Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03614.jsonl.gz/597

Spielerklärung
Zwei Roboter befinden sich auf zwei unterschiedlichen Tischhälften. Die Tische, auf denen sich die Roboter am Anfang der Aufgabe befinden, symbolisiert die Gefangenschaft in einem Gebäude - der getrennte Tisch die Freiheit. Das Ziel ist durch eine Zugbrücke erreichbar, die jedoch zum Start hochgezogen ist. Damit die Brücke fällt, müssen beide Roboter in abgestimmter Zusammenarbeit auf ihren Tischhälften eine Schraube und eine Mutter finden, mit denen der Verriegelungsmechanismus in der Mitte ausgelöst werden kann.
Für die Aufgabe müssen sich die Roboter abstimmen, so dass beide zur gleichen Zeit mit gegensätzlichen Werkstücken am Auslösemechanismus eine Mutter und eine Schraube zusammenziehen. Um dies zu erfüllen, muss diese Kooperation mit anschliessender Überfahrt ins Ziel innerhalb von 3 Minuten erledigt werden. Die Maximale Dimension des Roboters darf bei Spielbeginn maximal 160x160x160mm betragen.
Meilensteine
- Meilenstein M1
- Meilenstein M2
- Meilenstein M3
- Meilenstein M4
- Meilenstein M5
- Meilenstein M6
Meilenstein M1
M1a - Systembeschreibung
Zu diesem Meilenstein gehörte eine Systembeschreibung, eine Anforderungsliste sowie ein Zeitplan. Die Beschreibung beinhaltete den zeitlichen Ablauf sowie die Interaktionen mit Spielfeld und Partnerroboter.
Bei der Anforderungsliste musste bereits etwas weiter vorausgeschaut werden. Was genau könnte zum Problem werden? Welche Dinge mussten gegeben sein damit die geplante Idee auch funktioniert?
Zu guter Letzt mussten wir einen Zeitplan aufstellen. Das Problem hierbei war die fehlende Erfahrung. Trotz Vorlagen von vorjährigen Projekten lagen wir teils ziemlich daneben was die effektiven Zeiten anging, durch Einsatz von Pufferzeiten und einem etwas vorgezogenen Plan (im Vergleich zu den Vorgaben) konnten diese Fehleinschätzungen allerdings problemlos verkraftet werden.
M1b - Konzeptfindung
Im zweiten Schritt ging es darum, unsere Ideen in einem dazu passenden Konzept abzubilden. Der geforderte Bericht sollte die verschiedenen Konzeptideen aufzeigen und die Gedanken dahinter darlegen. Zu jedem dieser Konzepte wurden die Vorteile und die Risiken aufgeschrieben und damit dann eine Bewertungsmatrix erstellt. Die favorisierte Lösung musste noch nicht fix sein, allerdings sollte eine Tendenz erkennbar sein.
Anfangs Januar dann hatten wir in einer Studienwoche Zeit, unsere Ideen auch praktisch zu testen. Während die Elektroniker lernten wie man Schema zeichnet und layoutet, waren die Informatiker damit beschäftigt eine Grundstruktur für die Software zu legen. Die Versuchstechnik wiederum hatte die Aufgabe, die theoretischen Ideen in die Praxis umzusetzen. Alles in allem war diese Woche ein voller Erfolg, wir haben alles erreicht was geplant war.
M1c – Konzeptentscheid
Der letzte Schritt für den Meilenstein 1 war der definitive Entscheid für eines unserer Konzepte. Wir haben uns dabei auf unsere Bewertungen der Teilbereiche aus dem M1b gestützt und uns so für eine Lösung entschieden.
Zusätzlich zu diesem Entscheid mussten auch die ganzen Berechnungen für Motoren, Dimensionen und die Schnittstellen der Baugruppen definiert werden.
Meilenstein M2
Test