Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03166.jsonl.gz/3555

Die Eingriffe auf das Schloss gehen von kleinen Unterhaltsarbeiten bis zu grossen Kampagnen. Die Arbeiten müssen mit den touristischen Aktivitäten koordiniert werden.
Die Arbeiten in Chillon werden nach zwei komplementären Grundsätzen organisiert: der Kohärenz der Arbeiten hinsichtlich eines Sektors oder Gebäudeteils und dem Jahresrhythmus der thematischen Kampagnen.
Die sektoriellen Baustellen sind oft Teil von grösseren Kampagnen wie beispielsweise die Restaurierung der Fassaden auf der Seeseite des Schlosses von 2013 bis 2025. Die thematischen Kampagnen, die ein Jahr dauern, erlauben laufende Unterhaltsarbeiten (Dächer), Kontrollen der Inventare (Holz, Wandmalereien) oder spezifische Projekte (Verbesserung der Geländer, Erneuerung der Beleuchtung, punktuelle Verstärkung der Mauern).
Im Oktober 2017 haben die Schloss Chillon Stiftung und der Kanton Waadt mit den Bauarbeiten begonnen, um die Umgebung des Schlosses umzugestalten, die Beleuchtung zu erneuern und eine Cafeteria einzurichten. Es geht ihnen dabei darum, den Ort zu verschönern, die Umwelt besser schützen und den Besuchenden einen noch besseren Empfang bieten zu können. Die Arbeiten dauern bis Anfang 2020. Bis dahin kann es zu kleineren und grösseren Unannehmlichkeiten kommen, hauptsächlich in der Nebensaison. Es beginnt mit den Gartenbau zwischen September une Oktober 2018. Die zweite Phase dauert bis 17. Oktober zum 30. November 2018 den See entlang zwichen das Dock und das Schloss. Seit dem 22.10.2018 start den Bau einer Cafeteria und beendet sich normalerweise den 31. 03.2020.
Chillon empfängt jederzeit Besucherinnen und Besucher, was zu einer komplexen, aber interessanten Herausforderung führt: der Koexistenz der Baustellen und der touristischen Aktivitäten.