Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03131.jsonl.gz/1148

Strukturplan
Der Strukturplan dient dazu, den Systeminhalt in hierarchisch
strukturierter Form darzustellen. Es ist also Ziel der Strukturierung,
das Projekt übersichtlich, leicht handhabbar und
führbar zu gestalten. Aus diesem Grunde wird das
gesamte Projekt/System in Unter- oder Teilprojekte geglieder, um so Klarheit über Zuständigkeit und Veranwortlichkeiten, über Schnittstellen usw zu verschaffen.
Die Unterteilung in Teilaufgaben ist bis zur untersten Einheit -dem Arbeitspaket, das sich in einzelne Aktivitäten / Tätigkeiten gliedern lässt- durchzuführen. Jeder Arbeitspaket beschreibt echte Aufgaben im Sinne von Arbeit. Hinsichtlich der Detaillierung gilt folgender Grundsatz:
Strukturieren Sie vom Groben zum Detail, jedoch nur no detailliert wie nötig und nicht wie möglich.
Projektstruktur nach Zuständigkeiten: