Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03341.jsonl.gz/475

Nach intensiver Planung haben Ende Mai die Sanierungsarbeiten an der Rössligasse (unterer Teil der Hertensteinstrasse) begonnen. Die Bauarbeiten beinhalten die Sanierung der Werkleitungen und den Strassenbau vom Postplatz bis zur Einmündung der Bachtalstrasse. Die Bauarbeiten werden in zwei Phasen ausgeführt. In der ersten Bauphase werden die Werkleitungsarbeiten (neue Kanalisationsleitung und Wasserleitung) realisiert. Die Bauarbeiten starten unten beim Postplatz und schreiten in Richtung Einmündung Bachtalstrasse voran. Die Werkleitungsarbeiten dauern bis ca. Mitte August. Anschliessend werden die Strassenbauarbeiten (neue Fundationsschicht, Randabschlüsse, Rinnen, Strassenbelag) ebenfalls von unten nach oben ausgeführt. Diese Arbeiten beginnen zirka Mitte August und werden Ende Jahr abgeschlossen sein. Die Durchfahrt durch die Rössligasse ist während der Bauarbeiten nicht möglich. Die Arbeiten werden so ausgeführt, dass der Durchgang zu Fuss während der Bauarbeiten jederzeit möglich ist.