Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03236.jsonl.gz/2031

Projektablauf
- Meilenstein M1
- Meilenstein M2
- Meilenstein M3
- Meilenstein M4
- Meilenstein M5
- Meilenstein M6
M1a
Das Ziel dieses Meilensteines war es das System kurz zu beschreiben sowie eine Anforderungsliste und einen groben Zeitplan zu erstellen.
Die Systembeschreibung zu erstellen war aufwendig, aber machbar für uns. Die Anforderungsliste und der Zeitplan gestalteten sich dafür schwieriger als ursprünglich erwartet. Das Hauptproblem waren die fehlenden Erfahrungswerte.
Die geforderten Dokumente konnten wir jedoch fristgerecht einreichen.
M1b
Das Ziel dieses Meilensteines war es verschiedene Konzepte mit unterschiedlichsten Methoden zu erarbeiten und diese vorzustellen.
Hierzu haben wir uns in mehrere Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe hat verschiedene Methoden ausgetestet, darunter Brainstorming, die ABC-Methode und den Morph-Kasten.
Dadurch haben wir eine Vielfalt an Konzepten erhalten. Als gesamtes Team haben wir uns dann für ein vorläufiges Konzept entschieden.
Das Konzept bestand aus einer runden Grundplatte, zwei parallelen Rädern mit Abstützkugeln und einem 3-Backenfutter als Greifer. Zur Linienerkennung sollen visuelle Sensoren und zur Objekterkennung Ultraschallsensoren verwendet werden.
M1c
Das Ziel dieses Meilensteines war es sich für ein Konzept zu entscheiden. Dieses Konzept wurde den Experten in einer Präsentation vorgestellt. Im Anschluss an die Präsentation wurde das Konzept dann von den Experten in einer Fragerunde kritisch diskutiert.
Zwischen M1b und M1c hatten wir eine Spezialwoche mit diversen Kursen um uns entsprechende Fachkompetenzen anzueignen. Durch die Erfahrungen aus dieser Woche konnten wir das Konzept verfeinern und anpassen. Zum Zeitpunkt der Präsentation hatte sich das Konzept entsprechend weiterentwickelt.
Das Konzept der Sensoren blieb mehrheitlich unverändert.
M3
An diesem Meilenstein, am 05.05.2020, sollen Teilfunktionen des Roboters präsentiert werden. Ausserdem soll eine erste Version dieser Homepage online sein.
M4
Der Meilenstein M4, am 14.06.2020, beinhaltet einiges: Einen Schlussbericht, eine Bedienungs- und Wartungsanleitung, einen Informationsflyer und die Endform dieser Homepage.
M6
Die Krönung der Meilensteine ist die Publikumspräsentation. Noch ist nicht klar, in welcher Form sie stattfinden wird.