Mandate BIM | BEP - Plano de execução BIM ??
Autor: Flávia Maritan | Publicado: 2017-07-15T18:59:00-03:00

O que é um Plano de Execução BIM - BEP ou Mandate BIM? 
Quem é responsável pela sua produção? 
Quais aspectos devem ser abordados?


O sucesso do seu projeto BIM foi reduzido, em grande parte, ao desenvolvimento de um Plano de Execução BIM efetivo.
O plano é também abreviado e conhecido como BEP ou BxP ou Mandate.

O desenvolvimento deste documento tem como objetivo facilitar o gerenciamento de informações de um projeto BIM, onde é definido como:

" Documento elaborado para explicar e detalhar como a modelagem de informações de um projeto será realizada".

O BEP detalhará os resultados do projeto estipulados pelo contrato e os requisitos de intercâmbio de informações detalhados  - um contrato complementar incorporado em contratos de construção e serviços profissionais.

Quem é responsável pelo desenvolvimento do BEP?

Quando um contratante nomeou vários fornecedores, é necessário que haja um Plano de Execução do BIM desenvolvido por este contratante e seguido pelos fornecedores de projetos - com responsabilidade pela produção estabelecida nos documentos de compromisso.

Quais aspectos devem ser abordados?

Há muito a considerar quando se trata de determinar como a informação é gerenciada, planejada e documentada, quais métodos e procedimentos padrão serão usados ​​para entregar a informação...

O BEP deve incluir papéis e responsabilidades acordados (relevantes e processos de aprovação e qualidade), uma estratégia para os principais produtos e o que a informação existente será usada, e um guia para os principais marcos do projeto e onde estes se encaixam no programa mais amplo. A logística de processos colaborativos (incluindo modelos) deve ser estabelecida com responsabilidades claras.

O BEP também deve detalhar o procedimento de trabalho: Como os modelos BIM serão gerenciados e mantidos? Quais as convenções de nome de arquivo serão adotadas? O que as tolerâncias de construção definem e quais dados de atributos são necessários? Uma abordagem comum para anotação, abreviaturas e símbolos também será necessária para evitar ambiguidades potenciais. Você também precisará determinar qual software será usado, versões, quais formatos de dados serão usados ​​para troca e quais outros sistemas de gerenciamento de dados são implementados.

Segue abaixo sugestão para desenvolvimento de um BEF ou Mandate BIM:

- Informações e definições de projeto e construção (pode ser um documento separado, incluindo padrões de entregas, representação gráfica, definições de obra e construção, memoriais descritivos);
- Listagem dos dados dos envolvidos no projeto;
- Definição do uso e objetivos dos modelos;
- Indicar extensões de entrada e saídas, softwares e versões;
- Formatar padrão de nomenclaturas de arquivos, bibliotecas e etc;
- Diretrizes de integração dos modelos/ interoperabilidade e procedimentos de comunicação;
- Descrever o Fluxo de trabalho e cronograma de projeto;
- Requisitos de informação dos elementos - responsáveis pelas informações e responsáveis pela modelagem de cada elemento;
- Definição dos ajustes e controles de qualidade dos modelos BIM. Controle de qualidade dos modelos, informações e fluxo de trabalho pela equipe interna;

Segue abaixo imagens dos amigos da BIMexperts com alguns acrônimos e siglas do mundo BIM...
10 principais termos que todos deveriam saber, pois certamente farão parte da sua trajetória com o BIM!



Fonte: NBS