Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03472.jsonl.gz/409

Ein Unternehmen ist auf Börsendaten in Echtzeit angewiesen. Wie wird hierfür aus nachfolgender Liste die
höchste Verfügbarkeit der Daten sichergestellt?
Wer ist für die Erstellung des Lastenhefts in einem IT-Projekt verantwortlich?
Die Lernenden in einer Firma verfügen durch ihren häufigen Abteilungswechsel Rechte auf IT-Systeme und
Daten, die sie nicht mehr haben sollten. Geben Sie für die folgenden Massnahmen an, ob diese zur Lösung
dieses Problems adäquat geeignet sind.
Sie haben die Planung Ihres Migrationsprojektes in Microsoft Project abgebildet und gehen den „kritischen Pfad“
durch.
Was ist der „kritischer Pfad“?
Bei einem Datenablagesystem sollen die beiden Schutzziele «Vertraulichkeit» und «Verfügbarkeit» verbessert
werden. Welche der nachfolgend genannten Massnahmen eigenen sich für die Erfüllung von mindestens einem
der genannten Schutzziele?
In einem Grossunternehmen wird ein digitaler Signaturdienst eingeführt. Zu Beginn dieses
Produktentwicklungsprojektes soll eine Aufwandsschätzung über das gesamte Projekt, basierend auf den
Erfahrungen vergleichbarer Projekte, vorgenommen werden.
Welche Top-Down Schätzmethoden stehen hierfür nutzbringend zur Auswahl?
Aufgrund einer Änderung des Kundenwunsches (Change) während der Realisierungsphase eines Projektes,
muss für das nächste Wartungsfenster der Change dokumentiert werden.
In welchen der nachfolgenden Fälle ist eine Change-Dokumentation in einem Projekt notwendig?
Periodisch erstatten Sie Bericht über den Stand Ihres Migrationsprojektes. Was gehört aus nachfolgender
Aufzählung in einen Projektstatusbericht?