Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03374.jsonl.gz/1563

Baustart zur Erweiterung des Casinoparkings
Am 9. September 2002 starten die Bauarbeiten zur Erweiterung des Casinoparkings. Bis zur Intensivbauphase im Sommer 2003 werden vorab archäologische Funde gesichert, Werkleitungen angepasst oder erneuert und Bohrpfähle für die Seitenwände des Erweiterungsbaus gesetzt. Die Bauarbeiten erfordern eine etwas veränderte Verkehrsführung und die Verlegung der Tramhaltestelle der Linien 3 und 5 vom Casinoplatz an den Theaterplatz.
Veränderte Verkehrsführung
Die Bauarbeiten für die Parkingerweiterung starten am 9. September 2002 und werden rund 2 1/2 Jahre dauern. Die Baustelle beansprucht während dieser Zeit grosse Teile des Platzes. Trotzdem sind alle Verkehrsbeziehungen und die Fussgängerverbindungen sichergestellt, nur während der 6-wöchigen Intensivbauphase im Sommer 2003 wird der Platz für den Individualverkehr gesperrt werden. Um Raum für die Bauarbeiten zu gewinnen, wird der Individualverkehr in Richtung Amthausgasse-Bundesplatz ab 16. September 2002 über die Tramgleise der Linien 3 und 5 geführt. Die Zufahrt zur Herrengasse und zur Hotelgasse bleibt gewährleistet, die Wegfahrt ist allerdings nur noch über die untere Altstadt möglich. Im Interesse der Verkehrsentlastung wird neu die direkte Ausfahrt vom Casinoparking zur Kirchenfeldbrücke ermöglicht. Die Tramhaltestelle der Linien 3 und 5 stadtauswärts wird vom Casinoplatz an den Theaterplatz verlegt. Die Haltestelle der RBS-Linie G bleibt auf dem Casinoplatz.
Bauphasen
Da der Casinoplatz während der Bauzeit weiterhin als Verkehrsdrehscheibe funktionieren muss, erfolgt der Bau des Casinoparkings in Deckelbauweise: Statt einer tiefen Baugrube werden zuerst die Seitenwände und das Dach des unterirdischen Erweiterungsbaus erstellt, erst dann erfolgen von oben nach unten jeweils der Aushub und der Bau der Parkdecks. Die Bauarbeiten erfolgen in 4 Phasen:
- Bis Ende Juni 2003 werden hauptsächlich die Bohrpfähle für die Seitenwände gesetzt. Zuvor müssen allerdings Werkleitungen angepasst und allfällige archäologische Funde gesichert werden.
- Ab 4. Juli 2003 wird der Casinoplatz während rund 6 Wochen für den Individualverkehr gesperrt. Während dieser konzentrierten Bauphase wird hauptsächlich die Decke des Erweiterungsbaus eingesetzt. Da dazu die Tramgleise abgebrochen werden müssen, kommt es während diesen 6 Wochen zu beträchtlichen Umstellungen im öffentlichen Verkehr.
- Vom August 2003 bis Herbst 2004 wird das Casinoparking über zwei "Lucken" im Platz unterirdisch ausgebaut. Die Baustelle beansprucht während dieser Zeit noch immer weite Teile des Platzes. Erst wenn die Parkingerweiterung im Rohbau fertiggestellt ist, erfolgt die Neugestaltung des Platzes mit dem Einbau des braunrötlich schimmernden Betonbelags.
- Vom Herbst 2004 bis zum Frühling 2005 werden der Verbindungsteil zwischen dem alten Casinoparking und dem Erweiterungsteil gebaut und der Innenausbau ausgeführt. Ab Mai 2005 werden die 290 Parkplätze des Erweiterungsbaus zur Verfügung stehen. Auf diesen Zeitpunkt wird der 1997 an der Urne gutgeheissene Verkehrskompromiss umgesetzt: 190 öffentliche, oberirdische Parkplätze und rund 100 bundeseigene Parkplätze werden ins Casinoparking verlegt. Als Letztes wird im Sommerhalbjahr 2005 der Haupteingang des Casinoparkings umgebaut.
Informationen zum Bauablauf und zur Verkehrsführung am Casinoplatz finden sich auf
www.bern-baut.ch