Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03344.jsonl.gz/1800

Netzwerkplantechnik
Die Netzplantechnik ist ein Verfahren zur Planung, Kontrolle
und Steuerung grosser Projekte. Sie ist eine graphische
Dartellungstechnik für die Ablaufstruktur des Projektes.
Viele Tätigkeiten können erst durchgeführt
werden, wenn andere abgeschlossen sind, wieder andere können parallel durchgeführt werden. Die Netzplantechnik ist besonders geeignet diese Zusammenhänge und Abhängigkeiten darzustellen. Mit Hilfe der Netzplantechnik kann vor allem auch der kritischer Pfad leich ermittelt werden.
Man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Darstellungsarten:
Vorgangspfeilnetz:
Das Vorgangspfeilnetz oder CPM (Critical Path Method) genannt, ist vorgangsorientiert und stellt der Vorgang mittels Pfeile dar. CPM gilt ehe als veraltet.
Vorgangesknotennetz:
Das Vorgangsknotennetz ist vorgangsorientiert und stellt den Vorgang in Knoten dar. Durch den Einsatz von Software Tools hat sich in letzer Zeit vor allem diese Methode durchgesetzt.