Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03662.jsonl.gz/2343

Während der gesamten Dauer der Bautätigkeiten wird der Spitalbetrieb in der gewohnten Qualität und mit dem kompletten medizinischen Angebot aufrecht erhalten. Um dies zu gewährleisten, werden drei Provisorien gebaut.
Das erste Provisorium, das seit dem 4. September 2017 im Bau ist, kommt südlich des Westtrakts zu stehen. Im Frühling 2018 wird es fertiggestellt sein und dient als Ausweichmöglichkeit für diejenigen Hausteile, die abgebrochen werden. Das zweite Provisorium wird nördlich des Hochhauses errichtet und wird im Frühling 2018 zum temporären Zuhause des Spitalrestaurants. Als drittes wird im Jahre 2020 ein Bettenhausprovisorium gebaut, das während der Renovation des Hochhauses die Patientenzimmer aufnimmt.
Im Zusammenhang mit den Provisorien steht eine komplexe Planung der Umzüge einzelner Abteilungen, ganzer Stockwerke oder Gebäude. Diese werden minutiös vorbereitet und umgesetzt.