Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03232.jsonl.gz/663

EFH A ist an die Käufer übergeben.
Der Innenausbau im MFH ist im vollen Gange.
Der Baustart der 2. Etappe ist erfolgt, das MFH Sonne ist ausgehöhlt, kernsaniert und befindet sich ebenfalls im Innenausbau.
26. September 2022
Beim MFH befindet sich der Rohbau im 2. Obergeschoss.
Die beiden EFH sind aufgerichtet. Der Innenausbau ist im Gange.
19. Mai 2022
Beim MFH werden die Kellerräume und die Tiefgarage betoniert.
Bei den EFH befindet sich der Rohbau im Dachgeschoss.
15. März 2022
Die Erdsondenleitungen sind verlegt.
Die Aushubarbeiten sind abgeschlossen.
Der Baumeister hat gestartet.
Alle Kanalisationsleitungen sind verlegt.
Zur Zeit wird die Betonplatte bei den Einfamilienhäusern betoniert.
Die Sanierung des bestehenden Hauses “Sonne” ist im Gange.