Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03269.jsonl.gz/2765

Die Arbeiten auf unserer Baustelle in Leifers verlaufen bis jetzt planmäßig. Beim linken Teil von Gebäude „A“ wurde das Dach montiert und ist bereit für die Verlegung der Dachziegel, welche beim Gebäude „B“ bereits angebracht wurden. Im Innenbereich dieser beiden Gebäude werden die Rohinstallationen durchgeführt und die Fensterblindstöcke montiert.
Bei Gebäude „C“ laufen die Vorbereitungen für die Betonage der zweiten Decke (Decke über EG).
Im südlichen Bauabschnitt werden die Fundamentplatte für Gebäude „D“ und „E“ schrittweise realisiert sowie die Außenwände in Stahlbeton ausgeführt.