Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07148.jsonl.gz/679

Piotta / Bâtiment de la centrale CRISA
Les travaux de bétonnage du bâtiment de la centrale sont en
cours entre le puits des turbines et le radier de la salle des machines. L'exécution
de la partie 1 du gros œuvre devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août
2021.
Piotta / Bassin de compensation DMDBA
L'excavation de la 1ère partie du bassin de compensation
et du bâtiment de retour est terminée. Actuellement, le mur du barrage en amont
et le système de drainage sont en cours de construction. L'exécution de l'étanchéité
de la 1ère partie du bassin de compensation est prévue à partir d'avril
2021.
Vous trouverez de plus amples informations sur le projet dans
la fiche de référence.