Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03156.jsonl.gz/928

Die Schalung des Pfeiler West klettert im vier Meter Takt, Etappe für Etappe in die Höhe und befindet sich bereits über der Hälfte des Pfeilers. Die provisorischen Lehrgerüstfundationen werden in Kürze fertiggestellt. Die Stützen und Träger des Lehrgerüsts folgen dem Rhythmus der provisorischen Fundationen und haben bereits die Hauptstrasse überquert. Die Schalungen des Endquerträgers im Widerlager West, die Untersichtsschalungen mit den seitlichen Arbeitsplattformen der ersten Betonieretappe von 58 Meter des Brückenoberbaus entstehen.