Planejamento e Cronograma*
Autor: Lígia Midori | Publicado: 2011-05-01T10:54:00-04:00

Abaixo segue o cronograma das atividades que pretendo realizar. Dividi em 4 etapas: Início, Levantamento de Dados, Geração de Alternativas e Detalhamento e Acabamento. Tive um pouco de dificuldades, qualquer sugestão será bem vinda. :D

*Todas as atividades serão realizadas por Lígia Midori

Etapa A – Início

      Tarefa   Data  
   1. Escolha e   apresentação da empresa   Reunir com a empresa e apresentar a proposta do projeto   29/03/11  
   Publicar o blog com a empresa definida   30/03/11  
   2. Briefing   Planejar questionário   30/03/11  
   Marcar reunião com a empresa   31/03/11  
   Reunir e aplicar questionário   05/04/11  
   Estruturar e postar o briefing   09/04/11  
   Tirar e postar fotos da empresa   23/04/11  
   Definir e   conceituar palavras chaves da empresa   29/04/11  
   3. Planejamento e Cronograma   Demarcação de objetivos e justificativas   12/04/11  
   Montar o planejamento das atividades   13/04/11  
   Orientação com a professora 1   13/04/11  
   Estruturar o cronograma com as atividades, tarefas, duração e   deadlines   20/04/11  
   Encaminhar para professora   20/04/11  
   Marcar reunião com a empresa   20/04/11  
   Reunir e mostrar planejamento e cronograma para a empresa   23/04/11  
   Alterar (se   necessário) e postar no blog   01/05/11  

Etapa B – Levantamento de dados

      Tarefa   Data  
   4. Pesquisa sobre a   empresa   Realizar pesquisa bibliográfica sobre as floriculturas   24/04/11  
   Realizar   pesquisa sobre as flores   04/05/11  
   Realizar pesquisa   de símbolos   05/05/11  
   5. Percepção da   empresa pelos clientes e consumidores   Planejar questionário   04/05/11  
   Marcar visita à empresa   05/05/11  
   Visitar a empresa e aplicar questionário com clientes e consumidores   08/05/11  
   Estruturar e postar   resultados no blog   08/05/11  
   Orientação com a professora 2   11/05/11  
   6. Construção de painéis   Pesquisar referências semânticas   14/05/11  
   Organizar painéis semânticos   15/05/11  
   Pesquisar referências tipográficas   14/05/11  
   Organizar painel com testes tipográficos   15/05/11  
   Postar painéis no   blog   15/05/11  
   7. Estudo de cores   Definição da paleta de cores   15/05/11  
   Postar paleta no   blog   15/05/11  
   8. Análise dos dados obtidos   Ler e analisar todos os dados obtidos   16/05/11  
   Definir a mensagem que a marca quer passar   16/05/11  
   Definir requisitos   16/05/11  
   Postar resultados   no blog   16/05/11  

Etapa C – Geração de Alternativas

      Tarefa   Data  
   9. Primeira geração   Gerar alternativas livremente   23/05/11  
   Definir três linhas   23/05/11  
   Marcar reunião com a empresa   23/05/11  
   Reunir com a empresa e mostrar alternativas geradas   24/05/11  
   Orientação com a professora 3   25/05/11  
   Postar alternativas   no blog   25/05/11  
   10. Segunda geração   Gerar alternativas segundo as linhas   01/06/11  
   Marcar reunião com a empresa   01/06/11  
   Reunir com a empresa e mostrar alternativas geradas   03/06/11  
   Selecionar a melhor   alternativa de cada linha   03/06/11  
   11. Apuração e teste das alternativas   Refinar alternativas selecionadas   04/06/11  
   Simular a aplicação das alternativas   04/06/11  
   Postar alternativas   no blog   06/06/11  
   12. Anteprojeto   Planejar anteprojeto   05/06/11  
   Montar slides   05/06/11  
   Apresentação de   anteprojeto   06/06/11  

Etapa D – Detalhamento e Acabamento

      Tarefa   Data  
   13. Seleção da   alternativa final   Avaliar as alternativas selecionadas   10/06/11  
   Marcar reunião com a empresa   10/06/11  
   Reunir com a empresa e escolher alternativa final   11/06/11  
   Orientação com a professora 4   15/06/11  
   Ajustes na   alternativa final   11 a 25/06  
   14. Aplicações   Gerar alternativas para letreiros, cartão de vistas e adesivo   20/06/11  
   Selecionar as três melhores alternativas de cada peça   20/06/11  
   Marcar reunião com a empresa   20/06/11  
   Reunir c/ a empresa e selecionar alternativa final de cada peça   21/06/11  
   Acabamento das peças finais   25/06/11  
   Postar experiência   no blog   25/06/11  
   15. Construção do   manual   Planejar   26/06/11  
   Elaborar   30/06/11  
   Imprimir   01/07/11  
   16. Apresentação final   Planejar   03/07/11  
   Montar slides   03/07/11  
   Apresentação final   04 ou 06/07  
   Postar no blog   04 ou 06/07