Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01853.jsonl.gz/9

Ми продовжуємо будувати!
вул. Садова 51 В
- на завершальному етапі влаштування паркану від парку;
- розпочато монтаж прижимних планок покрівлі на 2 секції;
- триває підготовка зовнішніх інженерних мереж до експлуатації - пуску води та водовідведення;
- триває виконання фасаду на вентканалах та надбудові (на покрівлі);
- проводиться підготовча робота до влаштування тротуару та дороги.
вул. Садова 51 Б
1 секція
- продовжується виконання фасаду;
- завершено роботи із влаштування перестінок 8 поверху, розпочато на 10 поверсі;
- продовжується монтаж панорамних вікон.
2 секція
- виконано влаштування плити перекриття 7 поверху.
3 секція
- виконано монолітну плиту перекриття над шахтою ліфта;
- розпочато монтаж перестінок на 2 поверсі.
4 секція
розпочато роботи із влаштування плити перекриття 8 поверху.
вул. Садова 51 А
1 секція
- тривають мурування стін цокольного поверху.
Прикріплені посилання на статті та/або відео:
Світлини з допису ЖК Празький квартал.