Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03175.jsonl.gz/1871

Zwei Brücken auf der Schlagstrasse Schwyz – Sattel SZ werden saniert
Ab Anfangs August 2022 werden die beiden Brücken Wirüti und Gütsch verbreitert und instand gestellt, die talseitig angrenzenden Stützmauern verstärkt und der Strassenbelag ersetzt.
Am Dienstag 2. August 2022 beginnen die Bauarbeiten an den talseitigen Stützmauern auf der Hauptstrasse Nr. 8 zwischen Schwyz und Sattel.
Die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke Gütsch starten anfangs Februar 2023. Zur Erhaltung der Bausubstanz und zur Sicherstellung einer weiteren Nutzungsdauer von rund 40 Jahren müssen die Bauwerke, welche zwischen 1979 und 1981 erstellt wurden, gegen das weitere Eindringen von Schadstoffen in die Tragstruktur geschützt werden.
Instandsetzungen
Die Instandsetzungsarbeiten an den beiden Brückenobjekten beinhalten im Wesentlichen eine beidseitige Verbreiterung der Fahrbahnplatte von 60 cm zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Velofahrer, die Erneuerung der Brückenabdichtung und des Belages sowie der Ersatz der Fahrbahnübergänge und Leitplanken.
Die talseitig an die Brückenobjekte angrenzenden Stützmauern müssen verstärkt und die darüber liegenden und auskragenden Fahrbahnplatten ersetzt werden. Infolge Setzungen, verursacht durch eine ungenügende Tragfähigkeit des Bodens, werden die Stützmauerfundamente mit Mikropfählen ergänzt, welche die Lasten in die gut tragfähige Moräne ableiten. Zusätzlich sind vorgespannte Anker erforderlich.
Bauphasen und Verkehrsführung
In einer ersten Bauphase werden die Stützmauern Gütsch und Wirüti Nord unterhalb der Schlagstrasse instand gestellt. Diese Arbeiten behindern den Verkehr auf der Hauptstrasse nur gering, sodass dieser zweispurig geführt werden kann. In dieser Bauphase wird zugleich die Radwegumfahrung Gütsch auf der alten Schlagstrasse Richtung Sattel erstellt.
Ab Anfangs Februar 2023 beginnt die zweite Bauphase. Während dieser Phase wird die Brücke Gütsch saniert und die Auskragungen an den beiden Stützmauern Gütsch ersetzt. Diese Bauarbeiten können nur unter einer einspurigen Verkehrsführung ausgeführt werden. Die Verkehrsregelung erfolgt mit einer Lichtsignalanlage (LSA) und der Langsamverkehr Richtung Sattel wird über die Radwegumfahrung Gütsch umgeleitet. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September 2023.
Die Radwegumfahrung Wirüti sowie die talseitige Stützmauer Wirüti Süd unterhalb der Schlagstrasse wird ab August 2023 in Angriff genommen. Die Bauarbeiten dauern bis Mitte Dezember 2023. Der Verkehr wird in diesem Bauabschnitt zweispurig geführt.
In einer letzten Bauphase wird die Brücke Wirüti und die Auskragungen an den beiden angrenzenden Stützmauern saniert. Diese Bauarbeiten, welche im Februar 2024 beginnen, erfordern wiederum eine einspurige Verkehrsführung mit LSA-Betrieb und dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober 2024. Die Umleitung des Langsamverkehrs Richtung Sattel erfolgt über die Radwegumfahrung alte Schlagstrasse Wirüti.
Quelle: Kanton Schwyz / Baudepartement
Titelbild: Symbolbild © Google Maps
Melden Sie sich hier bei der Facebook-Kantonsgruppe an!