Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03443.jsonl.gz/2422

Die Abstellung soll bis zum 17. April dauern. In dieser Zeit wird rund ein Viertel der 121 Brennelemente durch neue ersetzt. Neben den üblichen Revisionsarbeiten an Ventilen, Turbinen und Generatoren werden Vorbereitungen für das Einbinden des neuen zusätzlichen Sicherheitsspeisewassersystems getroffen. Im Bereich der nuklearen Hilfssysteme des Zwischen- und Nebenkühlwassers im Primärkeislauf werden Modifikationsarbeiten vorgenommen. Weiter sind der Ersatz nuklearer Messinstrumente und der Kabel der Eigenbedarfsstromversorgung vorgesehen.
Für den Block 2 des KKB ist die Jahresrevision vom 23. Juli bis Mitte Oktober geplant. Die lange Dauer der Revision ergibt sich durch den Austausch der beiden Dampferzeuger. Durch eine optimierte Wärmeausnutzung wird eine Steigerung der elektrischen Leistung von 7-8 MW erwartet. Die neue elektrische Bruttoleistung dürfte demnach ca. 380 MW betragen und die neue Nettoleistung ca. 365 MW. Die Wärmeleistung des Reaktors bleibt unverändert.
Das Kernkraftwerk Gösgen soll vom 26. Juni bis am 11. Juli und das Kernkraftwerk Leibstadt vom 7. August bis am 2. September für die Jahresrevision abgestellt werden. Im KKW Mühleberg dauert die Jahresrevision voraussichtlich vom 26. Juli bis am 22. August. Für die Neuberohrung des Kondensators wird die Turbogruppe B bereits ab 28. Juni abgeschaltet. Analog wurde letztes Jahr bereits die Turbogruppe A neu berohrt.
Quelle
M.E. nach Pressemitteilung der NOK vom 17. März 1999 und Auskunft der Schweizer KKW