Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03465.jsonl.gz/954

Kreditabrechnung Projektüberarbeitung zur Instandstellung und Erweiterung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard
Nachdem das Stimmvolk den Projektierungskredit für das aus einem Wettbewerb hervorgegangene Projekt zur Instandstellung und Erweiterung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard abgelehnt hatte, genehmigte der Einwohnerrat am 24. Januar 2013 einen Kredit in der Höhe von Fr. 594'000.00 (inkl. MwSt.) für die Überarbeitung und Verkleinerung des Wettbewerbsprojekts.
Die Mehr- und Minderkosten lassen sich wie folgt begründen:
Allgemeine Kreditunterschreitung: Der Kreditantrag für die Überarbeitung beruhte auf einer Grobkostenschätzung. In Zusammenarbeit mit der Begleitkommission wurde entschieden, anstelle eines ausgearbeiteten Vorprojekts, insgesamt drei Vorschläge auf der Stufe einer Machbarkeitsstudie zuhanden des Einwohnerrates zu erarbeiten. Die Kosten für die Grundlagenerarbeitung, das Generalplanerhonorar und die Nebenkosten fielen daher deutlich geringer aus, als mit einem komplett ausgearbeiteten Vorprojekt.
Mitwirkungsverfahren: Das Mitwirkungsverfahren vom 9. September 2013 wurde ohne externe Unterstützung durchgeführt. Es fielen dadurch keine entsprechenden Honorare an.
Bericht Betreibermodelle: Dem Einwohnerrat wurden drei deutlich unterschiedliche Projektvarianten auf der Stufe einer Machbarkeitsstudie unterbreitet. Es wurde daher zu diesem Zeitpunkt auf eine Weiterbearbeitung und Vertiefung des Betreibermodells verzichtet.
Die Resultate der Überarbeitung wurden dem Einwohnerrat am 15. Mai 2014 unterbreitet. Mit der Abstimmung vom 28. September 2014 haben die Stimmbürger anschliessend den Kredit zur Ausarbeitung eines Sanierungsprojekts genehmigt.