Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03563.jsonl.gz/1711

Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wurde von den Gemeinderäten Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg und Widen beauftragt, eine Bevölkerungsbefragung in allen drei Gemeinden über die künftige Form der möglichen Zusammenarbeit unter den Mutschellengemeinden durchzuführen. Im Dezember 2012 wurden die ausgearbeiteten Entscheidungsgrundlagen der Steuerungsgruppe (je 2 Gemeinderatsvertreter jeder Gemeinde und 1 Vertreter des Pro-Komitees Gemeinde Mutschellen) sowie den Gemeindebehörden vorgelegt und vorgestellt.
Als nächster Schritt wurden Offerten von Anbietern von Gemeindedienstleistungen eingeholt mit dem Ziel, dass an den bevorstehenden Gemeindeversammlungen im November 2013 in allen drei Gemeinden der erforderliche Kredit für die Erteilung eines Verhandlungsmandats eingeholt werden kann. In der Folge müssten in verschiedenen Arbeitsgruppen unter Führung der Projektleitung die verschiedenen Teilaspekte wie z.B. Finanzen, Liegenschaften, Gemeindename, Infrastruktur, Organisation usw. bearbeitet werden. Wenn alle Ergebnisse dieser Arbeiten vorliegen, müssten die beteiligten Gemeinderäte über die künftige Organisationsform beschliessen und in der Folge muss in allen Gemeinden an einer weiteren Gemeindeversammlung darüber entschieden werden.
Die eingeholten Offerten wurden von der Steuerungsgruppe geprüft und in der Folge von den Anbietern präsentiert. Diese hat den Gemeinderäten Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg und Widen vorgeschlagen, den erforderlichen Kredit den Einwohnergemeindeversammlungen im November 2013 vorzulegen, damit in der Folge die umfangreichen Abklärungsarbeiten in Angriff genommen werden können. Somit wäre im November 2013 noch gar nicht über die künftige Form der Zusammenarbeit oder eine Fusion abgestimmt worden.
Für die Gemeinderäte Berikon und Widen war bezüglich des weiteren Vorgehens alles klar und die Kreditvorlage hätte den Novembergemeindeversammlungen 2013 unterbreitet werden können. Hingegen will der Gemeinderat Rudolfstetten-Friedlisberg für die aus seiner Sicht noch fehlenden Unterlagen Abklärungen machen, um einer Kreditvorlage an einer nächsten Gemeindeversammlung im Juni 2014 zustimmen zu können.
Die Gemeinderäte Berikon und Widen bedauern, dass das Projekt „Gemeinde Mutschellen“ durch die unterschiedlichen Ansichten der involvierten Gemeinderäte verzögert wird. Sie hoffen aber, dass an den Sommergemeindeversammlungen 2014 der Kredit für die Erteilung eines Verwaltungsmandats vorgelegt werden kann und in der Folge die nächsten Arbeiten für das Projekt „Gemeinde Mutschellen“ ohne Verzögerungen in Angriff genommen werden können.