Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03468.jsonl.gz/2156

Am 10. September 2015 erfolgt der Pfahleinschlag für das Bauprojekt Nordzufahrt Walchwil. Darauf folgen fünf Bauphasen bis zur Fertigstellung der Nordzufahrt Walchwil im Jahr 2018.
Ab Herbst 2015 werden bei der Neuhausstrasse/Hörndlirain sowie an der Vorderbergstrasse (Mundschöpfi) die nötigen Bauinstallationen erstellt und Vorbereitungsarbeiten erledigt.
Nach den Vorbereitungsarbeiten oberhalb der Überbauung Mundschöpfi wird die Sagenbachbrücke erstellt. Diese Baustelle wird von November 2015 bis Mitte Juni 2016 in Betrieb sein. Parallel dazu werden der Hörndlirain und die Neuhausstrasse provisorisch verbreitert. Dazu gehören Stützmauern entlang der Neuhausstrasse. Im Anschluss daran werden die berg- und talseitigen Stützmauern in der Rägeten erstellt.