Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03562.jsonl.gz/676

Sämtliche Arbeiten erfolgen durch den Kanton Bern.
Die erste Bauetappe dauerte vom 3. April bis Mitte November 2023. Der Baubereich war in vier Abschnitte gegliedert.
Der Umbau der Oberlandstrasse erfolgte in relativ kurzen Abschnitten, wobei die beiden Strassenseiten eines Abschnitts jeweils gleich hintereinander ausgeführt wurden. Für die meisten Läden und Betriebe reduzierte sich die Bauzeit vor der Haustür so auf 4 bis 8 Wochen. Zu Fuss blieben die Liegenschaften erreichbar. Der Läsetsunnig und der Spiez Märit am 10./11. September konnten stattfinden. Ende Oktober startete noch während den letzten Fertigstellungsarbeiten an der Oberlandstrasse die zweite Bauetappe am Lötschbergplatz. Dieser wird nun bis zirka Mitte Mai 2024 saniert und umgestaltet.
Der Lötschbergplatz kann für die Bauarbeiten nicht einfach gesperrt werden. Damit der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt werden kann, wird der Platz stückweise umgebaut. Nach Vorbereitungsarbeiten im Zentrum des Knotens und bei der Landi wird in zwei Etappen die Seite "Lötschbergzentrum" und schliesslich in vier Etappen die Seite "BLS Gebäude" umgestaltet. Die einzelnen Etappen dauern jeweils vier bis fünf Wochen.