Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01148.jsonl.gz/917

Dopo essere avanzate di ca. 6.5 km, entrambe le fresatrici di Amsteg saranno revisionate. Durante le prossime settimane verranno eseguiti approfonditi lavori di revisione alle teste delle frese Gabi I e Gabi II. Alla fine di marzo 2005, la fresatrice Gabi II riprenderà con l'avanzamento nel tubo ovest, mentre la fresatrice Gabi I riprenderà a metà aprile 2005 nel tubo est.
Nel comparto di Amsteg della Galleria di Base del San Gottardo, le due fresatrici hanno scavato più della metà degli 11.35 km del tracciato da Amsteg verso Sedrun. Il 9 marzo 2005 erano stati scavati 6'711 m (59%) nel tubo est e 6'469 m (57%) nel tubo ovest. Negli ultimi tempi le due enormi fre-satrici hanno attraversato, durante il loro tragitto verso Sedrun, strati di granito molto duri. Di conseguenza le teste dei macchinari sono state messe sotto forte pressione e per questa ragione dovranno essere ispezionate.
I lavori di revisione alla fresatrice Gabi II sono iniziati il 9 marzo 2005 nel tubo ovest. Alla fine di marzo 2005 il macchinario riprenderà con l'avanzamento. Poco prima di Pasqua verrà sospeso l'avanzamento della fresatrice Gabi I nel tubo est. La revisione di quest'ultima durerà fino a metà aprile 2005. Entrambi le fresatrici di Amsteg sono già state controllate nell'estate del 2004 e durante il periodo di Capodanno 2004/2005.