Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03633.jsonl.gz/1933

Hier auf dem Pannenstreifen rollt demnächst der Verkehr.
Auf der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten starten die Hauptarbeiten. Heute Montag 2. März 2020 beginnen die ersten Arbeiten im Bereich der Pannenstreifen. Aus Sicherheitsgründen gilt deshalb Tempo 80 im betreffenden Abschnitt. In der Folgewoche wird schrittweise die Verkehrsführung für die erste Phase eingerichtet. Die Fahrspuren werden in die Randbereiche der Fahrbahn verlegt, so dass auf dem Mittelstreifen gebaut werden kann. Der Mittelstreifen wird befestigt, damit der Verkehr in den späteren Bauphasen darauf rollen und auch bei künftigen Eingriffen flexibel geführt werden kann. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wird die Fahrbahn Richtung Zürich erneuert. Danach folgen eine Winterpause und 2021 die Erneuerung der Fahrbahn Richtung Bern sowie die Abschlussarbeiten. Später werden noch zwei Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA) realisiert sowie der Rastplatz Chölfeld umgestaltet.
Vier Fahrspuren auch während der Bauarbeiten
Grundsätzlich stehen dem Verkehr in allen Bauphasen in der Regel zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung. Somit dürften die Bauarbeiten kaum für zusätzliche Staus sorgen. Nur für spezielle Massnahmen wie die Einrichtung einer neuen Verkehrsführung muss zeitweise eine Fahrspur pro Richtung abgebaut werden. Dies geschieht jedoch ausserhalb der Spitzenzeiten.
Im Rahmen der Autobahnerneuerung werden auch die querenden Brücken und Unterführungen saniert. Dies bringt einige Behinderungen oder Sperrungen der entsprechenden Verkehrsachsen mit sich. Die ersten Sperrungen beginnen im Lauf des Frühjahres 2020. Sie werden jeweils per Newsletter kommuniziert.