Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03132.jsonl.gz/1423

Im Folgenden der aktuelle Stand auf der Baustelle des neuen Heilmittellabors:
- Übergabe an Holzbauer hat stattgefunden in KW 10.
- Im Erdgeschoss wurden die Wände Holzbau aufgerichtet in KW 10.
- Deckenelemente wurden versetzt in KW 11.
- Betontreppen wurden versetzt in KW 11.
- Wandelemente 1. OG werden aufgerichtet in KW 12.
- Deckenelemente für Wände 1. OG werden versetzt in KW 12.
- In der Kalenderwoche 12 sind die Holzbauarbeiten gestartet.
Im ersten Zuge wurde die Schwellen ausgerichtet und auf die Betonbrüstungen montiert. Direkt im Anschluss wurden die ersten Elemente mit sogenannten Pritschen auf die Baustelle geliefert.
Die einzelnen Wandelemente wurden dann mit dem Kran von der Pritsche zum Verwendungsort platziert. Bevor die Elemente miteinander fix verschraubt werden, müssen diese ausgerichtet werden.
Sobald die Wandelemente versetzt sind erfolgt das Einbringen der Stahlträger. Die Stahlträger spannen über die gesamte Gebäudebreite. In diese Stahlprofile werden dann die Deckenelemente eingehängt.
Nachdem dann die Deckenelemente versetzt worden sind, hat der Baumeister noch die letzten grossen Betontreppenläufe versetzt. Diese wurden an speziellen Auflagern aufgesetzt.
Nach diesem Arbeitsschritt ist die statische Aussteifung erfolgt und die notdürftig gespriessten Wandelemente können von den Spriessen befreit werden.
Ab nächster Woche kommen dann die nächsten Wandelemente und werden im 1. Obergeschoss versetzt. Dieses Spiel wiederholt sich dann bis Ende Monat, bis die Deckenelemente versetzt werden.
Der Gerüstbauer wird peu à peu die Gerüstläufe ergänzen.