Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03177.jsonl.gz/1099

Falkenweg
Die Sanierung des Falkenweges gestaltet sich relativ schwierig; dies, weil die Breite der Zufahrtsstrasse sehr knapp bemessen ist und die Totalsanierung der technischen Anlagen entsprechend anspruchsvoll wird. Damit die Zufahrt für die Liegenschaften dennoch während der gesamten Bauphase möglich bleibt, muss das Trasse für die technische Erschliessung so verlegt werden, dass ein Teil am Strassenrand und ein anderer Teil in den Privatgrundstücken liegt. Durch diese Aufsplittung der Versorgungsanlagen kann gewährleistet werden, dass die Zufahrt während den Bauarbeiten grossmehrheitlich möglich ist. Die technische Erschiessungssanierung ist aktuell im Herbst 2023 vorgesehen, was sich je nach Verlauf und Planung des Projektes verzögern kann. Der Einbau des Feinbelages kann im Anschluss, d.h. im Folgejahr vorgenommen werden. Während dieser Phase ist ein totales Fahrverbot unumgänglich. Gleichzeitig findet ab Sommer 2023 ein Totalumbau einer Liegenschaft statt, weshalb die Umsetzung der Projektierung mit diesem Bauvorhaben zu koordinieren ist. Dies könnte zu zeitlichen Verzögerungen führen.