Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06925.jsonl.gz/177

Les graphiques Burndown semblent être entièrement originaux pour la communauté Scrum; le terme ne semble pas avoir une utilisation antérieure ailleurs en ce qui concerne la gestion du projet de logiciel ou d`autres efforts. Lorsqu`ils suivent le développement de produits à l`aide du graphique Burndown, les équipes peuvent utiliser un graphique Burndown Sprint et un graphique Burndown de version. Cet article se concentre sur le sprint graphique Burndown comme il est utilisé sur une base quotidienne. Utilisation des graphiques Burndown dans Daily stand-up et Sprint rétrospectives Ive a commencé avec une description de l`environnement de démarrage dans lequel l`esprit d`équipe est crucial pour le succès. Agile est probablement la meilleure façon de développer des produits en startups, car il permet de se concentrer sur le produit. Le produit doit souvent se mettre sur le marché dès que possible sans perdre l`avantage concurrentiel. Mais même un tel environnement agile a besoin d`un focus. Les graphiques de Burndown sont une façon facile de rayer la visibilité sur votre chemin, mais ils devraient être lus et compris correctement sans des conclusions précoces. J`espère que cet article va vous fournir une ligne directrice sur la façon d`aider vos équipes. Les graphiques de Burndown décrits dans les paragraphes précédents sont la description de l`itération. Mais est-ce un graphique Burndown Nice indiquer une grande équipe? Peut-être que si votre équipe indique de grands progrès pour plus d`une itération. L`équipe croit-elle à un tel succès? Je serais personnellement prudent.
Nous connaissons tous les changements qui arrivent chaque minute. Peut-être que l`équipe fournit une estimation prudente pour leur sécurité. Nouvelles équipes agiles utilisées pour démarrer avec le graphique Burndown qui affiche le nombre d`éléments sur l`axe Y. Les gens ont tendance à rechercher de bonnes mesures agiles qui fournissent cette visibilité. Ils s`attendent à avoir un ensemble de graphiques donnant une compréhension profonde de l`état du produit et de l`effort effectué et restant. La réalité, cependant, montre qu`une telle complexité n`est pas nécessaire. En particulier pour l`équipe, il n`y a que peu de graphiques que l`équipe devrait utiliser quotidiennement. Le graphique Burndown est une métrique fondamentale. Une autre différence entre les graphiques de avancement et de burnup est un est simpliste tandis que l`autre fournit l`information.
Les graphiques Burndown sont simples: une ligne se dirige vers la marque zéro lorsque l`équipe termine le projet. Ils sont facilement compris par tout le monde dans l`équipe et ne nécessitent pas une longue explication. Cependant, les graphiques de avancement ne racontent pas toute l`histoire. Ils cachent souvent certaines informations comme les effets du changement de portée. Le graphique Burndown est très simple. Il est facile à expliquer, facile à comprendre. Mais il y a des écueils observés dans de nombreux ateliers et adoptions agiles. Les équipes utilisent le graphique Burndown Sprint pour suivre l`effort de développement de produit restant dans un sprint. Sélectionnez une épopée dans la liste déroulante à côté de l`en-tête Epic Burndown. Vous serez en mesure de choisir parmi les épopées qui sont dans les projets configurés pour votre carte, via le filtre de la carte. Pour une explication plus détaillée de ceci, et pour quelques aperçus de la forme d`un graphique de avancement, voyez mon meilleur article de logiciel http://idiacomputing.com/pub/BetterSoftware-BurnCharts.pdf le graphique de avancement est un outil commun et utile habituellement utilisé dans le stand-up réunions (non seulement) pour évaluer la quantité de travail qui a été accomplie sur une cession.