Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06953.jsonl.gz/1103

En janvier, février et mars 2008, les travaux mentionnés en titre peuvent enfin être entrepris.
Vers 1940, l'ancien crépis blanc, en fort mauvais état, avait été enlevé et les murs recouverts avec un crépis ciment gris, les pierres de tailles avaient été mises en évidence. Au début des années 1970, la cour a été recouverte d'une couverture étanche à la pluie, afin de permettre l'utilisation des salles de réception toute l'année.
Les autres espaces du rez-de-chaussée du château ont été restaurés:
Les années 2006 et 2007 ont été consacrées à établir les plans du projet, à trouver les fonds, à obtenir les nombreuses autorisations.
Les trois photos ci-dessous montrent l'état avant le début des travaux.
15 janvier: montage des échafaudages
16 janvier: dernières photos de l'ancienne couverture
18 janvier: Le plan de travail est prêt
18 janvier: en moins d'une heure l'ancienne couverture est démontée
19 janvier: vue étendue sur les toits et le donjon
21 janvier: premières surprises, les Baillis bernois ont rallongé l'avant -toit en fixant des morceaux de poutres à l'ancien avant-toit
Le crépis ciment des années 40 est très solide, plutôt que l'enlever, une solution novatrice a été choisie: poncer ce crépis, puis le badigonner en blanc.
23 janvier: l'examen des charpentes montre l'étendue des faiblesses
Il y a ceux qui travaillent au soleil et ceux de l'étage inférieur...
25 janvier: rien n'est d'équerre, rien n'est horizontal. La structure métallique doit s'appuyer sur un socle plan, horizontal.
Les poutres sont consolidées
28 janvier: charpentiers, couvreurs, ferblantiers
29 janvier: l'ancien lattage est enlevé et on voit ainsi l'ancien crépis blanc, resté à l'abri depuis plusieurs siècle.
30 janvier: consolidation des poutres sous l'oeil attentif d'Yvan Kolecek, architecte et de Bernard Steck
2 février: la neige a fait une courte apparition, cela nous a rappelé que nous sommes en hiver.