Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01062.jsonl.gz/106

Scoprite come WALO ha superato i tempi stretti e le condizioni meteorologiche variabili per completare un progetto cruciale di rivestimento in mastice presso il più grande impianto di stoccaggio di pompe in Europa.
Il contesto
Lo schema di accumulo a pompa di Goldisthal si trova a 50 km a sud di Erfurt, nelle montagne della Turingia, in Germania. La centrale, gestita da Vattenfall Hydropower Generation, ha una potenza di 1.060 MW ed è il più grande impianto di pompaggio in Europa. Il serbatoio superiore, che ha una capacità di 12.000.000 m3 d'acqua, è rivestito in calcestruzzo asfaltico denso (DAC) e ha richiesto un nuovo rivestimento in mastice, che copre una superficie di 330.000 m2. Il mastice è composto da bitume, filler e talvolta sabbia e viene steso sullo strato denso in forma liquida. Protegge il DAC dai raggi UV e crea un film elastico in superficie.
L'accumulo di sedimenti in un serbatoio, se di un certo spessore e composizione, può provocare enormi forze di ritiro durante l'asciugatura. Un rivestimento di mastice può contribuire a ridurre la sedimentazione e quindi a ridurre queste forze di ritiro. Il mastice sigilla i pori del rivestimento, riducendo la vulnerabilità all'attacco delle forze meccaniche.
Per completare i lavori richiesti, WALO ha dovuto pulire i sedimenti dalla parte inferiore del pendio e da un terzo della base, per poi applicare il nuovo rivestimento in mastice. Grazie all'impermeabilizzazione della parte inferiore del pendio e della parte superiore della base, Vattenfall può aumentare significativamente la quantità di acqua utilizzabile per la produzione di energia.
La sfida
Le condizioni meteorologiche variabili nelle montagne della Turingia e la necessità di mantenere il serbatoio operativo il più a lungo possibile hanno comportato una notevole pressione temporale per completare i lavori in un tempo limitato. WALO aveva da quattro a cinque squadre che lavoravano fianco a fianco sette giorni su sette per compensare i ritardi causati dal maltempo. Il serbatoio è rimasto vuoto solo per quattro settimane e tutti i lavori sono stati completati in sole sei settimane.
Grazie per il suo interesse nel Gruppo WALO, saremo contenti di rispondere a tutte le sue domande.