Termo de Abertura - Casa auto sustentável
Autor: Valdilene | Publicado: 2011-09-19T09:45:00-03:00

1. Ementa / EscopoA construção de uma casa sustentável, promovendo a interação entre o homem e meio o ambiente.&nbsp;
2. Meta EstratégicaEsse tipo de obra é uma opção consciente do homem para morar bem, preservando e recuperando a natureza, mantendo seu status de 'ser econômico' e agente gerador de novas tecnologias.
3. ClientesProjeto Caixa Econômica Federal, destinado a pessoas de baixa renda.
4. JustificativaRealizar a construção de uma casa autossustentável traz várias vantagens para todos atingidos pelo projeto.As vantagens ambientais são nítidas, as vantagens econômicas são capazes de convencer até os mais céticos, já que o consumo de energia reduz pelo menos 40%, o de água até 50% e o custo da obra é 10% menor durante a construção, se comparada a uma residência convencional. Ou seja, economia imediata na obra e ao longo de anos.Sem falar na economia da capital, pois reduzem 60% do entulho da obra, 50% do esgoto despejado no sistema público e contribuem em 80% da área verde da cidade, considerando soluções como tetos-jardim.
5. Resultados / ProdutosEstrutura de Decomposição de Trabalho (EDT) Cronograma Área responsávelInício Término Terraplanagem 1: 01/05/2012 05/05/2012 Entrega (ou Produto) 1.1: Analise do solo 01/05/2012 02/05/2012 Entrega (ou Produto) 1.2: Preparação do terreno 03/05/2012 05/05/2012 Fundação  2: 06/05/2012 20/05/2012 Entrega (ou Produto) 2.1: Base 06/05/2012 08/05/2012 Entrega (ou Produto) 2.2: Alicerces 08/05/2012 10/05/2012 Entrega (ou Produto) 2.3: Pilares 11/05/2012 15/05/2012 Entrega (ou Produto) 2.4: Vigas 16/05/2012 20/05/2012 Alvenaria 3: 21/05/2012 20/06/2012 Entrega (ou Produto) 3.1: Paredes 21/05/2012 05/06/2012 Entrega (ou Produto) 3.2: Queda para telhado 05/06/2012 20/06/2012 Instalação Elétrica  4: 21/06/2012 26/06/2012 Entrega (ou Produto) 4.1: Passagem das mangueiras 21/06/2012 23/06/2012 Entrega (ou Produto) 4.1: Passagem dos fios e tomadas 24/06/2012 26/06/2012 Instalação Hidráulica  5: 27/06/2012 05/07/2012 Entrega (ou Produto) 5.1: Passagem dos canos 27/06/2012 05/07/2012 Acabamento 6: 06/07/2012 10/08/2012 Entrega (ou Produto) 6.1: Pintura paredes 06/07/2012 15/07/2012 Entrega (ou Produto) 6.2: Chão 16/07/2012 25/07/2012 Entrega (ou Produto) 6.3: Vidros 26/07/2012 30/07/2012 Entrega (ou Produto) 6.4: Retoques e revisão de acabamentos 01/08/2012 10/08/2012 
6. CustosCategoria Detalhamento Responsável Exercício Financeiro Custo EstimadoRealização de obras e instalações Casa para trabalhadores João Paulo  1.200,00Aquisição de equipamentos (permanente)  Carro de mão, pá, inchada, colher de pedreiro, trena, fita,  balde, lata, Judson  12.580,00Aquisição de material (consumo) Cimento, areia, terra, telha, tijolos, mangueiras, canos, sacos, lixa, papel, fio, cabo, prego, parafuso, lápis. Judson  16.585,00Diárias e passagens Não cabe uso Não cabe uso  Não cabe usoServiços de Terceiros Contrato de mão de obra especializada Elvis Carlos  8.900,00TreinamentosNão cabe uso Não cabe uso  Não cabe usoTotal: 39.265,00Obs.: Os recursos para os projetos estratégicos serão reservados no orçamento com base na demanda da unidade responsável pelo projeto e devem, portanto, constar na proposta orçamentária da unidade encaminhada à administração. Essa reserva será prioritária em relação às demandas das diversas unidades da organização.
7. Gestor do Projeto (responsável)Nome CargoRodrigo Rodrigues Gerente de ProjetoTelefone Endereço Eletrônico Lotação(61) 8423-1380 rodrigo.oliveira.rodrigues@gmail.com CMT Engenharia LTDA
8. Aprovação do ProjetoElaborado por Data AssinaturaRodrigo Rodrigues 26/09/2011 Revisado por  Data AssinaturaElvis Carlos 26/09/2011 Recebido por  Data AssinaturaNihad 26/09/2011 Aprovado por Data AssinaturaValdilene Silva 26/09/2011