Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03274.jsonl.gz/413

Mit der Fertigstellung des Entlastungsbauwerks im Sommer 2023 wird Wilderswil von Extremhochwasser geschützt sein. Die Lütschine würde bei einem extremen Abfluss entlastet: Das Wasser wird in diesem Fall durch den neuen Tunnel in Richtung Flugplatz und weiter in Richtung Brienzersee abgeleitet. Ein Meilenstein für den Hochwasserschutz auf dem Bödeli.
Nachdem im Jahr 2021 ein Grossteil der Massnahmen in der Lütschine und am Entlastungsbauwerk realisiert werden konnten, mussten die Arbeiten unterbrochen werden, da die Realisierung der Umfahrung noch im Gange waren.
Im Jahr 2022 konnte der Umfahrungstunnel Wilderswil weitgehend fertiggestellt werden. Folglich konnten im Januar 2023 die Abschlussarbeiten bei der Hochwasserentlastung gestartet werden. Für die Fertigstellung mussten noch folgende Objekte erstellt werden: Abschlussmauer beim Einlaufbauwerk, ein grosser Querdamm zur Abgrenzung des Tosbeckens, Rekultivierungsarbeiten und Stahlbauarbeiten. Damit der Damm erstellt werden konnte, musste zuerst ein grosses Bodenzwischenlager umgelagert werden. Der Damm wurde mit einer Bentonitmatte abgedichtet und das Tosbecken durch Blocksätze gesichert. Diese Blocksätze sind schlussendlich nicht mehr sichtbar und schützen im Überlastfall vor unerwünschten Erosionen.
Das Ziel ist es, im Frühjahr alle Flächen zu rekultivieren und so per Ende Juli die Realisierung abzuschliessen. Die Abschlussarbeiten erfolgen in enger Absprache mit den Projektleitenden «Umfahrung Wilderswil» und Folgeprojekten der Gemeinde rund um das Schulareal.