Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03236.jsonl.gz/1364

Seit der Grundsteinlegung Anfang Juni 20 ist der Baufortschritt stark sichtbar – die Bodenplatte und die Wände im Untergeschoss sind bereits betoniert. Aktuell wird die Decke über dem Untergeschoss geschalt, so dass diese bis voraussichtlich Ende nächster Woche betoniert werden kann. In der zweiten August-Woche wird der Aushub für die Tiefgaragen-Einfahrt erstellt und das Gebäude seitlich zur Bülstrasse hinterfüllt.
Der Baumeister hat vom 03. bis 14. August 20 Betriebsferien, so wird im Anschluss wieder kräftig gebaut.