Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03500.jsonl.gz/703

Nach einem Jahr Bauzeit ist die Ruflisbergstrasse termingerecht und im gesetzten Kostenrahmen saniert. Neben dem Strassenaufbau wurden diverse Werkleitungen erneuert oder saniert. Ganz abgeschlossen werden die Arbeiten im Frühjahr 2022.
Aktuelles
Bis Anfang Dezember werden die provisorischen Markierungen angebracht und die neue Beleuchtung montiert. Da Deckbeläge nur bei genügend hohen Luft- und Bodentemperaturen eingebaut werden können, werden diese und die definitiven Markierungen erst im Mai/Juni 2022 angebracht. Anwohnende, die durch die Belagsarbeiten tangiert werden, werden frühzeitig durch die Bauleitung informiert (Anwohnerorientierung vom 15. November 2021).
Aktuelle Bilder
Ausgangslage
Die Werkleitungen und der Strassenbelag in der Ruflisbergstrasse waren in einem schlechten Zustand. Im Abschnitt Landschaustrasse bis Zwyssigplatz waren die Kanalisationsleitungen rund 80 Jahre alt, wiesen Risse und abbrechende Scherben auf. Die Leitungen verloren Schmutzwasser. Die Wasserleitungen stammten aus den 1940er Jahren und mussen saniert werden, um Leitungsbrüchen vorzubeugen. Die bestehende Gasleitung ist in gutem Zustand. Im Strassenbelag traten flächendeckend Risse und Setzungen auf. Der Strassenaufbau war nicht frostsicher. Das heisst, bei Frost entstanden leichte Hebungen und dadurch kam es zu weiteren Schäden. Die Strasseninfrastruktur näherte sich dem Ende der Lebensdauer und musste daher ebenfalls ersetzt werden.
Umgesetzte Massnahmen
Die verschiedenen Vorhaben wurden gebündelt und zu einem Gesamtprojekt zusammengefasst. Die daraus entstehenden Synergien werden genutzt und die Belastung durch die Bündelung der Arbeiten für die Bevölkerung möglichst geringgehalten.
Das betroffene Gebiet umfasst den westlichen Teil der Ruflisbergstrasse und Teile des Landschauweges. Die Strasse wird zwischen Zwyssigplatz und Landschaustrasse erneuert. Die Erneuerung der Werkleitungen beanspruchen noch umgebende Parzellen.
Strassenbau und Entwässerung
Im Bereich der Strassensanierung wurde der gesamte Oberbau erneuert. Der Strassenbelag wurde ersetzt. Die darunterliegende Kies-Kofferschicht wurde mit frostsicherem und tragfähigem Material ersetzt und verstärkt. Die Quergefälle der Strasse wurden korrigiert und mit der Strassenentwässerung abgestimmt. Diverse Hausanschlüsse wurden auf Bestellung der Grundeigentümerschaften auf deren Kosten erneuert.
Beleuchtung
Bis Ende 2021 werden die Kandelaber, die Leuchten mit Leuchtmittel und die Stromerschliessung neu erstrahlen. Dank dem Entgegenkommen der Grundeigentümern konnten die Kandelaber unkompliziert aus dem Strassenraum auf die privaten Parzellen verschoben werden. Dadurch entsteht mehr Raum auf der Strasse und das Kreuzen bzw. Passieren von parkierten Autos vereinfacht sich. Durch die neuen LED-Leuchten wird der Energiebedarf um rund 60% vermindert.
Verkehr und Sicherheit
Die Parkfelder werden leicht verschoben. Die Anzahl der markierten Parkplätze bleibt erhalten. Der bestehende Fussgängerstreifen beim Landschauweg wird durch eine sichere Querungshilfe mit Rinnensteinen ersetzt.
Werkleitungen
Die Wasserleitung in der Strasse inklusive der Hausanschlussleitungen wurden durch ewl ersetzt. Bei den Gasleitungen wurden diverse Hausanschlüsse und die Schieber neu verlegt. Bei den Abwasserkanälen wurden einige Rohre vergrössert, gewisse Abschnitte ersetzt bzw. innensaniert und im Bereich Zwyssigplatz wurde die Abflussverhältnisse verbessert.
Termine
Der Baustart erfolgte am 2. November 2020. Die Arbeiten dauerten bis Mitte November 2021. Aufgrund der beengten Verhältnisse müssen die Arbeiten in kleinen Etappen ausgeführt werden. Der Deckbelag wird im Mai, Juni 2022 in einer konzentrierten Aktion über den gesamten Abschnitt eingebracht. Die betroffenen Anwohnenden werden frühzeitig kontaktiert.
Finanzierung
Der Baukredit für die Strassensanierungsarbeiten von 1.1 Mio. Franken wurde im Parlament am 25. Juni 2020 ohne Gegenstimme genehmigt. Die Werkleitungen sind durch die Spezialfinanzierung der städtischen Siedlungsentwässerung und durch ewl finanziert. Gesamthaft werden im Projekt rund 2.3 Mio. Franken umgesetzt. Die Arbeiten können voraussichtlich innerhalb des Kostenrahmens abgerechnet werden.