ms project como ferramenta de trabalho
Autor: engenering_ mechanical | Publicado: 2011-11-08T19:44:00-08:00






  Gráfico de Gantt

Essa técnica tem como objetivo identificar o caminho que consome mais tempo

através da rede de atividades, também chamado de caminho crítico. As atividades do caminho

crítico são as que ocupam maior tempo de conclusão e se essas atividades atrasarem, todo o
projeto atrasará.diagrama de rede

O Assistente do Gráfico de Gantt proporciona uma maneira fácil de melhorar a

aparência do seu projeto. É através dele que podemos formatar o projeto de modo que

possamos ver facilmente o status das tarefas em andamento. Para entrar no

Gráfico de Gantt é preciso clicar com no gráfico

O Assistente de Gráfico de Gantt é iniciado. Ao clicar no botão

segunda janela do assistente onde serão configuradas as opções desejadas.



– 

O Project utiliza as informações de recursos fornecidas para calcular a duração de uma

tarefa e, consequentemente, a duração total do projeto. Permite, ainda, informar qual recurso

está ocioso sobre um determinado período de tempo, realocação de recursos, quantidade de

horas trabalhadas, custo por recurso e do projeto e outras informações importantes no
planejamento e acompanhamento do projeto. 
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;





Não se pode ensinar tudo a alguém, pode-se apenas ajudá-lo a encontrar respostas por si mesmo. - Galileu Galilei




















[1] SILVA, R. V. da. 

[2] BERNARDES, M. M. e S. 

Editora Érica, 1ª Edição, 2007.
[3] MARMEL, E. Apostila – MS Project 2007 Professional. 3ª Edição. 2008.Microsoft Project 2007: Gestão e Desenvolvimento de Projetos.Microsoft Project 2007 Bible. Wiley Publishing

&nbsp;




Assistente do Gráfico de Gantt


O gráfico de Gantt

Entrada de Dados. Essas barras são delimitadas pelas datas de início e término de cada

atividade e podem apresentar informações de vinculação entre as tarefas.

Tanto a representação como a escala

conforme se desejar. Para realiz

gráfico de Gantt, que será apresentado mais a frente

é possível definir um

momento em que novos projetos

lembrar que as modificações de calendário são válidas

devendo-se fazê-las novamente ou copiá

&nbsp;apresenta barras referentes às tarefas inseridas na Tabela de

escala de tempo do gráfico podem ser alterados

realizar alterações na representação utilizadas
Referências Bibliográficas






















MS Project

O MS PROJECT é um dos mais modernos aplicativos voltados para o gerenciamento de

projetos. Através dele você poderá planejar, especificar, implantar e acompanhar o


desenvolvimento de qualquer tipo de projeto. As informações podem estar representadas

graficamente ou através de relatórios customizados.

um projeto pode ter um fim ou um início determinado, mas
nunca terá os dois ao mesmo tempo.


Na década de 50 surgiram as primeiras ferramentas para auxiliar no planejamento e


execução de projetos. Dois métodos de destaque podem ser mencionados: PERT 


Evaluation and Review Technique) 

determinística, pois cada duração é determinada claramente com base em consumo de

recursos materiais e/ou humanos. O PERT é uma técnica probabilística, ou seja, não há um


valor claro de consumos de recursos a serem utilizados em cada tarefa do projeto. A


semelhança entre as técnicas fez com que o termo PERT/CPM fosse referido com uma técnica

única.














Um projeto pode ser definido como uma sequência de atividades ou eventos com 

início e fim definidos, dirigidos por pessoas que se destinam a alcançar um dado objetivo

dentro de parâmetros de custo, tempo, recursos e qualidade.