Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03280.jsonl.gz/621

Was ist ein möglicher Misserfolgsfaktor in Projekten?
Was ist eine optimale Informationsquelle für die Identifizierung von internen
Stakeholdern (Interessierten Parteien)?
Risikomanagement ist ein permanenter Faktor im Projektmanagement-
Prozess, der (mindestens) einen, das Risiko bestimmenden Faktor im
Focus hat. Welche Antwort trifft zu?
Projektteams entstehen nicht einfach. Sie müssen gebildet und entwikkelt
werden. Was passiert in der (ersten Phase des Entwicklungsprozesses)
Teambildungsphase (auch „Forming“ bezeichnet)?
Was zeichnet den objektorientierten Projektstrukturplan aus?
Ein Projektmitarbeiter hat eine mögliche Präsenzzeit von 52 Wochen à 5
Tage à 8 Stunden. Theoretisch könnte ein Projektmitarbeiter also 2080
Stunden pro Jahr leisten. Praktisch fallen jedoch Ausfallzeiten und leistungskürzende
Situationen an. Welche Antwort deutet auf eine leistungskürzende
Situation hin?
Änderungsmanagement ist ein Teilprozess des Projektmanagements.
Was soll mit dem Änderungsmanagement im Projekt sichergestellt werden?
Der Projektauftrag dient als Richtschnur während des ganzen Projektes.
In diesem Zusammenhang muss man jedoch folgende Einschränkung
beachten. Welche Antwort trifft hier zu?