Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03093.jsonl.gz/2370

Drittes Baujahr erfolgreich abgeschlossen
Das dritte Baujahr wurde per Ende November 2020 abgeschlossen: Die Arbeiten sind nach Plan verlaufen. So wurden seit Baustart rund 700 Tunnelleuchten ersetzt sowie rund 140 Kilometer Kabel verlegt. In den Tunnel wurden unter anderem über 3’000 Quadratmeter Tunnelwände und 71'000 Quadratmeter Tunnelbeschichtungen saniert, welche die Betonschale vor äusseren Einflüssen schützen. Fast abgeschlossen sind die Instandsetzungsarbeiten an den über 20 Stützmauern und dem Ersatz von rund 15 Kilometern Fahrzeugrückhaltesystemen (Leitplanken, Anprallschutz).
Während der verkehrsreicheren Wintermonate finden auch in diesem Jahr nur ein Minimum an verkehrseinschränkenden Bauarbeiten im Fahrbahnbereich statt. Die abschliessenden Arbeiten im Bereich der Fahrbahn starten wieder im Frühling 2021 und dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember 2021. Sie beinhalten die Fertigstellung von Antirezirkulationswänden bei acht Tunnelportalen. Die Wände verhindern, dass im Brandfall Rauch von einer Tunnelröhre in die andere gelangt.
Weitere Schwerpunkte der Bauarbeiten im Jahr 2021 sind der Ersatz von Fahrbahnübergängen, Belagserneuerungen auf den Viadukten, die Sanierung der Murgbachtunnelbrücke sowie die Fertigstellung der BSA in den Tunneln. Massnahmen, die den Verkehr nicht beeinträchtigen, werden in den Wintermonaten weiter vorangetrieben.