Semana 4 (19/10/2009 a 24/10/2009)
Autor: Alexandre Vieira | Publicado: 2009-10-03T10:21:00-07:00

6. Visita a Escola Municipal Alfredo BresserNa manhã do dia 19 de Outubro realizamos uma visita a escola municipal Alfredo Bresser com o objetivo de vistoriar o local onde será realizado o Espaço Exploratório Lúdico Pedagógico para os alunos e detalhar melhor as aquisições com o cliente (Psicóloga Denise, Coodenadora da Escola e o Diretor da Escola).Vejam um vídeo gravado pela Psicóloga Denise contando um pouco a respeito do Espaço Exploratório Lúdico.



<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D8becd5075de66bd4%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1494333318%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D48C428EAB7AE9AF6D64BBD32FFFB512D9E11A218.B866C08C205BB7BC6612D8CB85CD0D23E4670C4F%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D8becd5075de66bd4%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3Dv--kl8dxehH54KdB8Fss-ptH5yE&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />
Abaixo algumas fotos do local onde será criado o projeto.Foto 1Foto 2Após a visita inicial realizamos a seguinte Ata de Reunião / Visita.Participantes: Alexandre, Bruno,Denise, Isildinha, Juliana, PaulaSeguem algumas observações sobre o local:_Pintura - em ordem_Porta - em ordem_Fechadura - sem chave, nova chave a ser feita urgentemente_Janela com vidro – em ordem_Luminária – em ordem_Banheiro – em ordem_Dimensões do espaço – estimativa de 9 x 6 O cliente expôs o objetivo e os materiais necessários para a implantação do projeto, mas a viabilidade para se implantar o local, com os materiais apresentados, foi questionada devido às dimensões e as atividades a serem realizadas.A solução consensada:_Priorização na aquisição do item mobiliário, seguido pelos itens brinquedos e material de papelaria, sendo que o item mobiliário foi re-adequado ao objetivo e dimensão do local._Item Mobiliário:·8 cadeiras de adulto, material plástico·4 cadeiras de criança, material plástico, colorida·2 mesa de adulto quadrada, material plástico·1 mesa de criança, quadrada ou hexagonal, material plástico·Tapete de PVC, cobrir 70 % do chão, colorido·Almofadas / Pufes, quantidade á determinar·Quadro branco, disponível na escola·Prateleira, quantidade e modelo á determinar·Armário de aço, disponível na escola, precisa de manutenção na porta·Porta- gibi, disponível na escola_Item Brinquedos:·Catalogação dos brinquedos disponíveis na escola, posterior checagem da necessidade de compra de algum tipo de brinquedo_Item Material de papelaria·Posterior discussãoA forma da captação de recurso será através de rifa, com o sorteio de um NetBook.Cronograma de atividades para o período (19 á 23/10):_Catalogação dos brinquedos, responsável Denise, com apoio dos alunos do curso de pedagogia da USP;_Imagens de brinquedoteca para definição de lay-out do local, responsável Paula;_Orçamento das mesas e cadeiras, responsável Juliana;_Orçamento do tapete, almofadas e pufes, responsável Paula;_Desenho do lay-out do local, responsável Bruno;_Cotação do NetBook, análise financeira sobre a quantidade de números e valor da rifa, responsável Marcio;_Criação de conta no Twitter, responsável Alexandre ou Bruno;_Divulgação do blog e twitter para os alunos de pedagogia, diretora e coordenadora da escola, responsável Alexandre ou Bruno;_Encaminhamento a diretora e coordenadora autorização para uso no local do armário, quadro branco e porta-gibi, responsável Bruno.Desenho do Lay-Out