Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07212.jsonl.gz/909

Chacune des quatre voies d’épuration a son propre conduit d’aération alimenté par deux ventilateurs. La planification prévoyait un remplacement progressif des éléments de ventilation.
Seulement, en raison de la pandémie de COVID-19, les travaux n’ont pas pu débuter comme prévu en mars 2020 et ont été repoussés de trois mois. Aussi, étant donné que les voies d’épuration ne peuvent être mises hors service durant la saison froide, deux des voies ont été rénovées plus tard, en juin/juillet 2021. Les quatre voies rénovées sont donc en service depuis l’été 2021 et affichent une très bonne performance d’épuration.
Ainsi, l’ensemble du projet a été terminé avec environ un an de retard, mais avec succès.