Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03368.jsonl.gz/808

Das BGK auf der Kantonsstrasse durch Eglisau und der 4-Spur-Ausbau im Hardwald sind für die Verträglichkeit von Siedlung und Verkehr für Eglisau von grosser Bedeutung.
Das Projekt des 4-Spur-Ausbaus im Hardwald ist weit fortgeschritten. Die Finanzierung ist gesichert, die Verhandlungen zu den erfolgten Einsprachen sollen bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Frühestens Ende 2021 werden die Vorbereitungsarbeiten starten, der Baustart der Hauptarbeiten wird frühestens Ende 2022 erfolgen. Die Bauarbeiten im Hardwald und am Kreisel Chrüzstrasse werden frühestens Ende 2024 abgeschlossen. Das konkrete Terminprogramm hängt vom Verlauf der Einsprachen ab. Ein Weiterzug würde das Vorhaben um mindestens ein Jahr verzögern.
Eine sinnvolle zeitliche Koordination des Hardwald-Ausbaus und der Realisierung des BGK auf der Ortsdurchfahrt ist für Eglisau unverzichtbar. Die Umsetzung des BGK erfolgt gleichzeitig mit der anstehenden Sanierung der Kantonsstrasse. Es darf nicht die Situation eintreten, dass die Kapazitäten im Hardwald ausgebaut sind und noch Unklarheiten betreffend der zeitlichen Realisierung des BGK bestehen. Resultat wäre ein Verkehrschaos auf der Ortsdurchfahrt in Eglisau.
Diese Koordination war längere Zeit nicht erkennbar. Die beteiligten kantonalen Ämter äusserten widersprüchliche Absichten. Der Gemeinderat hat darum im Februar 2020 beim Regierungsrat des Kantons Zürich interveniert und eine Aussprache unter allen Beteiligten gefordert. Diese Intervention zeigte Wirkung. Nach intensiven kantonsinternen Gesprächen unter den beteiligten Ämtern konnte geklärt werden, wie die beiden anspruchsvollen Projekte koordiniert umgesetzt werden können.
Das BGK soll als Gesamtprojekt – und nicht aufgeteilt in Sofortmassnahmen und dem eigentlichen Vorhaben – aufgelegt und dann realisiert werden. Im optimalen Fall starten die Ausführungsarbeiten der Ortsdurchfahrt dann, wenn der 4-Spur-Ausbau im Hardwald eröffnet wird. Damit könnte sichergestellt werden, dass durch die BGK-Baustelle in Eglisau die erforderliche Pförtnerwirkung für den Verkehr erreicht wird. Der Kanton Zürich verspricht der Gemeinde Eglisau die Einrichtung von provisorischen Dosierungsanlagen, sollte die Bauausführung der Ortsdurchfahrt nicht rechtzeitig starten können.
Der aktualisierte Zeitplan sieht vor, dass der Baubeginn auf der Ortsdurchfahrt im Frühjahr 2025 erfolgen könnte. Die Bauzeit wird rund 1.5 Jahre betragen. Für das Frühjahr 2021 ist eine öffentliche Informationsveranstaltung mit den beteiligten kantonalen Ämtern geplant, in der das erwähnte Vorgehen umfassend dargestellt wird.