Obras das usinas do Rio Madeira seguem em ritmo acelerado
Autor: k | Publicado: 2011-12-12T07:34:00-08:00

No Rio Madeira, em Rondônia, as obras de construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio estão em ritmo acelerado, prevendo antecipação do início da geração comercial e ampliação da capacidade inicial dos projetos. &nbsp;Em Santo Antônio, cerca de 35% das obras civis foram concluídas. &nbsp;No momento, cerca de 12,5 mil homens estão trabalhando no canteiro de obras, com 2,5 mil trabalhando nas obras dos reservatórios.A expectativa é de que o início da geração comercial da usina de Santo Antônio seja concretizado em dezembro de 2011. &nbsp;Confirmada a data, será uma antecipação de doze meses em relação ao prazo estipulado pelo edital, que estabelecia janeiro de 2013.Além da antecipação, o consórcio encaminhou em setembro pedido à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o aumento de potência instalada. &nbsp;A ideia é instalar quatro unidades geradoras a mais, o que aumentaria em cerca de 300 MW à capacidade da usina, que saltaria de 3.150 MW para 3.450 MW. &nbsp;Esse aumento exigir mais R$ 750 milhões.A antecipação do início de geração de Santo Antônio permite que o consórcio tenha a possibilidade de vender parte da energia gerada no mercado livre, ampliando sua receita. &nbsp;Estima-se que, com a antecipação e motorização, haja um bloco de 10,5 Gwh. &nbsp;”Não há nada definido em relação ao que faremos com essa energia, estamos ainda elaborando a estratégia e não temos cronograma definido de quando iremos anunciá-la”, diz o presidente do consórcio Santo Antônio Energia, Eduardo de Melo Pinto.“Quando tivermos nosso plano traçado, acreditamos que haverá boa demanda, a economia brasileira deve crescer 4,5% ao ano e com isso o consumo de energia deve crescer acima de 5%”, diz o executivo do consórcio, cujos acionistas são Odebrecht, Furnas, Andrade Gutierrez, Cemig e o Fundo de Investimentos e Participações Amazônia Energia.Em paralelo às obras, o consórcio tem investido em ações de sustentabilidade no entorno do empreendimento. &nbsp;Foram aplicados R$ 939 milhões em programas ambientais, de remanejamento das populações urbana e rural e outras iniciativas de melhoria das comunidades. &nbsp;O valor poderá chegar a R$ 1,2 bilhão. &nbsp;Trabalha-se no mapeamento de indicadores sociais, ambientais e econômicos sobre o impacto da obra. &nbsp;”Um dos pontos importantes é o programa Acreditar, feito pela Odebrecht, com a intenção de formar mão de obra na região e que faz com que 80% do pessoal na obra seja local.”As obras da usina hidrelétrica de Jirau também estão em ritmo acelerado. &nbsp;Cerca de 19 mil pessoas estão trabalhando no momento na construção das casas de força das margens direita e esquerda do empreendimento no rio Madeira. &nbsp;A expectativa é de que o início de geração do projeto seja em março de 2012 e de que a energia assegurada ingresse no sistema em dezembro de 2012, quase três anos antes do prazo inicial estabelecido no leilão. &nbsp;O consórcio Energia Sustentável trabalha para ampliar a capacidade da usina, com a instalação de mais seis unidades geradores, o que faria a potência do empreendimento passar de 3300 MW para 3.750 MW.“Esse acréscimo será feito com impacto ambiental zero, porque se usará o mesmo reservatório, apenas se reduzirá a quantidade de energia a ser vertida”, diz Victor Paranhos, presidente do consórcio, integrado por GDF Suez Energy South America, Chesf, Eletrosul, Funcef e Camargo Corrêa. &nbsp;O acréscimo de potência pode exigir investimentos de R$ 1 bilhão.Hoje, a Energia Sustentável colocará um pequeno lote de energia a ser ofertada no mercado livre. &nbsp;”É um teste, mas há boa procura, principalmente, do setor comercial, que tem crescido a taxas fortes e está em busca de contratos de médio e longo prazos”, diz Paranhos. &nbsp;Outros leilões podem ser realizados ao longo do tempo com oferta de outros lotes de energia a ser antecipada. &nbsp;”Acreditamos que o mercado será bom nos próximos anos. &nbsp;A entrada de energia térmica no sistema deverá elevar o preço das distribuidoras para R$ 140 a R$ 150 o Mwh a partir de 2013 e pode haver um aumento de carga em Itaipu, o que aumentaria o consumo do Paraguai e reduziria as sobras do mercado brasileiro.”Há preocupação em relação às linhas de transmissão que irão escoar a energia da região Norte para o Sudeste. &nbsp;A expectativa é de que as licenças ambientais prévias para construção da linha entre Porto Velho e Araraquara sejam dadas este mês às empresas que vão construir o empreendimento. &nbsp;Para não correrem riscos de ficar com a energia estancada nos reservatórios, um plano B foi criado. &nbsp;”Será utilizada uma solução provisória, uma rede de baixa capacidade (230 kV), que entra em operação em setembro de 2011″, afirma Melo Pinto. &nbsp;”Mas essa é uma solução que permite escoarmos parte pequena de energia”, diz Paranhos.No rio Xingu, no Pará, com capacidade instalada de 11 mil MW e geração firme de 4,4 mil MW, a usina hidrelétrica de Belo Monte será a terceira maior do mundo em operação, perdendo só para a usina de Três Gargantas, na China, e a de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. &nbsp;Em agosto, o consórcio Norte Energia assinou o contrato de concessão da obra, prevista para entrar em operação até 2015. &nbsp;A usina teve o reservatório reduzido em relação ao projeto inicial e a área de alagamento diminuída em 60%. &nbsp;Enquanto a média nacional de áreas alagadas pelas usinas hidrelétricas é de 0,49 quilômetros quadrados por MW instalado, Belo Monte impactará apenas 0,04 quilômetros quadrados por MW instalado, não inundando terras indígenas. &nbsp;O consórcio que toca a obra espera receber até esse mês a licença de instalação dos canteiros de obra.