NOTICIAS PÓS VISTORIA
Autor: Edna Batista | Publicado: 2015-10-17T13:11:00-03:00

Oi minha gente querida
Graças a Deus, a noticia é boa!
Minha obra passou pela vistoria!!!
Raspaaando, mas passou
Agora é arregaçar as mangas, porque nesta semana, já me ligaram do banco, querendo fazer a vistoria final, no dia 30/10! acreditam?
Eles estão louco, gente, minha obra precisa de pelo menos mais 2 meses( eu acho), para ser finalizada.
Conclusão, vou ter que usar do recurso de postergar a vistoria final, que tenho direito. O prazo máximo, são 90 dias, mas...
A construtora, nunca que ficará sabendo disso, mas nem pensar!
Já ligamos para o engº e avisamos que o banco, esta esperando a data da vistoria final. Demos uma pressão neles, porque senão, vou contar para vocês, minha obra só termina em 2016. fala sério, viu!
Segunda feira, eles ficaram de nos dar uma posição, tomara que sejam realistas e ponham o pessoal para trabalhar. Sabe gente, nós descobrimos que eles, tem mais clientes e obras, do que podem dar conta, sim, porque, eles só tem uma equipe de pintura, uma equipe de elétrica, 2 pessoas de hidráulica e assim vai.
E aí, eles ficam manuseando o pessoal nas obras, conforme a necessidade! Os pintores, fizeram a parte interna de massa corrida em minha casa e sumiram...porque com certeza, tem mais obras atrasadas como a minha. &nbsp;É mole?
Enfim, ainda bem que nós, mesmo estando pagando p/ eles cuidarem de tudo, nos envolvemos e fomos atrás de outros profissionais e também da compra de alguns materiais, porque se fôssemos só esperar por eles, com certeza não estaríamos na fase que estamos.
Mas, enfim, chega de chorôrô e vamos às alegrias( pequenas, mas importantes)


&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Espaço da minha futura horta



&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Muro em frente à piscina


&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Garagem com piso e esquadrias, finalizados




&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Piso da sala, também finalizado




Piso externo, que ainda estamos instalando, porque mudamos o projeto e tivemos que comprar mais





Já compramos as pastilhas para piscina e bordas, que na próxima semana, devem começar a instalar

Fechamos a compra da porta, deve ficar pronta entre 20 e 30 dias

Fechamos guarda corpo e corrimão ( 30 dias)

Esta próxima semana, começam a instalar as pedras da escada, peitoris e bancadas dos banheiros que faltavam

Agora estamos fazendo orçamentos para o deck( bem caro)

Aquecedor solar , metais e restante das louças e cubas.

Ainda precisamos definir também acabamento elétrico.

Pouca coisa, né gente?

kkk o fase dificil!!!

Bjs e obrigada a todos pelas visitas!!! <3 p="">