Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06894.jsonl.gz/830

Depuis début 2021, les accès aux galeries de service et d’infrastructures sont en travaux. À Göschenen, la nouvelle entrée est créée sur le site du centre d’entretien.
Les travaux de percement nécessaires au déplacement des galeries de service et d’infrastructures ont commencé le 7 mai. Les 11 premiers mètres du tunnel ont déjà été dynamités. D’ici fin mai, environ 40 mètres auront été excavés à l’aide d’explosifs. La partie centrale des galeries de service et d’infrastructures est entourée de roches meubles nécessitant de procéder différemment : au lieu de progresser à l’explosif, la galerie sera creusée au moyen d’un excavateur. Ces travaux devraient durer jusqu’en octobre 2021. Sur les 250 derniers mètres de la galerie, l’avancement se fera de nouveau à l’explosif. Ces travaux s’étaleront jusqu’en janvier 2022.