Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03299.jsonl.gz/1699

Nach der Durchführung der teilweise lärmintensiven Vorarbeiten in der zweiten Märzhälfte beginnen Anfang April 2020 die effektiven Bauarbeiten bei der Personenunterführung Näfels-Mollis. Mit der Ausführung der Bauarbeiten wurde die Toneatti AG, Bilten, betraut. Die Arbeitsvergabe war im öffentlichen Submissionsverfahren ausgeschrieben worden. Die Bauarbeiten finden zunächst auf der östlichen Seite der Bahnlinie beim Zschokke-Areal statt. Hierbei wird zu Beginn der Bauinstallationsplatz erstellt, ehe Mitte April während einer Woche noch einmal Nachtarbeiten zur Erstellung der Schutzgerüste gegen die SBB-Gleise vorgenommen werden müssen.
Erster Schwerpunkt der Bauarbeiten bildet auf Seiten des Zschokke-Areals die Erstellung der Personenunterführung, der Treppe sowie des ersten Teils der Rampe. Diese Arbeiten dauern von Anfang Mai bis Mitte Juli. Vor allem die Schalung, die Bewehrung und die Betonarbeiten bei der Bodenplatte, den Wänden, der Decke sowie der Brüstung nehmen hierbei relativ viel Zeit in Anspruch. Die Arbeiten am zweiten Teil der Rampe beginnen Ende Juli und dauern bis Mitte September 2020. Ende September wird die Personenunterführung und die Rampe an den mit dem Bau der Stichstrasse beauftragten Bauunternehmer übergeben.
Die weiteren Bauarbeiten im Gleisbereich und auf Bahnhofseite werden im Frühjahr 2021 in Angriff genommen, sodass die Verbindung Ende 2021 eröffnet werden kann.