Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03273.jsonl.gz/2276

Munyaka-Wasserprojekt
Laikipia County, Kenya
Das Munyaka-Wasserprojekt verschafft 300 Familien Zugang zu sauberem Wasser.
Vision
Auf der SOKO-Farm, eine Modellfarm mit grossem Einsatz für die Digitalisierung der Landwirtschaft in Kenia, hat ein qualifiziertes Unternehmen ein Bohrloch gebohrt, das für die Farm und für die Mitgliedern der Munyaka-Gemeinschaft Wasser zur Verfügung stellt.
Ziele
-
Verbesserung der Gesundheit der Dorfbewohner durch die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser
-
Bereitstellung von Wasser für den Viehbestand
-
Verbesserung der Ernährungssituation. Die Dorfbewohner werden in die Lage versetzt, mit dem Wasser aus dem Bohrloch Landwirtschaft zu betreiben
-
Verbesserung der Umwelt. SOKO engagiert sich für die Anpflanzung von Bäumen: Auf dem Grundstück der Farm sind bereits 300 Bäume gepflanzt. Weitere 3.000 Bäume sind geplant.
Meilensteine
Das Munyaka-Wasserprojekt wurde in mehreren Phasen durchgeführt, sobald die Mittel für die jeweilige Phase verfügbar waren. Die effektive Arbeit für das Bohren und Testen eines Bohrlochs dauert etwa 3 bis 4 Tage. Die Installation von Pumpe, Armaturen und Solaranlage dauert etwa 1 Woche. Der Bau und die Installation eines gemeinschaftlichen Wasserspeichers nimmt 2 Wochen in Anspruch.
März - Mai 2022
Diverse Vorabklärungen wurden durch die Geologen und Hydrologen von Davis & Shirtliff, einem führenden Unternehmen im Bereich Wasseraufbereitung und Bewässerung, im Frühling diesen Jahres durchgeführt und in einem Bericht im April 2022 festgehalten. Die Daten bestätigten das Vorkommen von Grundwasserleitern mit grossen Wasserreserven auf dem Gelände von SOKO. Empfohlen vom Gutachter wurde die Errichtung einer Solarpumpe mit einer Förderleistung von 20.000 Litern pro Stunde.
Mai 2022 - Mai 2023
Nach dem Start des Fundraising erfolgte Stück für Stück die Umsetzung des Projekts unter der lokalen Projektleitung von Mwangi Maina
-
1.Phase: Bau von zwei Wasserspeichern mit je 10`000 l
-
2.Phase: Erstellen Bohrloch und Installation von Pumpe und Solaranlage
-
3.Phase: Information und Einbezug der Community
Gesamtkosten
Das Gesamtbudget für das Wasserprojekt in Munyaka beträgt 33'000 CHF im Jahr 2023.
Blog
Zum Projekt sind mehrere Blogartikel erschienen:
Wenn Sie sich weiterhin für unsere Projekt engagieren wollen, dürfen Sie dies gerne hier tun: