Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03184.jsonl.gz/487

Blättern
Rüdengasse erhält Quarzsandstein nach dem Umbau der Hauptpost
Das Bau- und Verkehrsdepartement verschiebt die Fertigstellung der Rüdengasse zugunsten des laufenden Umbaus Alte Hauptpost. Die an die Freien Strasse angrenzende Gasse erhält frühestens ab Mitte 2025 den vorgesehenen Belag mit Quarzsandsteinplatten. Die Freie Strasse wird das Bau- und Verkehrsdepartement derweil im November 2024 fertigstellen.
Die Bauherrin des Umbaus der Alten Hauptpost, die AXA Anlagestiftung, hat das Bau- und Verkehrsdepartement im Dezember 2023 gebeten, die Fertigstellung der Rüdengasse zu verschieben. Der private Umbau läuft zurzeit an der Ecke Rüdengasse und Freie Strasse. Aufgrund eines Wechsel des Generalplaners kam es dort zu einer terminlichen Verschiebung, was zu grösseren Einschränkungen beim Bauplatz und bei der Baulogistik geführt hat. Für den Bauplatz inklusive Baukran und die Baulogistik kommt wegen der laufenden Erneuerung der Freien Strasse und dem Tramverkehr in der Gerbergasse einzig die Rüdengasse in Frage. Das historische Gebäude der Hauptpost soll in neuem Glanz erstrahlen und mit seinem breiten Angebot an Gastro-, Verkaufs- und Büroflächen eine attraktive Ergänzung zur Freien Strasse bieten.
Das Bau- und Verkehrsdepartement wird erst nach dem laufenden Umbau der Hauptpost in der Rüdengasse Quarzsandsteinplatten verlegen. Dies ist Stand heute frühestens ab Mitte 2025 der Fall. Das Verlegen der Platten wird rund vier Monate dauern. Die Fertigstellung der Rüdengasse war bislang im 2024 vorgesehen. Das Budget der Erneuerung der Freien Strasse und angrenzenden Gassen wird durch die Verschiebung der Bauarbeiten nicht überschritten. Wie in der Freien Strasse und der Streitgasse ist auch in der Rüdengasse eine grosszügige Flaniermeile ohne Trottoirränder und mit durchgehenden Platten aus Quarzsandstein vorgesehen. Die grosszügigen Flächen können auf ganz unterschiedliche Weise genutzt werden, sei es für Strassencafés, für das tägliche Anliefern von Waren oder für Veranstaltungen wie die Fasnacht. Im Rahmen der Erneuerung der Freien Strasse und angrenzende Gassen haben Bau- und Verkehrsdepartement und IWB in der Rüdengasse bereits die Versorgungsleitungen saniert.
Erneuerung Freie Strasse und angrenzende Gassen
Im Rahmen der Erneuerung Freie Strasse und angrenzende Gassen haben das Bau- und Verkehrsdepartement und IWB bislang die Streit-, die Kaufhaus- und die Barfüssergasse inklusive der darunterliegenden Leitungen vollständig saniert und umgestaltet. Die Strassenränder der Kaufhaus- und Barfüssergasse wurden mit geschliffenen Rheinwacken gepflästert. Um den historischen Charme der Barfüsserkirche zu betonen, erhielt der untere Teil der Barfüssergasse eine durchgehende Pflästerung. Die Freie Strasse wird das Bau- und Verkehrsdepartement bis zum Auftakt der Basler Weihnacht im November 2024 fertigstellen.
- Visualisierung unterer Teil Freie Strasse mit Ecke Rüdengasse (JPG, 1.914.408 Byte)
- Aktuelle Baustelle Situation Rüdengasse (JPG, 3.092.681 Byte)