Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03633.jsonl.gz/1632

Im Herbst 2015 hat der Verwaltungsrat den strategischen Entscheid gefällt, die Abwässer des Urserentals sowie des Urner Oberlands zur ARA Altdorf abzuleiten. Damit werden bis ca. Ende 2020 die Abwasserreinigungsanlagen in Andermatt, Göschenen, Realp und Wassen aufgehoben.
Das Gesamtprojekt wurde in folgende Abschnitte unterteilt:
- Realp - Hospental: Mit dem Bau der Transitleitung wurde 2015 begonnen. 2016 wurde noch der Leitungsabschnitt zwischen Schafboden und Hospental sowie der Umbau der ARA Realp in ein Pumpwerk realisiert. Die ARA Realp wurde Ende September 2016 ausser Betrieb genommen.
- Andermatt - Göschenen: Im Zuge der Sanierung der Schöllenenstrasse werden bereits 2016 erste Teilabschnitte in Koordination mit dem ASTRA realisiert (insbesondere Strassenquerungen). Die Hauptarbeiten in diesem Abschnitt wurden in den Jahren 2017 und 2018 vorgenommen. Im Frühjahr 2019 konnte der Leitungsbau abgeschlossen werden. Der Umbau der ARA Andermatt in ein Ableit- und Rückhaltebauwerk wird ab Frühling 2020 erfolgen.
- Göschenen - Wassen: Auf diesem Streckenabschnitt bestehen keine Abwasserleitungen. Mittlerweile konnte die Leitung vom Kreisel Göschenen bis zum Tunnel Standel erstellt werden. Aktuell laufen noch bis Herbst 2019 die Leitungsbauarbeiten zwischen Tunnel Standel und Wattingen. Die ARA Göschenen wird voraussichtlich anfangs 2020 ausser Betrieb genommen.
- Wassen - Gurtnellen: Auch in diesem Abschnitt sind ebenfalls keine bestehenden Abwasserleitungen vorhanden. Bis April 2019 konnten die Abschnitte ARA Wassen bis Sägerei Walker und Pfaffensprung bis Gurtnellen fertiggestellt werden. Bis im Herbst 2019 wird noch das fehlende Teilstück zwischen der Sägerei Walker und dem Pfaffensprung realisiert. Die ARA Wassen wird im Herbst 2019 ausser Betrieb genommen.
- Gurtnellen – Amsteg: In diesem Abschnitt verfügt Abwasser Uri über ein bestehendes Netz. Aufgrund der künftig grösseren Abwassermengen müssen die bestehenden Kapazitäten an zahlreichen Stellen jedoch erhöht werden. Diese Arbeiten sind weitestgehend ausgeführt. Ausstehend sind noch aktuell laufende Arbeiten im Bereich Meitschligen (Sanierung und Ausbau des bestehenden Pumpwerkes sowie Leitungsbau).
- Amsteg – Erstfeld: Die notwendigen Arbeiten in diesem Abschnitt konnten bis Ende 2018 vollumfäglich realisiert werden. Ausstehend sind noch Deckbelagsarbeiten, die im Frühling 2019 ausgeführt werden.
- Erstfeld – Altdorf: Mit der Stilllegung der ARA Erstfeld Mitte 2014 wurde bereits die neue Leitungsverbindung zwischen Erstfeld und Schattdorf realisiert. Zwischen Schattdorf und Altdorf sind in den kommenden Jahren voraussichtlich nur punktuelle Anpassungen am Leitungsnetz notwendig.