Document ID: /curiavista/filtered/00000_business.jsonl.gz/219886

<h2>SubmittedText<h2><p>Nei media è emerso che l'apertura della Galleria di base del Ceneri, fondamentale per completare lo sviluppo della rete di nuovo trasporto pubblico in Ticino, prevede scadenze di messa in esercizio solo parziale e a tappe a causa di cantieri che non saranno conclusi per dicembre.</p><p>- Corrisponde al vero?</p><p>Per quali motivi?</p><p>- Si darà la priorità al traffico merci a discapito di quello passeggeri?</p><p>Occorre fare chiarezza e intraprendere tutte le misure per evitare questa dinamica negativa.</p><h2>FederalCouncilResponseText<h2><p>La galleria di base del Ceneri sarà aperta corne previsto il 13 dicembre 2020. A seguito delle misure di protezione relative al coronavirus, è stato necessario interrompere parzialmente la fase di test che era in corso da inizio marzo 2020. Nel frattempo questa fase è stata ripianificata. AlpTransit San Gottardo, costruttrice della galleria, conferma che i test saranno conclusi entre il 31 agosto 2020, corne inizialmente previsto. A partire dal 1° settembre 2020 la galleria sarà presa in consegna dalle FFS, che avvieranno la fase di prova. Al momento vi sono due progetti che potranno essere conclusi solo a inizio 2021: - il raddoppio Tenero - Contone; e - il corridoio di 4 metri a Lugano Paradiso. La chiusura dei cantieri durante il période di confinamento, richiesta dal Cantone e dall'autore della demanda, ha rallentato i tempi di realizzazione. Riaprire un cantiere, con le misure igieniche inasprite a causa della pandemia, richiederà più tempo. Allô stato attuale della pianificazione l'offerta di trasporto viaggiatori e merci attraverso la galleria potrà essere istituita per lo più entre i termini stabiliti. Non sarà data alcuna priorité al traffico merci a discapito di quelle viaggiatori. Tuttavia, i treni diretti Locarno-Lugano potranno essere introdotti solo dopo la messa in esercizio del doppio binario Tenero-Contone. L'avvio a pieno régime del servizio sulla rete ferroviaria regionale del Ticino sarà pertanto con ogni probabilité possibile da inizio aprile 2021.</p>