Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03353.jsonl.gz/2942

Umbau Wohnhaus "Lindenstrasse 3" 6222 Gunzwil
News Umbau Wohnhaus "Lindenstrasse 3" 6222 Gunzwil
23. Juli 2021
Mittlerweile hat der Holzbauer die Wände fertig montiert und das Elementdach aufgerichtet.
21. Juli 2021
Der Holzbauer hat mit der Aufrichte begonnen. Er fährt die Wandelemente in die Spurschwellen ein.
19. Juli 2021
Im Obergeschoss befinden sich die Abbrucharbeiten im Endspurt.
7. Juli 2021
Mittlerweile sind auch die Wände des Treppenhauses fertig betoniert.
30. Juni 2021
Nun werden auch die Wände im Obergeschoss abgebrochen. Im Erdgeschoss hat der Sanitärinstallateur die Vorwand eingebaut. Der Baumeister hat die Wände vom Treppenhaus im Bereich vom Obergeschoss geschalt.
23. Juni 2021
Der Baumeister hat die Treppenhauswände im Bereich des Erdgeschosses betoniert.
16. Juni 2021
Momentan werden die Wände im Erdgeschoss abgebrochen. Auch das Treppenhaus wird weiterhin betoniert. Die Wände im Treppenhaus im Erdgeschoss sind geschalt und armiert.
9. Juni 2021
Zurzeit wird die Decke über dem Untergeschoss im Bereich des Treppenhauses armiert.
2. Juni 2021
Mittlerweile sind die Wände im Untergeschoss betoniert. Jetzt wird die Decke über dem Untergeschoss im Bereich des Treppenhauses geschalt.
26. Mai 2021
Die erste Etappe des Treppenhauses wurde betoniert. Momentan schalt der Baumeister die Betonwände des Unterstandes.
12. Mai 2021
Der Baumeister hat die Bodenplatte betoniert. Nun schalt er die Betonwände des Treppenhauses.
28. April 2021
Die Abbrucharbeiten sind gestartet.
3. April 2021
Die Baubewilligung wurde erteilt.
12. Februar 2021
Das Baugesuch wurde eingereicht.