Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03267.jsonl.gz/352

Ab März 2013
Baugrubenaushub der Zielgrube für die Kanalisationsleitungen
Januar -
Maschineller Gebäudeabbruch in der St. Alban-Vorstadt bis Anfang Februar, in der Dufourstrasse bis Mitte März 2013. Im Anschluss werden die Anker gesetzt, der Baukran in der St. Alban-Vorstadt aufgerichtet und mit der Baugrubenumschliessung sowie dem Aushub bis im Sommer fortgefahren. Die Behelfsbrücke in der Dufourstrasse mit der Kranplattform folgt im Spätsommer.
Januar -
Rückbau von Überresten der alten Stadtmauer vor der Wettsteinbrücke und weitere Werkleitungsarbeiten. Die Mauerreste werden teilweise in Nachtarbeit während der Betriebspause der Tramfahrzeiten abgetragen.
bis Februar 2013
Rückbau im Burghof bis Mitte November 2012.