Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03184.jsonl.gz/672

Update
Am Standort in Riburg der Schweizer Salinen wurden die ersten Bauarbeiten am neuen Unterwerk vollendet. Der Grund dafür ist die Spannungsumstellung der Axpo, welche die Netzspannung in der Region von 50 kV auf 110 kV erhöhte. So wird mit den gleichen Leitungen mehr Strom transportiert.
Die Tiefbau- und Werkleitungsarbeiten am neuen Unterwerk Saline Riburg wurden bis Mitte August 2023 abgeschlossen. Danach begann am 18. August 2023 die Installation der Schaltanlage. Ab Juli/August 2023 wurden die Kabel in die neuen Trassen eingezogen und nach und nach angeschlossen. Ende September 2023 wurde der erste Transformator angeliefert und installiert.
Verlegung der Freileitungen unter die Erde
Zudem verlegten die Schweizer Salinen in Zusammenarbeit mit Axpo und AEW Energie die Freileitungen unterirdisch, die bisher über das Salinen-Areal führten. Diese Verlegung erfolgte am Rand des Grundstücks. Die Verlegung der Freileitung und die Inbetriebnahme des neuen Unterwerks wurden Ende Oktober planmässig durchgeführt. Während dieser Zeit wurde die Salzproduktion in Riburg eingestellt. Der zweite Transformator wird im Frühling 2024 installiert und dient bis zu seiner Inbetriebnahme als Reserve.