Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03599.jsonl.gz/1521

Jänner 2022
Die Arbeiten wurden wie geplant am 10.01.2022 wieder aufgenommen und die Fertigstellung vom Innenausbau schreitet zügig voran. Die Montage der sanitären Einrichtung ist abgeschlossen und aktuell werden innen die Holzböden verlegt. Im Außenbereich sind die Auffüllarbeiten abgeschlossen, die Demontage des Baustellenkrans ist für Montag, den 31.01.2022 organisiert. Für Monatsbeginn Februar ist der Beginn der Verlegung der Betonpflastersteine im Außenbereich angesetzt.