Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03433.jsonl.gz/1142

Nach Abschluss der Aushub- und Baugrubensicherungsarbeiten konnte ab Mitte Juni mit den Massivbauarbeiten begonnen werden. Die Arbeiten kamen zügig voran. Bereits Ende Juli wurde die Decke über dem zweiten Untergeschoss betoniert.
Nach den Sommerferien wurden die Arbeiten am ersten Untergeschoss sowie der Rampenzufahrt aufgenommen. Mittlerweile sind die Wände im Erdgeschoss erstellt und die erste Deckenetappe der Rampe betoniert.
Der Mehrfamilienhaus-Neubau wird inmitten eines bereits überbauten Gebiets erstellt. Die 30 m lange Tiefgaragenzufahrt verursacht einen Geländeeinschnitt von bis zu 7,0 m. Das Gebäude wird vom zweiten Untergeschoss bis ins Obergeschoss mit Ausnahme der Aussenwände in Massivbauweise erstellt. Das Attikageschoss und die Aussenwände sind in Holzbauweise geplant.