Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01086.jsonl.gz/45

Decidere l'accettazione
Scopo
L'accettazione conclude la fornitura della prestazione nell'ambito del progetto e crea i presupposti per la chiusura del progetto.
Idea di fondo
L'accettazione avviene fra committente, produttore o fornitore e operatore del sistema. Regola come gestire gli impegni non ancora conclusi e come concludere la fornitura della prestazione.
Specifico a HERMES
L'accettazione avviene dopo la messa in esercizio e dopo il primo periodo di esercizio del sistema, nel quale sono identificati eventuali difetti.
L'accettazione è pianificata tempestivamente da parte di tutte le parti coinvolte.
In caso di bisogno si eseguono accettazioni differenziate (fra produttore e operatore, fra produttore e utente ecc.).
Attività
-
Definire l'organizzazione e le condizioni quadro per l'accettazione
-
Completare la lista di controllo per l'accettazione con ulteriori criteri
-
Preparare l'accettazione sul piano tecnico e organizzativo
-
Eseguire l'accettazione e mettere a verbale i risultati
-
Analizzare e classificare i risultati (p. es. in base alla classe di difetti, ai nuovi requisiti)
-
Decidere l'accettazione e i passi successivi
Relazioni
|Modulo||Compito||Responsabilità del compito||Risultato||Coinvolgimento nel conseguimento dei risultati|
|Organizzazione dell'introduzione||Decidere l'accettazione||Project manager||Protocollo di accettazione||Responsabile dell'esercizio, Rappresentante degli utenti, Responsabile dell'applicazione, Sviluppatore, Gestore della qualità e dei rischi|
|Decidere l'accettazione||Project manager||Lista di controllo|
|Decidere l'accettazione||Project manager||Decisione di gestione ed esecuzione del progetto||Gestore della qualità e dei rischi|