Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03658.jsonl.gz/1285

Beginn Inhaltsbereich
Beginn Navigator
Ende Navigator
A2 Lärmschutzgalerie Stansstad, Verkehrsbehinderungen
Die Arbeiten an der Lärmschutzgalerie Stansstad erfordern in nächster Zeit zahlreiche Umlegungen der Fahrbahnen und zeitweise auch eine Reduktion der Verkehrskapazi-tät. Beim Terminprogramm haben sich wegen des grobblockigen, im alten Kanal der Engelberger-Aa gelagerten Materials, des strengen Winters, sowie der zahlreichen zusätzlich ausgeführten Arbeiten im Bereich der LSG, welche Bestandteil des künfti-gen Erhaltungsprojektes sind, einige Verzögerungen ergeben. So können die Belags- und Fertigstellungsarbeiten erst im Frühling 2011 ausgeführt, und die Arbeiten für die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen im Juni 2011 abgeschlossen werden.
Die Arbeiten an den Wänden der Lärmschutzgalerie Stansstad sind soweit fortgeschritten, dass demnächst die vorfabrizierten Deckenelemente aufgesetzt werden können. Die Deckenelemente werden als Teile angeliefert, welche jeweils die Hälfte der Autobahn überspannen. Sie werden nachts antransportiert und ab dem 23. Juni 2010 mit Autokranen versetzt. Die Arbeiten dauern - je nach Verkehrsaufkommen und der verfügbaren Montagezeit pro Nacht - rund 8 bis 9 Wochen. Auf den vorfabrizierten Deckenelementen wird anschliessend ein armierter Beton eingebracht. Der erhärtete Beton im Verbund mit den vorfabrizierten Elementen bildet den Deckel, welcher am Schluss mit einer Magerwiese begrünt wird.
Nach der Montage der Deckenelemente und Brüstungen folgt der Innenausbau der Galerie, das heisst der Bau der Bankette in der Galerie mit den Kabelschutzrohren, die Oberflächenbeschichtung und der Einbau von Signalen und der Beleuchtung. Im Weiteren müssen die temporären Schutzwände auf Seite der Zentralbahn entfernt und neue, definitive Schutzvorrichtungen bei den Notausgängen und auf dem Dach angebracht werden.
Dadurch, dass einige Arbeiten - wie Massnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit, Erstellen der Transitrohrblöcke und Werkleitungen, Erneuerung des Belages auf die gesamte Breite, Ersatz von Lärmschutzelementen, Instandsetzung von Leitelementen etc. des vorgesehenen Erhaltungsprojekts EP Acheregg-Beckenried mit ins Projekt Lärmschutzgalerie einbezogen wurden, ergab sich eine Ausdehnung der Bauzeit. Weiter hat sich im Verlauf der Bauarbeiten herausgestellt, dass der alte Kanal der Engelberger-Aa bei der Erstellung des Kirchwaldtunnels und der Achereggbrücke in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit sehr grobblockigem Material verfüllt worden war. Aus diesem Grund wurde für die Erstellung der Pfähle mehr Zeit gebraucht als ursprünglich eingeplant. Wegen der temperaturempfindlichen Belagsarbeiten, die erst im Frühling 2011 ausgeführt werden, können die Arbeiten an der Lärmschutzgalerie Stansstad erst im Juni 2011 abgeschlossen werden.
Kontakt
Andreas Rüegger, Bereichsleiter, Stv. Beauftragter Information und Kommunikation ASTRA, Tel. 062 745 7510
31.05.2010
Ende Inhaltsbereich