Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07226.jsonl.gz/53

Actuellement, 20 % (610
m) de l’avancement vers le nord a été achevé. Cet avancement rejoindra la
station d'épuration existante à Skullerud. Des pré-injections systématiques
scellent le tunnel contre la pénétration d'eau contaminée provenant d'une
ancienne décharge.
L’excavation de 520 m direction
sud, vers Enebakkveien, est terminée à 90%. En raison de conditions géologiques
imprévues, les travaux du tunnel seront arrêtés durant le mois de juin dans la
zone de la fouille d’accès au sud et ce jusqu'à ce que le portail soit achevé.