Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03606.jsonl.gz/1943

Projektphasen
Das Gelingen eines Projektes hängt massgeblich von einer durchdachten Projektorganisation und somit Projektstruktur ab. Die Entwicklung des lokalen Medienbildungskonzepts erfolgt in den ersten zwei Phasen „Definition“ und „Konzeption“. Gemäss der Abbildung wird das Konzept innerhalb der ersten beiden Phasen von einer Arbeitsgruppe im Verlauf von drei bis neun Monaten erarbeitet.
Projektphase “Definition”
In dieser Phase erfolgt die Information der verschiedenen «Stakeholder» über das Ansinnen, ein lokales Medienbildungskonzept zu entwickeln oder das bestehende Konzept zu aktualisieren. Der Ablauf der nachfolgenden Konzeptionsphase wird geplant und es werden die dazu notwendigen Ressourcen (finanziell und personell) bereitgestellt. Weiter werden die Steuergruppe bzw. die Arbeitsgruppe besetzt.
Meilenstein 1 (M1)
Mit der Verabschiedung des Projektauftrags durch die Schulbehörde ist der Meilenstein 1 erfüllt und die Inhalte des Kapitels 1 des Konzepts sind erarbeitet. Für diese Phase sind zwei bis drei Monate einzusetzen.
Projektphase „Konzeption“
In dieser Phase erfolgt die schrittweise Erarbeitung der Inhalte bis zum vollständigen Medienbildungskonzept. Es sind zwei Meilensteine zu erreichen:
Meilenstein 2 (M2)
Klarheit über die Ausgangslage (Leben und Lernen in der Mediengesellschaft) erlangen. Damit sind die Inhalte des Kapitels 2 erarbeitet.
Die Ausarbeitung und Durchführung der Befragungen zur Ist-Analyse ist vollzogen und die Ergebnisse sind ausgewertet. Damit sind die Inhalte des Kapitels 3 erarbeitet.
Meilenstein 3 (M3)
Erarbeitung der eigentlichen Inhalte des Konzepts: Die Ziele und Inhalte, die Art und Weise des ICT-Einsatzes sowie die nachfolgenden Kapitel 6 bis 11.
Nach Vorliegen der Kapitel 1 bis 11 wird die spätere Umsetzung des Konzepts in der Entwicklungsplanung festgelegt und in Kapitel 12 festgehalten. Mit der Verabschiedung des vollständigen Medienbildungskonzepts ist der Meilenstein 3 erreicht. Für diese Phase sind 3 bis 9 Monate einzusetzen.