Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03306.jsonl.gz/1756

Diese Woche wird unter anderem an der Brücke über den Pulverweg gearbeitet
Die Arbeiten für die Einrichtung der Pannenstreifenumnutzung und den Ausbau des Lärmschutzes auf der A6 Wankdorf – Muri sind in der Winterpause. Der Verkehr rollt auf den normalen Fahrspuren. Die Arbeiten ruhen allerdings auch im Winter nicht komplett. Punktuell finden kleinere Eingriffe statt. Sie dienen zur Vorbereitung der nächsten Hauptbauphase oder betreffen Objekte ausserhalb der A6.
So wird nördlich des Freudenbergerplatzes auf der Seite der Liegenschaften an der Gantrischstrasse ein temporärer Lärmschutz erstellt, der die Liegenschaften während des Neubaus der Lärmschutzwände an der A6 schützen wird. Dies bedingt die Sperrung des Fussweges entlang der A6 ab dem 10. Januar 2022.
Ein weiterer Arbeitsschritt, der im Januar geplant ist, betrifft die Demontage des Gerüstes an den Brücken Pulverweg/Bolligenstrasse in der Nähe der Postfinance Arena. Vom 10. bis 15. Januar 2022 wird der Verkehr auf der A6 nachts von 20 Uhr bis 5 Uhr auf eine Spur pro Richtung reduziert.
Auf dem Freudenbergerplatz starten die Arbeiten für den Ersatz der Lichtsignalanlage ab dem 17. Januar wieder. Dies führt zu lokalen Umleitungen für die Fussgänger und ab Ende Januar zu einer Spurreduktion auf der Ausfahrt Ostring vom Wankdorf her. Im Bereich hinter der Lärmschutzwand Wittigkofen (Saali) beginnen die Arbeiten ebenfalls am 17. Januar.
Die Hauptarbeiten werden Ende Februar 2022 wiederaufgenommen. Insgesamt dauert die Sanierung der A6 und die Einrichtung der Pannenstreifen-Umnutzung bis 2023.