Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03207.jsonl.gz/1180

Mittlerweile konnte für das Bauprojekt Altstätten die Baueingabe eingereicht werden, nachdem der Gestaltungsplan bewilligt wurde.
Aktuell sind jedoch Einsprachen hängig, die in den nächsten Wochen bearbeitet werden müssen.
Als Vorbereitung für die zukünftige Bautätigkeit wurden die Werkleitungen in der Marolanistrasse erneuert.
2018 - Ende 2020: Provisorien, Abbrüche West, Neubau Behandlungstrakt
Nach der Errichtung der Provisorien Nord (Küche, Radiologie) und Süd (Cafeteria, Ärztebüros) können diese bezogen und mit dem Abbruch der Spitalbauten West begonnen werden. Anschliessend starten die Bauarbeiten zum Neubau des Behandlungstraktes, der zum Abschluss dieser Phase bereits in Betrieb gehen kann.
2021 - 2022: Abbrüche Ost und Provisorium Nord, Sanierung Bettentrakt
Die Spitalbauten Ost und das Provisorium Nord werden nach Inbetriebnahme des Behandlungstrakts abgebrochen. Anschliessend beginnt die Sanierung des Bettentrakts sowie die Bauarbeiten am Donnerbach.
Ende 2023: Fertigstellung Bettentrakt, Umgebungsarbeiten
Nach Fertigstellung des Bettentrakts kann dieser bezogen und das Provisorium Süd abgebrochen werden. Im letzten Schritt folgen die Umgebungsarbeiten.