Comissão de Acompanhamento da Câmara vistoria obras no Jardim Inocoop
Autor: Raquel Picelli Bernardinelli | Publicado: 2013-08-14T06:16:00-07:00





Vereadores Raquel Picelli e Júlio Lopes, o secretário Rodrigo Mussio, Maria Eduarda Longo da Bio-Vida e o diretor (Obras) Ziliam Guilherme Moda.


Com o objetivo de fiscalizar e trazer para a comunidade informações sobre o andamento dos serviços, os vereadores Júlio Lopes e Raquel Picelli, que integram a Comissão de Acompanhamento da Câmara Municipal, vistoriaram a obra do Jardim Inocoop na última quarta-feira, dia 24. O secretário de Obras, Rodrigo Mussio, também esteve no local.

A atenção dos parlamentares estava voltada para o trecho da obra entre as Ruas 3 e 4 do bairro. Considerado ponto nevrálgico do serviço, o local foi motivo de preocupação por parte de moradores do Inocoop bem como da administração municipal devido ao risco de comprometimento da segurança de moradias por conta da profundidade das sondagens de solo e fundações das galerias.

Para solucionar a questão, de forma segura, a administração municipal determinou a utilização de equipamento especial conhecido como perfuratriz. “Podemos constatar que a utilização da máquina, que perfura e concreta o solo ao mesmo tempo, surtiu o resultado esperado”, comentou Raquel Picelli ao verificar que a rua, no citado trecho, encontra-se inclusive concretada pronta para receber a pavimentação asfáltica. “O sentimento das famílias que moram no bairro é de alívio. Ao todo, através da perfuratriz, apuramos que foram colocadas 360 estacas de sete metros que forma uma estrutura sólida no local”, acrescentou a parlamentar.

Na avaliação de Júlio Lopes, encerrada esta etapa difícil do trabalho a administração municipal precisa definir cronograma – e divulgá-lo para a comunidade – de encerramento das atividades. A seu ver, o serviço precisa ser concluído antes do final deste ano antecedendo o início do período de chuvas intensas que vai de dezembro até fevereiro.

“Não se pode permitir que as famílias do Inocoop sejam vitimadas mais um ano pelo período de chuvas”, alerta Júlio Lopes. “A partir de agora, vencida a barreira que trazia risco para algumas das moradias, faltam realizar serviços de paisagismo, iluminação pública, reforço do pavimento asfáltico e sinalização das vias, ou seja, nada que justifique atrasos”, afirmou.

Reivindicação da comunidade, citam Raquel Picelli e Júlio Lopes, a área utilizada para a prática de futebol conhecida como rapadão, prejudicada pela obra, já encontra-se em fase final de recuperação através do serviço realizado pela prefeitura. Vereadores defendem que no local seja implantada área de lazer.

Na próxima semana, a vereadora confirma reunião com o grupo Bio-Vida, que também é responsável pelo acompanhamento da obra, para debater questões como a definição do local onde será colocado playground (equipamentos já adquiridos) e plantio de mais de 2 mil mudas de árvores.

A Comissão de Acompanhamento da Câmara realizará nova vistoria na obra na próxima semana ocasião em que o engenheiro responsável e o secretário municipal de Obras também deverão estar presentes. “Vamos acompanhar passo a passo para verificar a evolução semanal do serviço”, sinalizam Raquel Picelli e Júlio Lopes.

A obra de contenção de enchentes no Jardim Inocoop, orçada em mais de R$ 19 milhões, financiamento obtido junto ao governo federal junto ao Ministério das Cidades, está vinculada ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O investimento visa elevar em 120% a capacidade de vazão do Córrego da Servidão.