Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07268.jsonl.gz/774

Les premières huit cellules ainsi que l'entrepôt principal ont été bétonnés jusqu'à une hauteur de 9,5 mètres en utilisant un coffrage glissant. Ces premiers travaux ont été effectués en quatre jours en travail d'équipe continu. Lors d'une deuxième phase de construction, les quinze cellules restantes ont été bétonnées sur la même hauteur avec un coffrage reconstruit et ajusté. Les 23 cellules de silo seront construites en deux phases après l'insertion au même niveau des trémies en acier. Les travaux se dérouleront respectivement sur 17 et 15 jours en travail continu. Après sa finalisation, le bloc de silo atteindra une hauteur totale de 70 mètres. Le gros œuvre sera achevé à la mi-juillet.