Carta do Projeto 2 - versão entrega
Autor: walfrido emidio mariano junior | Publicado: 2008-09-24T15:27:00-07:00

[ GRUPO TROJAN HORSE CONSULTING]TERMO DE ABERTURAPROJECT CHARTERPreparado porWALFRIDO EMIDIO / TIAGO ABIBVersão   2Aprovado porMARKOS AKIRA / GLAUBER OMAR[Data] 24/09/2008I -          Título do projetoDOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA BIOMETRIA(PONTO ELETRÔNICO POR IMPRESSÃO DIGITAL)II -        Resumo das condições do projetoa.      VISÃO GERAL DAS METAS E OBJETIVOS DO PROJETOb.      LISTA DE ENTREGASc.      NECESSIDADES DO PROJETOd.      DATA DE CONCLUSÃO PREVISTAe.      ORÇAMENTO INICIALf.        DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES DO PATROCINADOR E GERENTE DO PROJETOIII -      Nome do gerente/representantes do projeto, suas responsabilidades e sua autoridadeMARCOS AKIRA WATANABE – GERENTE – ênfase da responsabilidade nos requisitos (takezo_akira@hotmail.com)GLAUBER OMAR – LIDER – ênfase da responsabilidade na modelagem (caso de uso) (goglc@msn.com)WALFRIDO EMIDIO – CONSULTOR  ênfase da responsabilidade Mudanças e Qualidade (waljunior7@hotmail.com)TIAGO ABIB – CONSULTOR - ênfase da responsabilidade (Escopo Risco Comunicação Integração)  (tiago.abib@hotmail.com)IV -    Necessidades básicas do trabalho a ser realizadoSerão necessárias orientações e diretrizes por parte dos professores, além de material impresso que será cedido pela biblioteca da faculdade, assim como sites de pesquisa na internet.As reuniões acontecerão na sua maioria utilizando salas de reunião da biblioteca sendo necessário o agendamento  prévio. Uso de computadores e ferramentas de pesquisa.V -      Descrição do projeto1.            Produto do projetoO produto deste projeto é uma documentação completa contendo todas as informações necessárias para a programação de um software de controle baseado em tecnologia biométrica (leitura de impressão digital). Utilizando a metodologia RUP, será feito um levantamento completo dos requisitos, seguidos de análise dos mesmos para que então possam ser formuladas as UML´s (diagramas e caso de uso), finalizando a entrega da documentação para o cliente.2.            Cronograma básico do projetoCronogramaEntrega do levantamento de Requisitos: 08/10/2008Entrega dos Requisitos Analisados: 15/10/2008Entrega do ESCOPO: 15/10/2008                   Entrega do projeto Finalizado: 10/12/2008Tempo total do Projeto: 3 mesesEntrega da Modelagem CASO DE USO: 29/10/2008Entrega da Modelagem DIAGRAMA DE CLASSE: 12/11/2008Entrega da Modelagem A SER DEFINIDA: 26/11/20083.            Estimativas iniciais de custoTotalizando um custo inicial de R$ 9.600,00 sendo ½ (metade) do valor no início do Projeto e a outra ½ (metade) na entrega da documentação completa.Estimativa de Valor/HoraTotal de HorasEstimativa Inicial total de custoR$60,00 a hora160 horasR$ 9.600,00VI -    Administração1.     Necessidade inicial de recursosSerão necessários 4 profissionais para este projeto, seus nomes, funções e responsabilidade estão expressas no item III.As estimativas iniciais de custos (item V-3) já incluem o pagamento das horas trabalhadas por estes profissionais2.     Necessidade de suporte pela organizaçãoTodas as informações necessárias para este projeto podem ser conseguidas através de pesquisas, sem a necessidade de maiores apoios por parte da organização.3.     Controle e gerenciamento das informações do projetoInicialmente foi produzido um blog para armazenar as atas e cartas do projeto como texto corrido. O arquivo original será armazenado também no grupo google.http://uni9gti.blogspot.comAPROVAÇÕESSilvio RochaAnselmo Couto