Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03583.jsonl.gz/2835

Bauabschnitte
Hier erhalten Sie Informationen zu den laufenden Baumassnahmen und etwaigen damit verbundenen Beeinträchtigungen. Dieser Bereich wird regelmässig aktualisiert. Wir sind immer bemüht, die Beeinträchtigungen für Sie so gering wie möglich zu halten.
Im Folgenden finden Sie die Übersicht der Perimeter und Baumassnahmen mit farblicher Kennung der zu erwartenden Beeinträchtigungen.
Farbcode:
- grün = keine Beeinträchtigungen
- orange = geringe Beeinträchtigungen
- rot = ausgeprägte Beeinträchtigungen
Perimeter 1 Süd-West
Ab Januar 2018
- Im Rahmen des Rückbaus von Bau 74 werden im Januar die Arbeiten mittig der Grenzacherstrasse weitergeführt. Die beiden Fahrspuren der Grenzacherstrasse verlaufen dann direkt an Bau 74 entlang. Wir bitten Sie, den Ausschilderungen zu folgen.
Ab Herbst 2017
- Ab Herbst 2017 bis Herbst 2018 wird die Zufahrtsrampe zur Tiefgarage auf der Grenzacherstrasse neu gestaltet. Hierfür wird die Verkehrsführung abschnittsweise verändert. Die alte Zufahrt über die Peter Rot-Strasse entfällt, was in diesem Bereich zu einer weiteren Verkehrsberuhigung führen wird.
- Oktober/November 2017 beginnen erste Arbeiten für die Baustelleneinrichtung des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums. Ab etwa 23. Oktober werden die Bepflanzungen auf der Grenzacherstrasse sowie die Leuchten entlang des Baus 74 für die Bauzeit entfernt. Die Grenzacherstrasse wird nach Abschluss der Bauarbeiten 2023 wieder begrünt. Ab etwa Anfang November 2017 werden die arealseitigen Trottoirs an der Peter Rot-Strasse und der Grenzacherstrasse gesperrt. Dann beginnt die Einrichtung der Bauinstallationsflächen, zum Teil auch vor dem Konzernleitungsgebäude Bau 21. Hier wird unter anderem ein Trafocontainer für Baustrom und eine Baustellen-Abwasserreinigungsanlage eingerichtet.
- Mit Schliessung des alten Bau 74 beginnt Anfang November sein innerer Rückbau. Der äussere Rückbau soll Mitte 2018 starten.
Ab Oktober 2016
Start Baustelleneinrichtung vor dem alten Bau 43 an der Grenzacherstrasse. Hier entsteht bis 2022 das neue Bürohochhaus Bau 2.
Der Gehweg wird in diesem Bereich gesperrt.
Die Bushaltestelle vor Bau 1 wird vermutlich in dieser Zeit ein Stück in Richtung Solitude Park verschoben. Bitte beachten Sie auch die Informationen der BVB.
Q4 2016 - Q2 2022
Neubau Bürohochhaus Bau 2
Perimeter 2 Nord-West
November 2017
- Die weissen Parkplätze entlang der Strasse zum Bischofstein können ab sofort und somit zwei Wochen früher als geplant wieder voll genutzt werden.
Ab Oktober 2017
- Der Rückbau der alten Gebäude 49 läuft planmässig und wird im ersten Quartal 2018 abgeschlossen. Im November starten die Arbeiten für die Baugrube, Mitte 2018 die für den Rohbau. Ab etwa Anfang des vierten Quartals werden die arealseitigen Trottoirs an der Peter Rot-Strasse und Grenzacherstrasse gesperrt.
Ab Juli 2017
- Im Bereich Chrischonastrasse/ Bischofstein konnten in Zusammenarbeit mit der Stadt Basel 21 weiss markierte Parkplätze eingerichtet werden, die mit Anwohnerparkkarte unbeschränkt und mit Parkticket bis zu drei Stunden genutzt werden können.
Q3/ 2017 - Q3/ 2020
Neubau der Büro- und Servicegebäude Bauten 8 und 11
Ca. Q3 2016 - Q1 2019
Neubau Forschungsgebäude Bau 98 an Stelle des alten Laborgebäudes Bau 61
September 2016 - Ende 2017
Sanierung und Modernisierung des Hochkamins. Hierfür wurden vier Ersatzkamine für die Dauer der Modernisierung auf dem Dach des Kamingebäudes Bau 35 aufgestellt, die im Frühjahr 2018 zurückgebaut werden sollen.
Neben der statischen Sanierung dient dieses Projekt auch zur Energieeinsparung auf dem Areal Basel.
Perimeter 3 Ost
Juni - Oktober 2017
- Die Installation der Glasmosaikfassade am Logistikzentrum Bau 41 soll im Oktober fertiggestellt sein. Die Containeranlage wird für die weiteren Bauprojekte auf dem Areal genutzt und steht vermutlich bis 2020. Sie soll im Sommer für die neuen Zwecke leicht umgebaut, insgesamt aber nicht vergrössert werden. Nach dem Umbau wird der letzte Kran zurückgebaut, dies vermutlich ebenfalls im August.
Juni 2017 - Q3/ 2018
Errichtung des temporären Parkings Bau 626 an der Schwarzwaldstrasse:
- Januar 2018: Errichten des zweiten Krans ist für Mitte Januar geplant.
Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Parkings Bau 626 ist für das dritte Quartal 2018 geplant.
Ca. Q2 2015 – Q3/Q4 2017
Renovation und Aufstockung des Logistikzentrums Bau 41