Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03205.jsonl.gz/83

Zeitplan
Im Mai 2018 wurden die Planungsarbeiten gestartet; im Herbst 2020 wurde das «Auflageprojekt im Entwurf» in eine breit angelegte Vorprüfung (Kantone SG und GR sowie Bund) und Mitwirkung (öffentlich) gegeben. In der Folge wurde das Projekt weiter konkretisiert, wobei die Eingaben aus der Vorprüfung und Mitwirkung berücksichtigt wurden.
Neben der eigentlichen Aufweitung wurden die Auswirkungen des Projekts auf das Grundwasser modelliert und in der Folge entsprechende Grundwasserbegrenzungsmassnahmen geplant.
Die Projektleitung koordiniert die Ortsplanrevisionen der Gemeinden. Eine weitere Koordination gibt es zwischen dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) und der Projektleitung aufgrund der geplanten Totalsanierung der A13 in der Bündner Herrschaft.
Das «Auflageprojekt Vernehmlassung» ist seit Mitte Februar 2023 in der offiziellen Vernehmlassung bei den beiden Kantonen SG und GR sowie beim Bund. Parallel dazu werden die Entscheide für die Finanzierung eingeholt (Seite SG: Kantonsrat; Seite GR: Gemeinden).
Die Planauflage ist im September 2024 vorgesehen.
Folgende Meilensteine sind gesetzt:
Vernehmlassung Auflageprojekt: Frühling-Sommer 2023
Kreditgenehmigung: Dezember 2023
Auflage- und Bewilligungsverfahren: ab September 2024
Ausschreibung Bauarbeiten: Frühling-Sommer 2025
Beginn Bauarbeiten: Ende 2025 (Bauvorbereitungsarbeiten)