Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03505.jsonl.gz/47

In der Bauphase 4.0 A (08.12.2020–23.04.2021) werden im Schöneichtunnel die in der Bauphase 4.0 begonnenen Arbeiten fortgesetzt: Die Decken und Wände werden instandgesetzt sowie flächendeckend Brandschutzplatten montiert. Bei der Einfahrt Waldgarten startet die Montage der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung.
Die Arbeiten an der Mittelwand in der Autobahnmitte laufen wie geplant weiter und werden bis Mitte Dezember 2020 abgeschlossen. Zudem laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Abbruch der Unterführung Saatlenstrasse. Die Abbrucharbeiten beginnen ab Mitte Dezember 2020.
In der Bauphase 4.0 wird das Portal Tierspital in Richtung Zürich abgebrochen und neu gebaut. Im Schöneichtunnel selbst werden die Decken und Wände instand gesetzt. Dazu wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Zürich komplett gesperrt. Zudem können die Rohbauarbeiten am Lüftungsbauwerk Tierspital abgeschlossen werden.
In Bauphase 4.0 wird ab dem 23.10.2020 neu die Tunnelröhre stadteinwärts in Fahrtrichtung Zürich gesperrt. Die Sperrung dauert bis zum Frühling 2021. Der Verkehr in Richtung Zürich-City wird wieder auf der Autobahn und vor dem Portal Schörli in die sanierte Tunnelröhre im Gegenverkehr geführt.
In der Bauphase 3.1 stehen zahlreiche Arbeiten im Bereich und innerhalb des Schöneichtunnels an. Dazu muss ab dem 25.06.2020 eine Tunnelröhre komplett gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Oktober 2020. Anschliessend erfolgt die Sperrung der anderen Tunnelröhre voraussichtlich bis Januar 2021. Es muss insbesondere ab dem 22.06.2020 in Fahrtrichtung Zürich mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.