Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07016.jsonl.gz/296

Casino théâtre Burgdorf : Prendre soin du joyau culturel.
Quels sont les éléments d’un monument historique modifié qui sont dignes de protection ? Les éléments datant de l’époque de la construction ou d’une transformation ultérieure de qualité ? Comment réagir aux surprises sur le chantier ? Comment gérer le manque de place et les délais toujours plus serrés ? Ce sont les problèmes que nous avons eu à résoudre lors de la rénovation du Théâtre Casino dans la vieille ville de Burgdorf.
Le Théâtre Casino Burgdorf a été construit en 1870. La première transformation, dans les années 1930, s’est faite avec beaucoup de soin et s’est inscrite dans le courant Neues Bauen. Dans les années 1970, une nouvelle rénovation a eu lieu. Dans le cadre de la rénovation en cours, la propriété voisine sera intégrée à l’exploitation du théâtre.
Le Théâtre Casino Burgdorf a été construit en 1870. La première transformation, dans les années 1930, s’est faite avec beaucoup de soin et s’est inscrite dans le courant Neues Bauen. Dans les années 1970, une nouvelle rénovation a eu lieu. Dans le cadre de la rénovation en cours, la propriété voisine sera intégrée à l’exploitation du théâtre.
Le défi : Une planification avec des limites et une durée de travaux très courte.
Notre planification s’est étendue – avec des interruptions – sur près d’un an et demi. Pendant ce temps, le théâtre était opérationnel en permanence. Pour cette raison, nous pouvions difficilement faire des sondages sur l’état actuel du bâtiment classé. De plus, certaines choses étaient cachées depuis la rénovation des années 1970, ce qui rendait plus difficile encore la vérification de l’état : Nous avons dû faire des suppositions. L’interruption des opérations théâtrales devait être aussi courte que possible en réduisant au maximum la durée des travaux.
La solution : un calendrier de construction détaillé et une présence accrue.
Ce n’est qu’avec le démarrage des travaux que nous avons été en mesure de compléter nos connaissances du bâtiment, jusque-là lacunaires, et de les intégrer à notre planification. Sur la base de ces résultats, nous avons pu ajuster et mettre à jour le calendrier des travaux. Des circonstances inattendues ont également exigé des aménagements du programme ; lors de la mise en œuvre des adaptations, nous avons scrupuleusement suivi le concept original. Dans la phase finale de réalisation, nous avons considérablement renforcé notre présence sur site afin que la direction du chantier puisse prendre des décisions de construction importantes sans délai.
Le résultat : un nouvel éclat pour ce théâtre historique.
Aujourd’hui, l’intérieur du Théâtre Casino est entièrement inspiré de l’esprit des années 1930 ; quant à ses espaces publics, nous les avons conçus dans le langage du Neues Bauen. La maison voisine numéro 12 avec son nouvel escalier et la façade principale au Kirchbühl s’inspirent de la période de construction de 1870. Toutes les mesures structurelles et les surfaces respectent ce « concept des deux époques ». Notre chef de la chantier a garanti une mise en œuvre soignée. La réouverture du coquet théâtre a eu lieu le 2 mars 2019.
De la planification à la réalisation
Lors de transformations et de rénovations, des imprévus peuvent se produire, nécessitant des décisions rapides en cours de travaux. En prenant en charge toutes les phases du projet, nous nous assurons que le concept original est respecté jusqu’à l’aboutissement du projet.