Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03640.jsonl.gz/2242

Sektor Ost, Brunnmühle und Kleintwann.
Projektinhalt.
Das Ostportal des Tunnels liegt zwischen dem Ligerzer Weiler Bipschal und dem Twanner Weiler Brunnmühle. Die neu ausgebaute Bahnlinie muss sich zwischen dem See, der Strasseund einer Trinkwasserquelle, die drei Dörfer versorgt, integrieren.
Aufgrund des Platzmangels und um die Integration des Bauwerks in die Landschaft zu gewährleisten, wird die Strassein diesem Bereich in den Untergrund verlegt.
Für den Bau des östlichen Tunnelportals, das durch einen bisher instabilen Hang geht, braucht es grosse Vorbereitungsarbeiten. Es sind mehrere Stützkonstruktionen vorgesehen.
Die Neugestaltung dieses Bereiches ermöglicht die Erweiterung des Strandwegs für den Langsamverkehr zwischen Bipschal und Kleintwann.
Voraussichtlicher Terminplan.
|Zeitraum||Bauarbeiten|
|September 2022 – Februar 2023||

Erdarbeiten und Bau des Tagbautunnels, Vorarbeiten für die Seeaufschüttung
|Februar 2023 – Februar 2025||

Bau der Straßenunterführung
|März 2023 – Dezember 2024||

Bau der Pfahlplatte für die Eisenbahninfrastruktur
|Januar 2025 – May 2025||

Bau des Ostportals
|May 2026 – Juli 2027||

Neugestaltung der Strasse, Fertigstellung des Portals