Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03446.jsonl.gz/1025

Marc Felix/AFP über Getty Images
Die Agentur sagte am Dienstag, dass die erste bemannte Mission der NASA zum Mond seit mehr als 50 Jahren, die die Platzierung der ersten Frau und einer farbigen Person auf der Mondoberfläche beinhalten könnte, nicht vor mindestens 2025 stattfinden wird.
Es plant mindestens 10 Mondlandungen in der Zukunft – aber die NASA-Führungskräfte sagten am Dienstag, dass der übermäßig aggressive Zeitplan der Trump-Administration und der langwierige Rechtsstreit um einen Großauftrag Gründe sind, ihre Missionspläne bei Artemis zu ändern.
NASA-Administrator Bill Nelson sagte, dass andere Probleme im Spiel seien, darunter die Schwierigkeit, während einer globalen Pandemie ein neues menschliches Landesystem zu schaffen, und ein Mangel an angemessener Finanzierung.
“So schnell und sicher wie möglich zum Mond zurückzukehren, hat für die Agentur Priorität”, sagte Nelson. Pressemitteilung der NASA. “Angesichts der jüngsten Klage und anderer Faktoren ist es jedoch wahrscheinlich, dass die erste menschliche Landung unter Artemis nicht vor 2025 erfolgen wird.”
Nelson sagte, das Mondprogramm habe sich aufgrund einer Klage von Blue Origin wegen der Vergabe eines lukrativen Vertrags über ein menschliches Landesystem an SpaceX um fast sieben Monate verzögert. Blue Origin sagte, der Kauf sei fehlerhaft – aber das Government Accountability Office wies ihre Proteste zurück und letzte Woche das US-Gericht für Bundesforderungen Klage von Blue Origin abgewiesen.
Bei der Ankündigung des langsameren Zeitplans betonte Nelson die Hauptziele des Projekts: die Rückkehr amerikanischer Astronauten zum Mond.
“Das menschliche Landesystem ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, um die erste Frau und die ersten farbigen Menschen auf die Mondoberfläche zu bringen, während wir uns auf den Start vorbereiten”, sagte er.
Zu den zuvor genannten Hindernissen gehört auch die Schwierigkeit, neue Raumanzüge zu entwerfen und herzustellen. Im August hat der Generalinspekteur der NASA bekannt geben Dass die aktualisierten Raumanzüge aus mehreren Gründen erst im April 2025 fertig sein werden.
Die NASA will die Vereinigten Staaten wieder an die Spitze der Weltraumaktivitäten stellen, fügte Nelson hinzu und verwies auf die Notwendigkeit, dem chinesischen Raumfahrtprogramm, das in den letzten Jahren viele Erfolge erzielt hat, einen Schritt voraus zu sein – einschließlich der Platzierung von drei Besatzungsmitgliedern an der Spitze. permanente Raumstation.
Er beschrieb auch das Ziel der Trump-Administration, bis 2024 Menschen auf dem Mond zu landen, als “technisch nicht machbar”, so die NASA.
Trotz der Verlangsamung sagten die NASA-Führer, sie seien weiterhin einer weiteren historischen Mission verpflichtet, nämlich Astronauten zum Mars zu schicken.
Der erste Start des Artemis-Mondprogramms wird 2022 erfolgen, wenn die NASA die neue Orion-Kapsel und das neue Startsystem für einen Flugtest ohne Besatzung einsetzen wird. Die zweite Mission wird im Jahr 2024 erfolgen, wenn eine Crew den Mond umkreist. Der nächste Schritt wird Artemis-III sein, eine bemannte Mondlandemission.
“Böser Kaffee-Nerd. Analyst. Unheilbarer Speckpraktiker. Totaler Twitter-Fan. Typischer Essensliebhaber.”