Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01024.jsonl.gz/1026

Progetto
La linea Bassecourt – Mühleberg, lunga 45 chilometri, è stata costruita nel 1978 e approvata già allora per una tensione di 380 kV. Swissgrid l’ha gestita a 220 kV fino alla fine di luglio 2023 e poi l’ha scollegata dalla rete per tre mesi. Durante questo intervallo di arresto di tre mesi, sono stati eseguiti lavori di montaggio per modernizzare la linea. Swissgrid ha eseguito i lavori di ingegneria civile in anticipo, già dall’estate 2022, mentre la linea era in servizio. Sono state necessarie misure strutturali, in quanto le norme e i valori limite relativi ai campi elettromagnetici e al rumore sono diventati più severi rispetto a quando la linea è stata costruita nel 1978. Dopo un cantiere di circa 15 mesi, Swissgrid ha messo in servizio con successo la linea il 21 novembre 2023 a una tensione di 380 kV.
La tensione è stata aumentata nel rispetto di tutte le norme e i valori limite vigenti in materia di campi elettromagnetici e rumore.
La modernizzazione della linea è avvenuta sui tralicci esistenti, dunque senza impatti sul paesaggio. In totale, sono state eseguite misure di ristrutturazione su 56 dei 142 tralicci e sui portali di ancoraggio delle due sottostazioni di Pieterlen e Bassecourt: sono state rinforzate le fondamenta dei singoli tralicci, sono state installate catene portanti doppie ed è stata aumentata la tensione dei cavi. Il funzionamento a 380 chilovolt ha comportato un aumento delle emissioni acustiche pressoché impercettibile.
Swissgrid ha investito circa 17 milioni di franchi nel processo di modernizzazione della linea Bassecourt – Mühleberg. Il progetto fa parte della «Rete strategica 2025», la pianificazione della rete sul lungo termine di Swissgrid.
Tempistiche
ll 22 agosto 2019 l'Ufficio federale dell'energia ha approvato l'aumento di tensione (da 220 a 380 chilovolt) della linea ad altissima tensione tra Bassecourt e Mühleberg, respingendo i ricorsi, concernenti precipuamente l'inquinamento acustico ed elettromagnetico, oppure la richiesta di spostamento o cablaggio della linea. La decisione dell'Ufficio federale dell'energia è stata impugnata da diversi ricorrenti dinanzi al Tribunale federale. Il 23 marzo 2021 il Tribunale federale ha confermato la decisione di approvazione del piano per l'aumento della tensione della linea Bassecourt – Mühleberg e ha respinto tutti i ricorsi.
Swissgrid ha iniziato i lavori di ristrutturazione necessari ad agosto 2022. Dopo un cantiere di circa 15 mesi, Swissgrid ha messo in servizio con successo la linea il 21 novembre 2023 a una tensione di 380 chilovolt.