Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06968.jsonl.gz/303

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA a lancé les travaux de modernisation de l'aménagement hydroélectrique au mois de mai 2011. L'investissement, qui se monte à 21,5 millions de francs, comprend le remplacement des deux conduites forcées par une seule conduite et l'acquisition d'un nouveau groupe de production. La remise en exploitation de cet aménagement est prévue au printemps 2012 (voir communiqué de presse).
Les travaux préparatoires ont consistés en la sécurisation des voies de circulation qui croisent les conduites (Route de la Vallée, Route des Neyres, Chemin du Gros-Bellet, ligne ferroviaire de l'AOMC).
Dans une deuxième phase, cinq pylônes ont été acheminés par hélicoptère et par camions et posés le long des conduites, en prévision de l'installation d'un téléphérique de chantier. Le 16 juin 2011, la pose du dernier pylône (une structure de 42 mètres de haut, pour un poids d'environ 4,8 tonnes) a été confiée à un hélicoptère de type russe (Kamov).
Démontage des conduites
Le démontage des conduites a débuté le jeudi 14 juillet 2011 et s'est achevé le mercredi 3 août 2011.
Concrètement, les conduites ont été découpées au chalumeau. Chaque tronçon découpé fait environ 12 mètres de long pour un poids de 2,5 à 3 tonnes. Les tronçons ont été ensuite acheminés au moyen du téléphérique de chantier jusqu'à l'usine de la Vièze, puis transportés par camions jusqu'à l'entreprise de récupération de métaux.
Démontage des socles
Le chantier a repris le mardi 16 août avec le démontage des socles en béton et le terrassement de la zone de chantier en prévision de la pose de nouveaux socles.
Le coffrage et le bétonnage des nouveaux socles (54 au total) et des sept points fixes ont pu démarrer au mois de septembre.
Montage de la nouvelle conduite
Les premiers éléments de la nouvelle conduite, qui est peinte dans les ateliers de ZSM (Zinguerie, sablage, métallisation), à Sion, ont été posés à la fin du mois d'octobre 2011. À la mi-février 2012, près de 500 mètres de conduite étaient posés, sur un total de 830 mètres.
Remise en service le 12 juin
La première étape des travaux de modernisation de l'aménagement hydroélectrique de la Vièze est achevée. La Centrale de la Vièze a été remise en service le mardi 12 juin 2012. Préalable à la remise en service de la centrale, de nombreux tests d'expertise ont été effectués afin de s'assurer que la nouvelle conduite forcée offre toutes les garanties de sécurité. Le démontage du téléphérique de chantier, ainsi que les travaux de réaménagement du site (arborisation des parcelles de long de la conduite) débuteront au mois de juillet 2012.
La deuxième étape des travaux, qui consiste en la construction d'un nouveau groupe de production d'une puissance nominale de 12 mégawatts, débutera également dans le courant du mois de juillet 2012. Ce nouveau groupe de production devrait être mis en service au printemps 2013.
Démontage du téléphérique de chantier
Le démontage du téléphérique de chantier s'est déroulé dans le courant du mois de juillet 2012. Le démontage des structures de sécurisation des voies de circulation au droit de la nouvelle conduite forcée aura lieu dans le courant du mois d'août.