Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03171.jsonl.gz/2207

Die NASA sagt, dass ihre Mission zum Asteroiden 16 Psyche nicht im Jahr 2022 starten kann, nachdem die Ingenieure die Bereitschaft des Raumfahrzeugprogramms nicht überprüfen konnten.
Was bis zu ein paar Wochen oder Monate hinter dem Zeitplan liegen könnte, wird erhebliche Auswirkungen auf die Mission haben und die Reisephase – die Zeit zwischen dem Start und dem Erreichen von Psyche – verlängern Jahre. Zusätzlich zu dem erheblichen Anstieg der Gesamtkosten von Psyche bedeutet die Verzögerung, dass eine weitere Nutzlast, die 2022 (oder früher) auf der Falcon Heavy-Rakete von SpaceX starten sollte, auf 2023 verschoben wurde.
Jahrelang verzögerte sich der Falcon Heavy vor seinem Debüt auf unbestimmte Zeit, da sich die Prioritäten und die Technologie von SpaceX ständig um ihn herum änderten. Selbst nachdem die erste Version der Falcon Heavy im Februar 2018 endlich herauskam, entschied sich SpaceX dafür, die Rakete sofort auf die neueste Falcon Block 5-Variante aufzurüsten, die erneut mit monatelangen Verzögerungen konfrontiert war.
Mit etwas weniger als einem Jahr Verspätung hat der erste verbesserte Falcon Heavy im April 2019 die erste kommerzielle Mission der Rakete – Arabsat 6A – erfolgreich abgeschlossen. Der zweite Falcon Heavy Block 5 folgte im Juni 2019 mit einer Flight-Sharing-Mission, die sich verdoppelte Ein komplexer Testflug, der es dem Militär ermöglichte. Die USA genehmigten schließlich die Rakete, um ihren wertvollsten Satelliten zu starten. Die Rakete wurde seitdem nicht ein einziges Mal gestartet. Wie bereits in Teslarati besprochen, hat jedes Raumschiff, das auf der Falcon Heavy seit den ersten drei Starts der Rakete eingesetzt wurde, erhebliche Verzögerungen erfahren.
„Aus unbekannten Gründen ist jede kurzfristige Nutzlast von Falcon Heavy erheblich von ihrem ursprünglichen Startziel abgewichen. In den letzten Wochen war dies bei der USSF-44, die nach Jahren der Verzögerung im Juni 2022 starten sollte, der FallUnendlich verzögert.Ab Q3 2020 verzögert, USSF-52 jetzt Veröffentlichung geplant Im Oktober 2022. Der Start von ViaSat-3 auf der Falcon Heavy war für 2020 geplant und ist jetzt NET im September 2022. Jupiter-3, a Etisalat-Satellit bricht Rekorde der erst vor ein paar Wochen als Startvertrag für Falcon Heavy bestätigt wurde und kürzlich von 2021 und 2022 auf Anfang 2023 zurückgesetzt wurde.
Teslarati.com – 26. Mai 2022
Nur einen Monat später ist es jetzt USSF-44 netto Dezember 2022USSF-52 hat Es sagte Auf April 2023 gefallen, und Psyche rutschte zu Juli 2023. Zumindest für den Moment streben ViaSat-3, USSF-67 und USSF-44 immer noch einen Start im Jahr 2022 an, aber es würde eines kleinen Wunders und eines abrupten Endes bedürfen, um Muster für auch nur eine dieser Missionen zu verzögern, um ein Abgleiten in das Jahr 2023 zu vermeiden nächsten 3-6 Monate.
Infolgedessen stellt SpaceX weiterhin eine zunehmend absurde Flotte von unveröffentlichten Falcon Heavy-Boostern zusammen, die für Startziele gebaut und getestet wurden, die nun Jahre hinter dem Zeitplan liegen. Das Unternehmen stockt jetzt auf neun Die verschiedenen Seiten- und Mittelkerne des Falcon Heavy, von denen einer den ersten Start des Falcon Heavy Block 5 von 2019 unterstützte und die anderen acht flugqualifiziert sind, aber noch nie geflogen sind. Geerdete Flotte kann bald wachsen Mit 10 Boostern im Vergleich zu 11 oder weniger aktiven Falcon 9-Boostern wird das Jahr wahrscheinlich mit SpaceX enden.
Aufgrund der Art der interplanetaren Startfenster und Ziele wird Psyche eine besonders schmerzhafte Verzögerung für die NASA sein. Das Zeitfenster von August bis Oktober 2022, auf das die NASA kürzlich abzielte, bestand darin, dem 2,6 Tonnen (etwa 5.700 Pfund) schweren Raumschiff Anfang 2026 den Eintritt in die Umlaufbahn um 16 Psyche zu ermöglichen. Laut NASA wird das bestmögliche Backup-Startfenster im Jahr 2023 nun sein Orbitale Einfügung auf 2029 oder sogar 2030 verzögert, wodurch sich die Flugzeit der Raumsonde Psyche effektiv verdoppelt. entsprechend Dekadenumfrage 2022Kreuzfahrtetappen einer ähnlichen Klasse kosten jährlich mindestens 30 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass eine Verzögerung des Starts von Psyche von 2022 auf 2023 die NASA leicht kosten könnte. Weitere 100 Millionen Dollar.
„Amateur-Organisator. Möchtegern-Bier-Evangelist. Allgemeiner Web-Fan. Zertifizierter Internet-Ninja. Begeisterter Leser.“