Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03210.jsonl.gz/2314

Die Bauarbeiten haben im April 2022 begonnen und sollen voraussichtlich bis Sommer 2025 dauern. Im Rahmen des Projekts wird ein neues Gebäude erstellt, die energietechnischen Anlagen eingebaut und die alte Freiluftanlage zurückgebaut. Das Projekt umfasst auch die Einbindung aller Hoch-, Mittel- und Niederspannungskabel, was neue Kabeltrassen im Bereich des Unterwerks und der Engehaldenstrasse erfordert. Die Umgebung des Unterwerks wird durch gestalterische Massnahmen aufgewertet.
Im ersten Quartal 2023 wurden nun die Baugrubensicherungen abgeschlossen, der Aushub erfolgte und die Bodenplatten wurden betoniert. Die ersten Wände wurden bereits erstellt. Dazu kommen Vorbereitungsarbeiten für die Trassen innerhalb des denkmalgeschützten Turms.