Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03519.jsonl.gz/874

Die Sicherungsarbeiten auf der Brücke über den Lavapesson haben im April auf und ausserhalb der Fahrbahn begonnen.
Die Massnahmen auf der Fahrbahn werden in Etappen durchgeführt, damit immer 3 Verkehrsstreifen aufrechterhalten werden und der Verkehr auf dem Autobahnanschluss möglichst wenig beeinträchtigt wird.
Während diesen ersten Phasen der Bauarbeiten wurden die nachstehenden Aufgaben erfüllt:
– Aufstellung der Gerüste
– Abstützung und Einpressarbeiten der Fahrbahnplatte am Widerlager Freiburg und Murten
– Abbruch und Wiederaufbau des ersten Teils beider Widerlager
– Einpressarbeiten der mittleren Spannweite auf dem Stützbogen
– Hochdruckwasserstrahlen der Gerbergelenke
– Betonierung des Verankerungblocks und Kernbohrungen für die externe Vorspannung
– Vorarbeiten für die provisorischen Brücken
– Instandsetzung der Betons innerhalb des Hohlkastens zwischen den Gerbergelenke
– Erdarbeiten und Herstellung der Fundamente der provisorischen Brücken
– Hinterfüllung der Fundamente der provisorischen Brücken