Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03109.jsonl.gz/24

Ab März 2013
Baugrubenaushub der Zielgrube für die Kanalisationsleitungen
Grabenlose Verlegung Kanalisation
Neubau Ortbeton- Kanalisationsbauwerke
Restliche Werkleitungsarbeiten
Januar -
August 2013
Maschineller Gebäudeabbruch in der St. Alban-Vorstadt bis Anfang Februar, in der Dufourstrasse bis Mitte März 2013. Im Anschluss werden die Anker gesetzt, der Baukran in der St. Alban-Vorstadt aufgerichtet und mit der Baugrubenumschliessung sowie dem Aushub bis im Sommer fortgefahren. Die Behelfsbrücke in der Dufourstrasse mit der Kranplattform folgt im Spätsommer.
Januar -
Februar 2013
Rückbau von Überresten der alten Stadtmauer vor der Wettsteinbrücke und weitere Werkleitungsarbeiten. Die Mauerreste werden teilweise in Nachtarbeit während der Betriebspause der Tramfahrzeiten abgetragen.
bis Februar 2013
Rückbau im Burghof bis Mitte November 2012.
Beginn der Gebäudeabbruchsarbeiten im Innenhof mit dem Abbruch der Einstellhalle ab 12.11.2012 danach folgt der Gebäudeabbruch in der St. Alban-Vorstadt bis vor den Festtagen. Im Anschluss erfolgt bis im Februar 2013 derAbbruch im St. Alban-Graben und an der Dufourstrasse.
November 2012
Erstellen von zwei Baugrubensicherungen der Start- und Zielgruben für die grabenlosen Rohrverlegung der Kanalisationsleitungen mit Spundbohlen mittels einvibrieren und verbohren in der Dufourstrasse, St. Alban-Graben und Wettsteinbrücke.