Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03474.jsonl.gz/716

Die erste Bauphase der Ortsdurchfahrt Frutigen war nicht wie geplant Ende Oktober 2023 fertig. Bei der Erneuerung der Werkleitungen mussten während des Baus Anpassungen vorgenommen werden. Deshalb kann der Strassenbau der ersten Bauphase erst Ende November und die Arbeiten an der Engstligenbrücke erst Mitte Dezember abgeschlossen werden. Verschiedene Werkleitungen und Hausanschlüsse verliefen im Untergrund anders als erwartet. Mehrfach mussten deswegen Projektanpassungen vorgenommen und Bauabläufe umgestellt werden.
Auf der Kanderstegstrasse zwischen der unteren Bahnhofstrasse und der Widibrücke bleibt der Einbahnverkehr bis Ende November bestehen. Auf der Engstligenbrücke regelt eine Lichtsignalanlage bis Mitte Dezember den einspurigen Verkehr.
Aktuell wird das Ausführungsprojekt für die zweite Bauphase im Jahr 2024 erarbeitet. Die zweite Bauphase umfasst Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten vom Restaurant Leist bis zum Spital. Sie startet nach Ostern 2024. Die Verzögerungen in der ersten Bauphase haben keinen Einfluss auf den Abschluss aller Arbeiten.