Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03560.jsonl.gz/1003

Projektübersicht
Die Trassierung der neuen Doppelspur ist so gewählt, dass der Landerwerb im Bereich der Siedlung Gartendörfli auf ein Minimum beschränkt werden kann. Dies hat zur Folge, dass die Sihlstrasse in diesem Bereich soweit wie möglich verschmälert wird, damit das Bahntrasse in den freiwerdenden Strassenraum verschoben werden kann, zudem muss die Strasse verschoben werden. Die Lärmschutzwand im Bereich der Siedlung Gartendörfli wird erstetzt und auf die gesamte Länge der Siedlung verlängert. Ebenfalls ersetzt wird die bestehende Lärmschutzwand entlang der Strasse. Zudem werden die auf Seite Sihl entlang des Bahntrasses verlaufenden Werkleitungen in die Strasse verschoben.
Die bestehende Personenunterführung Zelgweg wird zurückgebaut und durch eine neue Personenunterführung ersetzt. Die Zugänge zu den neuen Aussenperrons werden mittels BehiG-konformen Rampen sichergestellt. Die zwei BehiG-konformen Aussenperrons verfügen beide über ein Perrondach. Angrenzend an das Perron 1 wird zudem ein neues Bahntechnikgebäude erstellt.
Die Personenunterführung Breitwiesenweg wird verlängert und der Zugangsbereich Seite Sihl entsprechend angepasst. Entlang des Fussballplatzes und der angrenzenden Liegenschafgten wird als Gleisabschluss eine Stützmauer erstellt.
Insgesamt umfasst das Projekt die folgenden Massnahmen:
- Erstellen eines rund 1,1 km langen Doppelspurabschnittes
- Erstellen einer neuen Perronanlage mit zwei BehiG-konformen Aussenperrons
- Erstellen einer neuen, den Normen entsprechenden Personenunterführung (Personenunterführung Zelgweg) mit Zugängen zu den Perronanlagen
- Verlängerung der Personenunterführung Breitwiesenweg
- Erstellen einer Stützmauer im Bereich des Sportplatzes und der angrenzenden Parzellen
- Erneuerung sämtlicher bahntechnischer Anlagen
- Erstellung eines neuen Bahntechnikgebäudes
- Verschiebung der Sihltalstrasse
- Massnahmen bezüglich Lärm und Erschütterung
- Verlegen der Werkleitungen (Quellwasserleitung WVZ, Wasserversorgung Gd. Langnau a.A.) entlang des bestehenden Bahntrasses
- Überprüfung des Anprallschutzes bezüglich der Strassenüberführung Höflibrücke
Bauablauf
Der Bauablauf wird in zwei Hauptphasen unterteilt. In der ersten Phase werden die Werkleitungen umgelegt sowie die Strasse Richtung Dorf verschoben. Diese Arbeiten erfolgen unter Bahnbetrieb. Die Haltestelle Wildpark-Höfli wird jedoch infolge Sperrung der Personenunterführung Zelgweg nicht bedient. Es wird ein Bahnersatzkonzept eingerichtet. Die Sihltalstrasse wird einspurig Richtung Adliswil geführt. Der Verkehr Richtung Langnau wird über die Albis- resp. Schweristrasse umgeleitet.
Die zweite Phase umfasst eine 6,5-monatige Totalsperre des Streckenabschnittes Adliswil–Sihlwald. In dieser Phase werden sämtlichen Arbeiten an der Bahnanlage sowie der bahnrelevanten Kunstbauten ausgeführt. Während dieser Zeit wird ein Bahnersatz eingerichtet. Die Sihltalstrasse bleibt auch während dieser Phase infolge Anpassungsarbeiten und aus logistischen Gründen einseitig gesperrt. Vor und nach der Totalsperre werden Vorbereitungs- und Fertigstellungsarbeiten in den Nachtsperrpausen ausgeführt. Dies während rund fünf Wochen vor und sieben Wochen nach der Totalsperre.
Aktueller Stand des Projektes (Stand: Juli 2023)
- Planung Auflageprojekt abgeschlossen
- Vorprüfung durch das BAV erfolgt
- Grundeigentümer:innen, die von Landerwerb betroffen sind, wurden im Vorfeld informiert
Wie geht es weiter (Stand: Juli 2023)
- Persönliche Anzeige: Schriftliche Information der Betroffenen über Landerwerb
- Aussteckung des Projektes
- PGV-Auflage voraussichtlich ab ca. Mitte August 2023
- Ab dann Einsprachefrist von 30 Tagen
- Anschliessend Start Landerwerbsverhandlungen
Präsentation aus Informationsveranstaltungen zum Projekt
Infoanlass in Langnau a.A. vom Mittwoch, 12. April 2023
Infoanlass vom Montag, 10. Juli 2023