Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03271.jsonl.gz/2124

Zeitplan
Das Projekt Lehrplan 21 wurde in zwei Teile aufgeteilt: In einer ersten Phase wurden die Grundlagen des Lehrplans erarbeitet, und in einer zweiten Phase wird der Lehrplan erarbeitet. Anschliessend wird der Lehrplan in den Kantonen eingeführt.
Grundlagen (2006 - 2010)
Im Grundlagenprojekt wurde definiert, wie der Lehrplan 21 konzeptionell aufgebaut wird und wie er erarbeitet werden soll. Die Ergebnisse dieser Phase wurden im Bericht Grundlagen für den Lehrplan 21 festgehalten.
Erarbeitung (Herbst 2010 - 2014)
Der Lehrplan 21 wird von Herbst 2010 bis 2012 ausgearbeitet. Im Juni 2012 lag projektintern die 1. Version der Lehrplanvorlage vor. Mitte 2013 liegt die 2. Version vor, die in eine Konsultation gegeben und anschliessend überarbeitet wird. Im Herbst 2014 wird die Lehrplanvorlage zur Einführung an die Kantone übergeben.
Das Erarbeitungsprojekt konkret
In einem ersten Schritt erarbeiteten die Fachbereichteams die inhaltliche Grobstruktur der Fachbereichslehrpläne. Der Entwurf der Grobstruktur wurde anlässlich einer internen Lehrplantagung im März 2011 zwischen den Fachbereichteams abgeglichen sowie einem grösseren Kreis von Fachpersonen im Rahmen eines Fachhearings zur Diskussion gestellt. Anschliessend wurde die Grobstruktur überarbeitet. Verabschiedet wurde die inhaltliche Grobstruktur im Oktober 2011.
Parallel dazu wurde mit der Ausarbeitung der Fachbereichslehrpläne begonnen. Die Entwürfe wurden im Herbst 2011 wieder intern zwischen den einzelnen Fachbereichteams abgeglichen und an Fachhearings in einem grösseren Kreis von Fachpersonen diskutiert. Die Ergebnisse wurden anschliessend eingearbeitet.
In der ersten Hälfte 2012 wurden die einzelnen Teile des Lehrplans zur 1. Version der Lehrplanvorlage zusammengeführt. Diese Version wurde am Lehrplanhearing den Kantonen, dem Lehrerverband und weiteren Institutionen präsentiert und zur Diskussion gestellt. Zudem fand wiederum in jedem Fachbereich ein Fachhearing statt. Die Ergebnisse aus diesen Hearings werden in den Lehrplanentwurf eingearbeitet.
Mitte 2013 liegt die 2. Version der Lehrplanvorlage vor. Diese geht in die Konsultation. Nach Auswertung der Konsultation wird die Lehrplanvorlage noch einmal überarbeitet.
Die definitive Lehrplanvorlage wird im Herbst 2014 von der Konferenz der Projektkantone zur Einführung in den Kantonen freigegeben. Mit dem Beschluss über die Freigabe der Lehrplanvorlage ist das Erarbeitungsprojekt abgeschlossen. Die Kantone entscheiden anschliessend in eigener Kompetenz und gestützt auf ihre Rechtsgrundlage über die Einführung im Kanton.
|Anhang||Grösse|
|Zeitplan Gesamtprojekt||61.4 KB|
|Zeitplan Erarbeitungsprojekt||59.51 KB|