Como vão as obras dos estádios para a Copa de 2014?
Autor: Taiguara | Publicado: 2011-11-20T13:59:00-08:00



O tempo vai passando e as obras dos estádios estão indo ao vento, mas alguns estão dentro do cronograma. Abaixo, segue a situação das obras que deveriam ter uma fiscalização mais apurada :

Belo Horizonte

As obras do Mineirão começaram 
em janeiro. Segundo o governo, 80% do rebaixamento do gramado foi 
concluído. A demolição do anel inferior deve terminar em dezembro. 
Enquanto isso, a licitação para a terceira fase, que define o 
concessionário por 27 anos, era marcada para outubro. O valor oferecido
 pelo grupo é de R$ 743,4 milhões, incluindo estádio e esplanada. 
&nbsp;Brasília

O Mané Garrincha está em 
processo de desmonte e demolição. O governo começou a tocar as obras em 
maio, após o Tribunal de Contas distrital liberar o edital, então 
suspenso por suspeita de sobrepreço. Vencedor da licitação, o consórcio 
Via Engenharia/Andrade Gutierrez entrou nas obras no final de julho.O
 estádio concorre à abertura e é o segundo mais caro da Copa (R$ 696 
milhões). O Ministério Público distrital quer rescindir o contrato e 
reduzir a capacidade de 72 mil para 30 mil pessoas.
Cuiabá

Após o desmonte e demolição do 
Verdão, as obras em Cuiabá seguem para a compactação do solo, que 
prepara a etapa de fundações . É o estádio com obras mais 
avançadas. Custará R$ 342 milhões aos cofres estaduais e será construído
 pelo consórcio Santa Bárbara/Mendes Júnior. &nbsp;
Curitiba

Prefeitura e governo prometem 
resolver a situação da Arena da Baixada na próxima segunda-feira. 
Proprietário do estádio, o Atlético-PR poderá captar R$ 90 milhões em 
títulos de potencial construtivo para a obra, e bancará outros R$ 30 
milhões. As negociações se arrastam há mais de um ano.&nbsp;
Fortaleza

Após seis meses de atraso, o governo do Ceará divulgou o vencedor da licitação do Castelão.A demora fez de Fortaleza uma das sedes mais atrasadas da Copa. Se 
homologado, o consórcio Galvão/Serveng/BWA vai construir (R$ 452,2 
milhões) e operar o estádio por oito anos.

Manaus

Em fase de demolição, as obras 
da Arena Amazônia tiveram um pequeno atraso no cronograma, já que a 
Andrade Gutierrez teve que trazer máquinas de São Paulo. É um dos 
estádios em fase mais avançada de obras, que começaram em maio. Orçado 
em R$ 499,5 milhões, o estádio será bancado com recursos estaduais.

Natal

O governo promete para segunda o
 lançamento do edital do Estádio das Dunas (R$ 400), único sem 
concorrência lançada. Obras secundárias tiveram início em maio. Em 
julho, o governador reduziu o valor dos contratos dos projetos de R$ 
27,4 milhões para R$ 4 milhões.

Porto Alegre

  

O Internacional começou a 
reforma do Beira-Rio em 29 de agosto, com perfurações para a instalação 
de estacas que vão dar suporte à cobertura do estádio. As obras de R$ 
120 milhões não têm construtora definida.
Recife


Mesmo com a liberação em julho da licença ambiental, as obras da Arena Pernambuco não começaram .
 A concessionária Odebrecht/ISG/AEG finaliza uma pesquisa arqueológica 
no terreno, enquanto o governo tenta retirar os últimos posseiros da 
região. A construção está orçada em R$ 464 milhões.

Rio de Janeiro

Governo iniciou em maio obras 
secundárias no Maracanã. Após definição do consórcio Andrade 
Gutierrez/Odebrecht/Delta, em agosto, a reforma (R$ 705 milhões) teve 
início com o desmonte das cadeiras do anel inferior. Os cariocas já têm como certa a final na cidade. Porém, várias paralizações de greve estão prejudicando o cronograma.

Salvador

Após iniciar intervenções 
secundárias em maio, o consórcio OAS/Odebrecht implodiu a estrutura da 
Fonte Nova em 29 de agosto. Dentro de um mês devem começar as obras de 
fundação do estádio.
 Com construção orçada em R$ 591 milhões, o valor nominal do contrato do
 estádio chega a R$ 1,6 bilhão, já que envolve gestão e manutenção por 
35 anos.

São Paulo

As obras no Itaquerão estão a pleno vapor, estão dentro do cronograma estabelecido e com folga, a previsão é de que no final de 2013 a obra fique pronta.&nbsp;



Por enquanto a tempo de correr com as obras que estão em atraso,mas 2014 está logo aí, é bom coordenar isto para que não tenhamos o vexame de ter obras inacabadas no momento da Copa.

 

 





&nbsp; 
&nbsp;