Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03549.jsonl.gz/1397

Was ist der Unterschied zwischen direkten und indirekten Kosten?
- Direkte Kosten: Kosten, die einem Kostenträger direkt zugerechnet werden können (Materialkosten, Lohnkosten, Gerätekosten)
- Indirekte Kosten: Können nicht direkt zugeordnet werden (Werkhof, Miete, Verwaltung) --> werden über Verteilschlüssel zugerechnet
Bevor ein Unternehmer eine Offerte erstellt wird eine Auftrags- / Riskoanalyse erstellt. Welche Risiken werden dabei berücksichtigt?
- Qualitative Risiken: Können wir den Auftrag alleine ausführen? Partner beiziehen?
- Quantitative Risiken: Verfügen wir über die benötigten Ressourcen?
- Vertragliche Risiken: Bonus / Malus (Busse, falls nicht termingerecht fertig)
- Technische Risiken: Sind geplante Verfahren geeignet?
- Terminliche Risiken: Können Termine eingehalten werden?
- Fianzielle Risiken: Vorinvesitionen? Nachtragspotenzial?
Wie kann die Wirkung dieses Faktors verändert werden oder was müsste getan werden, dass die "weichen" Kriterien an Bedeutung gewinnen
Mit der Ausweitung der Preisspanne wird die überproportionale Gewichtung des Preises reduziert. Entsprechend haben die weiteren Zuschlagskriterien mehr Einfluss auf die Bewertung
Wo liegt aufgrund von Sensitivitätsbetrachtungen der zentrale Steuerungsmechanismus in der Preisbewertung?
In der Steigung der linearen Bewertung --> Preisspanne zwischen tiefstem Angebot und dem Angebot mit Benotung "0"
Was ist der Unterschied zwischen Eignungskriterien und Zuschlagskriterien?
Eingnungskriterien: Ob Bewerber überhaupt zu einer Offerte zugelassen wird (Schlüsselpersonal, Referenzobjekte, Wirtschaftliche Lage Unternehmen)
Zuschlagskriterien: Wer von den Bewerbern, die die Eignungskriterien erfüllen den Auftrag erhält (Preis, Technischer Bericht, Bauprogramm, Risikoanalyse)
Was ist im NPK eine R-Position?
Eine Reserveposition, hat keine Verknüpfung zu übergeordneter Struktur
Was ist im NPK eine Per-Position?
Mögliche zusätzlich verwendete Positionen, jedoch im gegensatz zu Eventualposition wird hier kein Ausmass erstellt --> Fantasiepreis --> wertlos
Besser nicht verwenden
Was sind ist im NPK eine Eventual-Position?
Mögliche zusätzlich benötigte Positionen, die in der Ausschreibung nicht gefordert wurden
Werden in Klammern angegeben --> haben auf Offertsumme keinen Einfluss
Besser nicht verwenden, führt zu Spekulationen