Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03531.jsonl.gz/2119

In der Zwischenzeit wurden die Stahlbetonarbeiten an den Anlageteilen fertiggestellt. Seit Mitte Oktober wird die Mischgutanlage montiert und im Februar sollen die ersten Belagsproben erstellt werden können.
Die Stahlbetonarbeiten der Materialboxen wurden Mitte November fertiggestellt. Die Boxen werden mit einer Stahlkonstruktion überdacht, welche anfangs des nächsten Jahres montiert wird.
Ende Oktober konnte mit den Stahlbetonarbeiten der Asphaltgranulat- und Aussenboxen begonnen werden. Diese Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Die Überdachung der Asphaltgranulatboxen wird im Januar erstellt.
Zuletzt wird die 140 m lange Stützmauer entlang der nordost- und ostseitigen Parzellengrenze ausgeführt. Je nach Witterung werden die Arbeiten Mitte Januar abgeschlossen sein.