Custo dos Estádios da Copa 2014
Autor: Otavio Cruz | Publicado: 2014-05-25T07:40:00-07:00




ESTÁDIOS

STATUS DA OBRA

CUSTO / PRAZO

CAPACIDADE






Mineirão


Estádio Governador Magalhães Pinto



Belo Horizonte - MG

Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, São Luís, 31275-000


PROPRIETÁRIO

Governo do Estado de Minas Gerais



100% concluído

Estádio está em plena operação. A média de público tem ficado em torno de 30 mil pessoas

Custo
Previsão inicial
R$ 426 milhões
Custo final
R$ 695 milhões
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2012
Data de inauguração
Dezembro 2012


62.547&nbsp;lugares
2.670&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;2.867 lugares
Área Construída&nbsp;209 mil m²
Campo&nbsp;105 m x 68 m




Mané Garrincha


Estádio Nacional Mané Garrincha



Brasília - DF

Complexo Poliesportivo Ayrton Senna , Asa Norte, 70077-000


PROPRIETÁRIO

Governo do Distrito Federal



100% concluído

A arena foi utilizada na abertura da Copa das Confederações


O mais caro!




Custo
Previsão inicial
R$ 745,3 milhões
Custo final
R$ 1,566 bilhão
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2012
Data de inauguração
Maio 2013


70.064&nbsp;lugares
8.557&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;2.850 lugares
Área Construída&nbsp;218 mil m²
Campo&nbsp;105 m x 68 m




Arena Pantanal


Estádio José Fragelli



Cuiabá - MT

Av. Agrícola Paes de Barros, s/nº, Verdão, 78030-210


PROPRIETÁRIO

Governo do Estado de Mato Grosso



97% concluído

Ainda inacabado, estádio recebeu jogo entre Mixto e Santos pela Copa do Brasil com capacidade reduzida - falta instalar cadeiras no anel superior

Custo
Previsão inicial
R$ 454 milhões
Custo final
R$ 525 milhões
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2012
Data de inauguração
Abril 2014


42.968&nbsp;lugares
2.831&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;1.422 lugares
Área Construída&nbsp;101, 4 mil m²
Campo&nbsp;105 m x 68 m




Arena da Baixada


Estádio Joaquim Américo Guimarães



Curitiba - PR

Rua Buenos Aires, s/nº, Água Verde, 80250-070


PROPRIETÁRIO

Clube Atlético Paranaense



91% concluído

Estádio já recebeu um jogo-teste, mas ainda falta instalar metade das cadeiras, terminar o setor destinado à imprensa e obras de acabamento

Custo
Previsão inicial
R$ 184,5 milhões
Custo final
R$ 265 milhões
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2012
Data de inauguração
Dezembro 2013


41.456&nbsp;lugares
1.908&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;1.200 lugares
Área Construída&nbsp;126 mil m²
Campo&nbsp;105 m x 68 m




Castelão


Estádio Governador Plácido Castelo



Fortaleza - CE

Av. Alberto Craveiro, 2901, Castelão, 60861-211


PROPRIETÁRIO

Governo do Estado do Ceará



100% concluído

Palco dos principais jogos dos times de Fortaleza. Num deles, Ceará x Ferroviário, uma placa de vidro caiu de uma altura de 10 m. Ninguém se feriu

Custo
Previsão inicial
R$ 452 milhões
Custo final
R$ 519 milhões
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2012
Data de inauguração
Dezembro 2012


64.846&nbsp;lugares
1.900&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;1.900 lugares
Área Construída&nbsp;155 mil m²
Campo&nbsp;105 m x 68 m




Arena Amazônia


Arena Amazônia



Manaus - AM

Av. Constantino Nery, s/nº, Flores, 69058-795


PROPRIETÁRIO

Governo do Estado do Amazonas



98% concluído

Inacabado e com problemas de acessibilidade, estádio foi inaugurado com jogo da Copa Verde. Longas filas e falta de comida irritaram torcedores

Custo
Previsão inicial
R$ 515 milhões
Custo final
R$ 604 milhões
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2012
Data de inauguração
Março 2014


