Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03355.jsonl.gz/868

2. Bauphase bei der Brückensanierung auf der Schlagstrasse Schwyz – Sattel SZ
Ab Ende Februar 2023 wird die Gütsch-Brücke als erste Brücke auf der Schlagstrasse Schwyz – Sattel verbreitert und instand gestellt.
Die Arbeiten an den angrenzenden talseitigen Stützmauern haben bereits im August 2022 begonnen.
Von August bis November 2022 wurden die ersten Bauarbeiten an den talseitigen Stützmauern der beiden Brücken Wirüti und Gütsch auf der Hauptstrasse Nr. 8 zwischen Schwyz und Sattel ausgeführt (siehe Medienmitteilung vom 27. Juli 2022). Zudem wurde die provisorische Radwegumfahrung Gütsch erstellt. Am 20. Februar 2023 startet nun die zweite Bauphase, bei der die eigentlichen Instandsetzungsarbeiten an der Brücke Gütsch und den Stützmauern ausgeführt werden. Die Arbeiten beinhalten im Wesentlichen eine beidseitige Verbreiterung der Fahrbahnplatte von 60 cm zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Velofahrer, die Erneuerung der Brückenabdichtung und des Belages sowie den Ersatz der Fahrbahnübergänge und Leitplanken. Bei den Stützmauern wird die Fundation verstärkt und es werden neue Auskragungen erstellt.
Die Bauarbeiten für die zweite Bauphase können nur unter einer einspurigen Verkehrsführung ausgeführt werden. Die Verkehrsregelung erfolgt mit einer Lichtsignalanlage (LSA). Der Langsamverkehr Richtung Sattel wird über die Radwegumfahrung Gütsch umgeleitet. Die Bauarbeiten der Bauphase 2 dauern voraussichtlich bis Ende September 2023.
Der Bau der provisorischen Radwegumfahrung Wirüti sowie die Instandsetzung der talseitigen Stützmauer Wirüti Süd unterhalb der Schlagstrasse werden ab August 2023 in Angriff genommen. Diese Bauarbeiten dauern bis Mitte Dezember 2023. Der Verkehr wird in diesem Bauabschnitt zweispurig geführt.
In einer letzten Bauphase wird die Brücke Wirüti und die Auskragungen an den beiden angrenzenden Stützmauern saniert. Diese Bauarbeiten, welche im Februar 2024 beginnen, erfordern wiederum eine einspurige Verkehrsführung mit LSA-Betrieb und dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober 2024. Die Umleitung des Langsamverkehrs Richtung Sattel erfolgt über die Radwegumfahrung Wirüti.
Quelle: Kanton Schwyz / Baudepartement
Titelbild: Symbolbild © Google Maps