Autor: Blog do Ricardo Teixeira | Publicado: 2013-01-01T13:33:00-08:00




TRANSPOSIÇÃO: Trecho Entre PB e CE Tera licitação los fevereiro&nbsp;



&nbsp;


26 de dezembro de 2012

&nbsp;

&nbsp;

Apesar do atraso Acumulado de Pelô Anos Menos Quatro los Relação AO cronograma original, o Projeto de transposição do Rio São Francisco "só Perde parágrafo OS chineses", EM TERMOS de Rapidez das Obras.&nbsp;A Avaliação e Efectue Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, Que se prepa parágrafo lançar mais tres editais de licitação de Obras Projeto fazer.&nbsp;Os editais começam a Sair Nesta Semana e Vão USAR o regime diferenciado de contratações Públicas (RDC), Uma Alternativa Mais Rápida Que se um tradicional Lei de Licitações, um Fim de dar hum novo Impulso AO Empreendimento.



"QUANDO chegarmos a 2014, NAO restará nenhuma Dúvida UO questionamento de Que estaremos Perto da CONCLUSÃO DO Projeto", Disse Bezerra.&nbsp;O Orçamento da transposição, Estimado em R $ 8,2 bilhões atualmente, passará POR UMA Revisão em Marco.&nbsp;Tudo Depende fazer Resultado das Novas concorrências, mas o Ministro TEM Esperanças - POR UMA Análise preliminar ainda - de qué Ô Impacto PODE NAO MAIS servi de fazer Qué R $ 200 Milhões OU R $ 250 Milhões, POIs other Contratos FORAM rescindidos e precisarão Ser deduzidos da Contabilidade.



Os 14 Lotes Originais de Obras da transposição, Além de Dois Canais de aproximação do Rio, FORAM reagrupados los Tres "Metas" - intervenções Conjuntos de - nn Eixos Norte e Leste.&nbsp;O Primeiro edital de Sair, comeu o FIM DESTA Semana, contratará Obras Complementares nd Meta 2-Leste, um trecho com inicio não Reservatório de Areias e Término não Reservatório de Barro Branco, both los Pernambuco.&nbsp;Por USAR RDC o, o preco de Referência Nao divulgado é.



DEPOIS, comeu 28 de fevereiro, sai o edital da Meta 3-Leste, Que engloba hum lote cujos Serviços FORAM paralisados ​​recentemente Pelo consórcio de empreiteiras responsáveis.&nbsp;Abrange elementos Canais e túneis, Entre OS reservatórios de Barro Branco e de Poções, Entre Pernambuco e Paraíba.&nbsp;A Intenção de Bezerra E retomar plenamente OS Trabalhos, com Novos Contratos, Entre Maio e Junho.



Essas Duas Metas tiveram canteiros abandonados, Ha Dois Meses, pelos Consórcios de empreiteiras responsáveis ​​pelos Serviços.&nbsp;Hum dos Consórcios, formado Pela Emsa e Pela Mendes Jr., trabalhava los 39 quilómetros de Canais, aquedutos, pontes e reservatórios.&nbsp;Em Outro trecho, de 28 quilómetros, um Grupo de empreiteiras - OEA, Galvão, Barbosa Mello e Coesa - also interrompeu como Obras Que tocava.



Bezerra Afirma tér Dado hum Empresas Ultimato como Pará uma retomada dos Trabalhos e cobra UMA RESPOSTA Definitiva sabre parágrafo se inclui acréscimos nn editais Que estao Sendo liberados.&nbsp;Pará elemento, o Problema da transposição FOI ter licitado como Obras los Fatias, atendendo a recomendações feitas à Época pelos Órgãos de Controle e Fiscalização - Que estavam preocupados los Aumentar a empre Concorrência como construtoras.&nbsp;ISSO fez com Que o Projeto tivesse 59 Contratos e 90 Empresas envolvidas, dificultando SUA Gestão e exigindo hum rearranjo.&nbsp;"O Que curioso E, Hoje, Relatorios Sistemas Operacionais Tribunal de Contas da União pedem uma Contratação Integrada Mais Possível", Diz o Ministro.



Tambem ATÉ o FIM de fevereiro, mas com uma possibilidade de antecipação parágrafo janeiro, Sera Publicado o edital da Meta 3-Norte.&nbsp;Sera Mais UMA Contratação RDC Pelo, parágrafo Obras Entre reservatórios nn municípios de Brejo Santo (CE) e Cajazeiras (PB), cuja Promessa de Entrega E ágora los dezembro de 2015.&nbsp;Do Além disso, um parágrafo Concorrência uma Meta 1-Norte, estimada em R $ 777 milhoes e Que seguiu a Lei de Licitações (8.666/93), tempe uma Abertura de Propostas Marcada parágrafo Amanhã.



Munido de UMA Relação de Projetos Similares, EM Mais de dez paises, Bezerra Garante Que a transposição do Rio São Francisco Nao Mais dez demorado que qué uma mídia Mundial parágrafo ESSE Tipo de Empreendimento.&nbsp;Ela EUA, Como comparação, Projetos Como o nevado das Montanhas, Na Austrália, Que começou los 1949 E de forma Concluído FOI los de 1974, ea transposição do Tejo-Segura, Na Espanha, Que Durou Quatro Décadas inteiras, Entre 1933 e 1973.&nbsp;Apenas o Projeto de Transferencia de Água de Wanjiazhai, Na China, FOI executada in Anos ATE DEZ - de 2001 a 2011 -, Na Lista fazer Ministro.



"Existem Oito Obras no Mundo comparáveis ​​à transposição do Rio São Francisco. ELAS levam, EM MEDIA, de 20 a 25 anos. Do Além de complexidades de Engenharia, São polêmicas e TEM Estimativas de custódio São frequentemente revisadas parágrafo Cima", Diz Bezerra, tirando CONCLUSÕES SUAS.&nbsp;"O Projeto básico do São Francisco começou a Ser Feito Entre 2000 e 2001. Uma licitação realizada FOI los 2007 e Tudo Vai Ficar pronto Entre 2014 e 2015. São 14 a 15 años de Trabalhos. ESTAMOS não Prazo médio. Só perdemos dos chineses. "



Satisfeito com a execução Orçamentária de massas SUA, Bezerra promete hum "Ano gordo de Investimentos" não Ministério da Integração Nacional, EM 2013.&nbsp;Na Semana passada, rompeu o Patamar de R $ 3 bilhões los Valores Pagos DESDE janeiro, deixando parágrafo Trás uma Marca de R $ 2,817 bilhões atingida em 2011.&nbsp;Pará o Ano Que VEM, Segundo elemento, uma meta ultrapassar e R $ 5 bilhões in pagamentos.&nbsp;E Chama Atenção Para O Fato de Que, uma verdadeira CADA Gasto nd transposição do Rio São Francisco, other two São investidos NAS Demais Obras de Infraestrutura hídrica DO Ministério, Como o Canal do Sertão, in Alagoas, a Adutora do Algodão, na Bahia, EO Cinturão das Águas, nenhum Ceará.



Valor Econômico