Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01240.jsonl.gz/772

L'introduzione del SIPACfuture, progetto chiave della Confederazione volto a rinnovare l'ormai vetusto sistema di pagamento dell'assicurazione disoccupazione, è stata spostata di 18 mesi all'ottobre del 2022 e il completamento non avverrà che alla fine del 2023. I costi aumenteranno di 14 milioni, per un totale di 118. Tuttavia, il progetto è stato gestito bene, conclude il rapporto dell'audit svolto dal Controllo federale delle finanze.
I motivi del ritardo e della crescita dei costi vanno ricercati: nella pandemia che ha causato alle casse della disoccupazione un sovraccarico di lavoro impedendo loro di collaborare, in nuove esigenze che sono state formulate e nella necessità di servirsi di esperti esterni.
- RG 12.30 del 07.08.2015 - La corrispondenza di Johnny Canonica
Il sistema SIPAC è stato sviluppato nel 1989 e introdotto nel 1993. Da allora ha subito una continua manutenzione, ma la sua sostituzione - ineluttabile da anni - è stata piuttosto travagliata. Un progetto novoSIPAC aveva dovuto essere abbandonato nel 2015, aggiungendosi alla lista dei fiaschi informatici della Confederazione in quegli anni.