Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03286.jsonl.gz/1099

In allen Gebäuden laufen die Arbeiten auf Hochtouren:
Bei Gebäude A wurden der zweite Teil der Dachstruktur und das Dachpaket montiert). Im östlichen Gebäudeteil sind die Innenputzarbeiten im Gange, im westlichen Bereich die Installationen und Realisierung der Unterböden.
Bei Gebäude B sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen und heute (27.03.) wird mit der Fliesenverlegung begonnen. Auf den Terrassen wurde die Abdichtung gemacht und die Montage der Profile für die Glasbrüstungsgeländer ist im Gange.
Bei Gebäude C wurde die provisorische Bauwerksabdichtung auf dem Dach verlegt und an der Fassade die Blindstöcke der Fensterelemente installiert. Im Innenbereich werden die Innenwände gestellt und in Folge mit den Installationen begonnen.
Bei Gebäude D wird aktuell die Decke über dem ersten Obergeschoss geschalt und bewehrt.
Bei Gebäude E wird die erste Decke (über Kellergeschoss) realisiert und die Außenwände fertiggestellt sowie in weiterer Folge dann die südliche Garagenrampe gemacht.