Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03596.jsonl.gz/2078

Phase 2 – Risiko-Bewertung
Die richtige Einschätzung der Risiken ist wichtig
Vor der Bewertung der Risiken muss innerhalb des verantwortlichen Teams Übereinstimmung hinsichtlich des anzuwendenden Massstabs bestehen. Innerhalb des definierten Rahmens werden sowohl Zielabweichung (auch als Eintretenswahrscheinlichkeit bekannt) wie Tragweite (wird auch als Schadenspotenzial bezeichnet) jedes einzelnen identifizierten Risikofaktors abgeschätzt.
Sind alle wesentlichen Risiken erfasst?
Idealerweise wird die erste Einstufung für alle Risiken innerhalb eines kurzen Zeitraumes und von einem gleichbleibenden Personenkreis vorgenommen. So entstehen keine Abweichungen dadurch, dass verschiedene Personen unterschiedliche Massstäbe anwenden. Je nach Komplexität der Fragestellungen empfiehlt sich ein Review der ersten Risikobewertung.