MICROSOFT PROJECT - Criar um novo projeto
Autor: Daniel Aquere de Oliveira, PMP, MBA | Publicado: 2011-11-02T16:58:00-02:00






Criar um novo projeto

1.Ocultar tudo

Ao criar um novo
projeto, você pode optar por programar o projeto a partir de uma data de início (data de início: a data em que uma tarefa
está agendada para começar. Essa data é baseada na duração, calendários e
restrições das tarefas predecessoras e sucessoras. A data de início da tarefa também
é baseada em seus próprios calendários e restrições.) ou uma data de
término (data de término: a data em que
uma tarefa está agendada para ser concluída. Essa data baseia-se na data de
início, duração, calendários, datas de predecessoras, dependências e restrições
da tarefa.) e pode definir propriedades de arquivo
específicas para ajudar na organização ou localização do projeto.

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Clique em Novo .


Dica Você também pode criar um novo projeto clicando em Novo no menu Arquivo.
No painel de tarefas, em Novo, clique em Projeto Vazio.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No menu Projeto, clique em Informações sobre o Projeto. 

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para programar um projeto a partir da data de início, digite ou
selecione a data em que deseja iniciar o projeto, na caixa Data de início.


Para programar um projeto a partir da data de término, clique em Data
de Término do Projeto na caixa Cronograma a partir de e digite ou
selecione a data em que deseja que o projeto seja concluído, na caixa Data
de término.

Observações 

&nbsp; É possível usar o Guia do Projeto para ajudar no processo de
configuração de um novo projeto.&nbsp;

&nbsp; Se precisar descobrir até quando você pode iniciar um projeto para
terminá-lo até uma data específica, é possível optar por programar o projeto a
partir da data de término. No entanto, quando o trabalho começa no projeto, é
recomendável que você altere essa configuração para programar a partir da data
de início. 

&nbsp; Se seus planos mudarem, você poder alterar essas informações iniciais
sobre o projeto a qualquer momento, clicando em Informações sobre o Projeto,
no menu Projeto. No entanto, se tiver dados reais, como datas de início
e de término reais, aplicados a tarefas, as tarefas não serão reprogramadas com
base nas informações atualizadas sobre o projeto. Além disso, se você tiver
restrições em tarefas, mover a data de início ou de término do projeto não
moverá, necessariamente, todas as tarefas relativas aos novos dados.&nbsp;

Definir
propriedades de arquivo para seu projeto

Para ajudar a organizar ou localizar seus projetos, você pode inserir
propriedades de arquivo para eles, como um título descritivo, um assunto, um
gerenciador de projeto ou um comentário.

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para inserir propriedades básicas de arquivo para o projeto ativo, no
menu Arquivo, clique em Propriedades e na guia Resumo. 

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Digite as informações relevantes sobre o projeto nas caixas de
propriedades do arquivo. 

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para adicionar propriedades personalizadas de arquivo para o projeto
ativo, clique na guia Personalizar. 

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Digite as informações relevantes nas caixas Nome, Tipo e Valor
e clique em Adicionar.

Observação Para fins de impressão, também é possível adicionar esses detalhes do
projeto ao cabeçalho (cabeçalho: texto que
aparece na parte superior de uma página impressa. Normalmente um cabeçalho
contém informações como, por exemplo, o nome do projeto ou da empresa e as
datas de início e término do projeto.), rodapé (rodapé: texto que aparece na parte inferior
de uma página impressa. Normalmente um rodapé contém informações como, por
exemplo, número da página, contagem total de páginas e data.)
ou legenda (legenda: a lista
explicativa dos símbolos que aparecem em um gráfico.) do modo de exibição (modo de exibição: a combinação de um ou
mais modos de exibição [Gráfico de Gantt, Planilha de Recursos e assim por
diante] e, se aplicável, uma tabela e um filtro. Utilize os modos de exibição
para trabalhar com informações em uma variedade de formatos. Existem três tipos
de modo de exibição: os Gráficos, as Planilhas e os Formulários.)
ou relatório (relatório: um formato
no qual você pode imprimir informações da agenda apropriadas para os
destinatários. Você pode usar os relatórios predefinidos fornecidos pelo
Project ou criar relatórios personalizados.) de um projeto.&nbsp;





_________________________________________

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fonte: Microsoft © - Help
Project 2007