Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03564.jsonl.gz/2962

Feldbergstrasse / Claragraben
Die Fahrbahnen und Werkleitungen im Bereich Feldbergstrasse/Claragraben werden erneuert. Der Dreiecksplatz wird umgestaltet und das bestehende Gebäude wird zu einem Gastro-Kiosk umgebaut.
Die Fahrbahnbeläge der Feldbergstrasse sind baulich in einem schlechten Zustand und müssen erneuert werden. Koordiniert mit notwendigen Werkleitungsarbeiten der Industriellen Werke Basel (IWB) werden auch die Trottoirs neu erstellt. Die bestehende Lichtsignalanlage an der Ecke Feldberg-/ Müllheimerstrasse wird ersetzt.
Mit der Umgestaltung des Dreieckplatzes im Einmündungsbereich Feldbergstrasse / Claragraben wird auch das Anliegen der Quartierbevölkerung aufgenommen. Das bestehende Kioskgebäude wird in einen Gastro-Kiosk umgebaut. Zur Feldbergstrasse hin wird das Gebäude mit einem neuen Witterungsschutz, welcher der BVB-Haltestelle dient, ergänzt. Der Platz erhält anstelle des Belags neu eine Pflästerung und Möblierung. Auf dem Dreiecksplatz werden anstelle der beiden bisherigen Bäume sechs neue gepflanzt.
Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Phasen:
Erste Bauphase: September 2012 bis Mai 2013
Im Claragraben ab Haltingerstrasse bis Feldbergstrasse werden die Leitungen der IWB erneuert. Die Arbeiten dauern bis Mitte Dezember.
Ab Mitte Januar 2013 wird der Dreiecksplatz umgestaltet und die Wasserleitungen werden erneuert. In der Feldbergstrasse wird eine provisorische Verkehrsführung mit zwei verschmälerten Fahrspuren eingerichtet. Dazu werden die beiden Bushaltestellen verschoben und provisorisch an der Feldbergstrasse, auf Höhe Haus Nr. 46/48 respektive Haus Nr. 39/41, unterhalb der Klybeckstrasse, eingerichtet.
Zweite Bauphase: Mai – November 2013
In der zweiten Bauphase werden die Leitungen der IWB in der Feldbergstrasse erneuert. Zudem werden die Fahrbahn und die Bussbetonplatten in der Feldbergstrasse erneuert. In dieser Bauphase wird ebenfalls eine provisorische Verkehrsführung mit zwei verschmälerten Fahrspuren eingerichtet. Bis zum Bauende im November 2013 werden die BVB-Haltestellen über die provisorischen Haltestellen an der Feldbergstrasse, unterhalb der Klybeckstrasse, bedient.
Der Abschluss mit dem Einbau der definitiven Deckbeläge erfolgt bei wieder wärmeren Temperaturen im Frühjahr 2014.
Weitere Informationen
- Anwohnerschreiben vom 03.09.2012 (PDF, P690 KB)
- Pläne Bauphase 1a (DF, 551 KB)
- Pläne Bauphase 1b (PDF, 551 KB)
- Pläne Bauphase 2 (PDF, 509 KB)
- Visualisierung Feldbergstrasse/Claragraben (PDF, 255 KB)
- Visualisierung Gastrokiosk (PDF, 812 KB)
- Anwohnerschreiben vom 02.07.2014
- Anwohnerschreiben vom 10.06.2014
- Umfahrungsskizze vom 30.06.2014 (PDF, 1.7 MB)