças e oportunidades – A estratégia é a aceitação, ativa ou passiva, a qual indica que a equipe do projeto decidiu não mudar o plano de gerenciamento do projeto para tratar o risco ou que não consegue identificar uma outra estratégia de resposta adequada.Estratégia para respostas contingenciadas - Para alguns riscos, é interessante que a equipe faça um plano de respostas que será executado apenas se determinados eventos pré-definidos ocorrerem.Monitoramento e controle dos riscosReavaliação de riscos - Compreende a identificação de novos riscos e a reavaliação de riscos, usando-se dos processos de gerenciamento de riscos. As reavaliações devem ser agendadas regularmente durante o projeto.Auditorias de riscos - Examinam e documentam a eficácia das respostas a riscos no tratamento dos riscos identificados e do processo de gerenciamento de riscos.Análise das tendências e da variação - Revisão das tendências e da variação da execução do projeto visando monitorar o desempenho geral do projeto, e gerar dados necessários para prever possíveis desvios do projeto.Medição de desempenho técnico - Compara as realizações técnicas durante a execução do projeto com o cronograma do plano de gerenciamento do projeto de realizações técnicas, podendo ajudar a prever o grau de sucesso da realização do escopo do projeto.Análise das reservas - Compara a quantidade restante das reservas para contingências com a quantidade restante de risco em qualquer momento do projeto, para checar se a reserva restante é adequada.Reuniões de andamento - Inclusão do gerenciamento de riscos do projeto na pauta das reuniões periódicas de andamento, visando facilitar e aumentar a exatidão do entendimento dos riscos, especialmente ameaças.