42.374&nbsp;lugares
400&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;não informado
Área Construída&nbsp;170 mil m²
Campo&nbsp;105 m x 68 m




Arena das Dunas






Natal - RN

Avenida Presidente Prudente de Morais, 5121, Lagoa Nova, 59056-200


PROPRIETÁRIO

Governo do Estado do Rio Grande do Norte



100% concluído

Estádio foi inaugurado em 22 de janeiro. Ainda falta alugar e instalar as arquibancadas provisórias, que aumentam a capacidade para 42 mil

Custo
Previsão inicial
R$ 320 milhões
Custo final
R$ 417 milhões
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2012
Data de inauguração
Janeiro 2014


42.086&nbsp;lugares
2.617&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;1.416 lugares
Área Construída&nbsp;120 mil m²
Campo&nbsp;105 m x 68 m




Beira-Rio


Estádio José Pinheiro Borda



Porto Alegre - RS

Av. Padre Cacique, 891, Praia de Belas, 90810-240


PROPRIETÁRIO

Sport Club Internacional



100% concluído

Estádio foi reaberto com uma série de eventos em 5 e 6 de abril - um deles é o amistoso entre Internacional e Peñarol

Custo
Previsão inicial
R$ 130 milhões
Custo final
R$ 330 milhões
Prazo
Previsão inicial
Agosto 2012
Data de inauguração
Abril 2014


48.849&nbsp;lugares
7.000&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;não informado
Área Construída&nbsp;171 mil m²
Campo&nbsp;105 m x 68 m




Arena Pernambuco


Arena Pernambuco



Recife - PE

Rua Deus é Fiel, 01, Jardim Tenedo, em São Lourenço da Mata, 54710-010


PROPRIETÁRIO

Governo de Pernambuco



100% concluído

Entregue oficialmente em maio

Custo
Previsão inicial
R$ 491 milhões
Custo final
R$ 532 milhões
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2012
Data de inauguração
Maio 2013


44.248&nbsp;lugares
4.700&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;650 lugares
Área Construída&nbsp;128 mil m²
Campo&nbsp;105m x 68m




Maracanã


Estádio Mário Filho



Rio de Janeiro - RJ

Rua Professor Eurico Rabelo, Maracanã, 20271-150


PROPRIETÁRIO

Governo do Estado do Rio de Janeiro



100% concluído

Estádio já foi inaugurado

Custo
Previsão inicial
R$ 932 milhões
Custo final
R$ 1,2 bilhão
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2012
Data de inauguração
Junho 2013



O maior!




78.639&nbsp;lugares
328&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;2.100 lugares
Área Construída&nbsp;240 mil m²
Campo&nbsp;105m x 68m




Fonte Nova


Estádio Otávio Mangabeira



Salvador - BA

Av. Presidente Costa e Silva, Nazaré, 40050-360


PROPRIETÁRIO

OAS/Odebrecht e Governo da Bahia



100% concluído

Arena está em operação

Custo
Previsão inicial
R$ 591,7 milhões
Custo final
R$ 689,4 milhões
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2012
Data de inauguração
Abril 2013


48.747&nbsp;lugares
1.978&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;não informado
Área Construída&nbsp;126,5 mil m²
Campo&nbsp;105 m x 68 m




Itaquerão


Arena Corinthians



São Paulo - SP

Rua Doutor Luís Aires, s/n, Itaquera, Itaquera, 08295-005


PROPRIETÁRIO

Corinthians



97% concluído

Impasse com estruturas temporárias complicam entrega do estádio, cuja inauguração deve ficar entre o fim de abril e maio

Custo
Previsão inicial
R$ 820 milhões
Custo final
R$ 1 bilhão
Prazo
Previsão inicial
Dezembro 2013
Data de inauguração
2014


69.160&nbsp;lugares
3.500&nbsp;vagas
Imprensa&nbsp;não informado
Área Construída&nbsp;189 mil m²
Campo&nbsp;105 m x 68 m






SE ESTE INVESTIMENTO FOSSE REALIZADO NO SETOR DA EDUCAÇÃO NOSSA NAÇÃO TERIA MUITOS MAIS RESULTADOS POSITIVOS QUE A REALIZAÇÃO DA COPA.