Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07011.jsonl.gz/253

Construire aujourd'hui - une tâche transversale
L'interconnexion des questions techniques, économiques, écologiques, sociales et architecturales entraîne une complexité croissante des tâches de construction. Une approche globale, qui englobe l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage, prend de plus en plus d'importance. Compte tenu de cette évolution, des structures directrices claires sont non seulement souhaitables, mais aussi nécessaires pour la planification et la réalisation des ouvrages.
Le modèle étude et conduite de projet (SIA 112) répond à cette exigence en structurant le cycle de vie d'un ouvrage en phases et en phases partielles et en définissant des objectifs pour celles-ci. D'une part, les rôles et les prestations spécifiques à chaque phase sont représentés, d'autre part, la structure flexible du modèle de prestations permet d'intégrer les aspects de durabilité dans le processus de construction en fonction de la situation. La SIA 112 peut être appliquée à tous les types de prestations de planification et d'ouvrages liés à la construction.
Place de la SIA 112 dans le monde des normes
La Société suisse des ingénieurs et des architectes est connue pour son important recueil de normes. On y distingue trois types de normes :
- Normes techniques en tant que règles de l'art de la
- Normes contractuelles en tant que règles de coopération
- Normes de compréhension comme soutien à la coopération
La SIA 112 est une norme de compréhension qui permet de simplifier et de coordonner la collaboration entre les participants à la construction. Elle contient surtout des définitions et des explications. La SIA 118 est une norme contractuelle et est considérée comme la principale base de contrat d'entreprise du secteur suisse de la construction. Elle contient des règles concernant la conclusion, le contenu et le déroulement des contrats relatifs aux travaux de construction. Les règlements SIA 102 - 105 et 108 sont également considérés comme des normes contractuelles, ils servent à régler les prestations et les honoraires. Les relations contractuelles des mandataires sont régies exclusivement par des contrats conclus sur la base des règlements SIA 102, 103, 104, 105 et 108. Dans le domaine forestier, les normes SIA 103 (ingénieurs civils), SIA 104 (ingénieurs forestiers et ingénieurs spécialisés dans les dangers naturels) et en partie SIA 105 (architectes paysagistes) sont particulièrement importantes.
Normes dans le processus de construction forestière - est-ce nécessaire ?
Le génie forestier se distingue essentiellement du génie civil par le fait qu'il utilise majoritairement des matériaux de construction naturels produits localement. Même si les projets forestiers ne présentent souvent pas le même degré de complexité que les projets d'infrastructure à grande échelle, ils nécessitent une organisation multidisciplinaire. La coordination des prestations, de la planification à l'exécution et à la gestion de l'ouvrage, vise à assurer un déroulement des processus aussi fluide que possible. Pour cela, il est important pour les différents acteurs du projet de savoir où se situe leur contribution dans l'ensemble du processus. Les normes ont permis de créer un langage commun à tous les acteurs, ce qui facilite la coordination nécessaire. L'interdépendance croissante entre le génie forestier et le génie civil classique confère une importance croissante aux principes établis d'un commun accord.