Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06966.jsonl.gz/554

|Projet Backbone II|
Coming Up25/26 mai
Finale Playoffs LNA Messieurs
27 mai-1 juin
CE Seniors à Bremen
|Projet Backbone II|

Situation actuelle
Depuis un certain temps, STT est en train de faire remplacer l’actuel registre central par une nouvelle base de données complexe „Backbone“. Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle base de données, STT a travaillé avec deux entreprises différentes entre 2009 et 2011, d’abord avec Edipresse SA et plus tard avec Partaz SA. Au cours de l’année 2011, les corrections nécessaires s’accumulaient et il devenait de moins en moins probable que Partaz puisse finaliser Backbone. En juillet 2011, un terme fut mis à la collaboration entre STT et Partaz.
Depuis la saison 2008/09, STT a investi en tout près de 160‘000 CHF dans le projet Backbone. Actuellement, des analyses sont en cours si et dans quelle mesure STT peut utiliser le code source et les documents y relatifs remis par Partaz SA.
Suite à l’échec du projet Backbone (I), le comité central a chargé un groupe de projet d’élaborer des propositions pour un nouveau projet „Backbone II“ y compris l’organisation du projet. Backbone II contient le nouveau registre central. Par rapport au registre central actuel, il devra remplir en particulier les fonctions suivantes : saisie des résultats des matchs par les clubs eux-mêmes, un export simple des informations, également vers les nouveaux médias tels que Facebook, la possibilité d’ajouter d’autres fonctions, p.ex. pour Swiss Ping.
Nouveau groupe de projet
Le groupe de projet qui est composé de Pierre-Yves Baumann (responsable d’Internet au sein du DCC depuis l’AD d’automne 2011 et au bénéfice d’expériences professionnelles avec des projets IT), Urs Schärrer (président de la LN et également au bénéfice d’expériences professionnelles en tant que chef de projet IT), Radu Negoescu (expert de systèmes basés sur le web) et Peter Wahlen (collaborateur de l’office central STT et expert du RC actuel) élabore un mandat de projet clair durant la phase de projet actuelle et prépare les spécifications détaillées pour „Backbone II“.
Le comité de pilotage qui est également mandaté par le comité central est composé de Jean-Pascal Stancu (président STT), Jean-Marc Wichser (juriste STT), Susanne Gries (directrice STT) et Pierre-Yves Baumann qui sera le lien entre le CC et le groupe de projet et qui – dans cette fonction – contrôlera les résultats du groupe de projet et lui donnera des ordres.
Le budget réservé pour Backbone II s’élève (toujours) à CHF 60‘000.- par saison. Ce montant est obtenu grâce à l’augmentation des licences de CHF 10.- par membre licencié, tel que cela a été décidé lors de l’AD de printemps 2009 en faveur du projet Backbone I.
On ne sait pas encore à quel moment Backbone II pourra effectivement être mis en service. D’ici là, STT continue l’exploitation du RC actuel.
|Dernière mise à jour : ( 05-12-2011 )|