Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03123.jsonl.gz/1948

In seiner Sitzung vom 23. März 2021 beschloss das Stadtparlament den Ausführungskredit zur Sanierung des Hauptgebäudes im Freibad Rotmonten in Höhe von 1'602'000 Franken. Ende April 2021 reichte das Hochbauamt das Baugesuch ein. Im Baubewilligungsverfahren kam es zu zwei Einsprachen. Nach Gesprächen zwischen den Projektbeteiligten und den Einsprechenden wurde eine Einsprache zurückgezogen. Die zweite Einsprache wurde von der Baubewilligungskommission am 20. August 2021 abgewiesen und das Sanierungsprojekt wurde bewilligt. Die Baubewilligung liegt den am Verfahren Beteiligten seit dem 3. September 2021 schriftlich vor. Verstreicht die 14-tägige Rekursfrist nach Zustellung der Bewilligung ungenutzt, wird die Baubewilligung rechtskräftig.
Der Baustart, der am 13. September 2021 vorgesehen war, kann aufgrund dieser Umstände nicht mehr eingehalten werden. Die verbleibende Winterpause reicht für die vorgesehenen Baumassnahmen nicht aus. Die Realisierung wird damit nicht vor der Winterpause 2022/23 erfolgen. Sollte die Baubewilligung juristisch angefochten werden, könnte es zu einer weiteren Verzögerung kommen. Unaufschiebliche Unterhaltsmassnahmen werden auf die Sommersaison 2022 umgesetzt.