Prova Beta MPUG Project 2010
Autor: Marco Aurelio Avelar | Publicado: 2010-11-17T05:59:00-08:00

  Olá Pessoal segue algumas dicas sobre a prova beta Project 2010.  A versão beta da prova será realizada gratuitamente por pessoas convidadas pela Microsoft e alguns membros do MPUG. Ela terá 75 questões e duração de 120 minutos. Entretanto a prova normal deverá ter 50 questões e duração entre 90 e 120 minutos. A prova beta ajuda a Microsoft a identificar o melhor tipo de questão para a prova normal. As questões são de múltipla escolha.  O exame testa seus conhecimentos sobre as funcionalidades do Project Standard 2010 e Project Professional 2010. Também são testadas suas habilidades em gerenciar cronogramas e comunicar o projeto para pessoas, equipes e a própria organização. Resumindo, você precisa ter experiência em construir cronogramas, comunicação, colaboração e entregar projetos com o Project 2010. Os tópicos específicos sobre a prova serão detalhados a seguir:  Iniciando um projeto  Como criar um novo projeto    Criando um template de um      projeto concluído  Criando um projeto de um      template  Criando projeto de um projeto      existente  Criando um projeto de uma lista      do SharePoint  Criando um projeto de planilha      do Excel   Como criar e manter calendários    Definindo horas de trabalho      (exceções e semanas de trabalho) para calendários  Definindo calendário base  Definindo calendário de recursos  Definindo horas por dia  Aplicando calendários no nível      de projeto  Aplicando calendários no nível      de tarefa  Aplicando calendários no nível      de recursos   Como criar campos personalizados    Criando fórmulas básicas  Criando indicadores gráficos  Criando tabela de pesquisa  Criando campos personalizados de tarefas  Criando campos de recursos   Como personalizar as opções    Personalizando tipo default&nbsp;de tarefas  Personalizando cronograma manual vs. automático  Personalizando&nbsp;opções de projeto  Personalizando opções de calendário  Personalizando o&nbsp;ribbon  Personalizando a barra de acesso      rápido   Criando calendário  Como definir informações sobre o projeto    Definindo a data de início do      projeto  Aplicando calendários e data atual  Inserindo propriedades do projeto  Mostrando a tarefa de resumo do      projeto   Como criar e modificar a estrutura de tarefas do projeto    Criando e modificando tarefas      resumo e subtarefas  Rearranjando tarefas  Criando marcos de projeto  Criando tarefas agendadas manualmente  Outlining   Como construir uma rede lógica    Restrições de datas  Datas limites  Definindo e alterando o modo da      tarefa (manual ou automático)  Definindo dependências   Como criar um cronograma controlado pelo usuário    Inserindo duração  Inserindo durações estimadas  Inserindo tarefas resumo   Como gerenciar múltiplos projetos    Compartilhando um pool de recursos  Ligações entre projetos  Inserindo sub-projetos   Gerenciando recursos e atribuições  Como inserir e editar informações sobre recursos    Unidades máximas  Tipo de recurso  Table de taxa de custos  Custo por uso  Disponibilidade  Grupo de recursos  Recursos Genéricos   Como aplicar os tipos de tarefas e cálculos de agendamento    Tarefas controladas pelo empenho  Fórmula (Trabalho = Duração x      Unidades)  Escolhendo um tipo de tarefa   Como atribuir recursos    Atribuindo vários recursos  Atribuindo recursos a tarefas      como meio-período   Como modificar atribuições    Uso da tarefa  Uso do recursos  Formulário de tarefas  Modificando atribuições      através da definição do tipo de atividade apropriado   Como gerenciar alocação de recursos    Visualizando disponibilidade com múltiplos      projetos  Alterando atribuições  Nivelamento  Substituindo recursos (de      específico para genérico)   Como gerenciar alocação de recursos através do Team Planner    Mostrando alocações e      atribuições de recursos atuais  Gerenciando tarefas sem atribuições  Resolvendo conflitos de recursos  Nivelando recursos superalocados  Substituindo recursos (de      Fulano para Ciclano)   Como trabalhar os custos do projeto    Custos baseados em recursos      (trabalho e material)  Custo por uso  Custos fixos  Regime de competência   Monitoramento e Análise de um Projeto  Como definir e manter linhas de base    Definindo a linha de base de      um projeto inteiro  Definindo a linha de base de      tarefas selecionadas  Definindo várias linhas de base  Atualizando uma linha de base  Redefinindo a linha de base   Como atualizar o progresso atual    % concluído  Duração atual ou restante  Trabalho atual  Trabalho restante  Data de Status  Data atual  Reprogramando trabalho incompleto  Início atual e término atual  Trabalho atual e modos de      exibição atuais  Cancelando uma tarefa desnecessária   Como comparar o atual com a linha de base    Variação de data  Variação de trabalho  Variação de custos  Mostrando a variação do atual      contra a linha de base (Gráfico de Gantt)  Atrasos de tarefas  Selecionando uma visão para      mostrar a variação   Como resolver problemas de cronograma potencial usando o Inspetor de tarefas    Avisos e sugestões  Driver de tarefas  Identificando recursos superalocados   Como mostrar informações sobre o caminho crítico    Projetos simples ou complexos  Visualizando a folga total  Visualizando progresso contra datas limites   Comunicando Informações sobre o Projeto  Como aplicar visões    Aplicando visões  Agrupando  Filtrando  Destacando  Aplicando auto-filtro  Selecionando  Tabelas   Como personalizar visões    Personalizando visões  Agrupando  Filtrando e destacando  Selecionando  Tabelas  Compartilhando uma visão no Organizador   Como formatar visões    Linhas de grade  Estilos de barra  Estilos do gráfico de Gantt  Estilo de texto  Linha do tempo  Formatação de célula   Como compartilhar dados com fontes externas    Criando relatórios visuais  Fazendo copiar e colar  Copiando a imagem  Sincronizando com o SharePoint  Anexando ou ligando informações      de suporte  Exportando dados para o Excel   Como imprimir cronogramas e relatórios    Relatório de status do projeto  Salvando em PDF ou XPS  Imprimindo informações do      Gráfico de Gantt  Relatório de cronogramas  Relatório da linha do tempo  Imprimindo baseado numa faixa      de tempo   Além deste contudo, a prova também trará questões que nós vivenciamos no dia a dia dos projetos mas que não estão relacionadas diretamente ao software em si. Se você quer tentar fazer a prova beta, precisará se filiar ao MPUG e se cadastrar para tentar ser um dos felizardos a realizar a prova. Acho que é válido já que o processo da prova beta é gratuito.  Bons estudos.  &nbsp;  Indicação  Exibir artigo...  &nbsp;