Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03156.jsonl.gz/588

Dauer wird eingegeben in der Form
days hours minutes
oder: tage stunden minuten
Beispiele:
3d 4h 15m
3d
3d 4h
3d 15m
4h 15m
Dauer Typen
ProjectPlanner 2014 kennt zwei Dauer-Typen:
|Volle Arbeitstage||Menschen wollen sagen: Eine Aufgabe soll 3 Tage (und 4 Stunden) dauern, unabhängig von den zugrunde liegenden Arbeitsstunden im Kalender, z.B. 3d 4h|
|Arbeitsstunden||Die Dauer wird exakt in Stunden und Minuten gemessen, ohne Arbeitstage zu berücksichtigen, z.B. 48h 15m|
Eine Dauer in Vollen Arbeitstagen ist nicht immer klar definiert bei verrückten Kalendern. Dieser Dauer-Typ ist dennoch nützlich, denn in vielen Fällen soll genau dies ausgedrückt werden.
Wenn Sie sich auf exakte Berechnungen verlassen wollen, ohne seltsame Effekte in Verbindung mit seltsamen Kalendern zu riskieren, dann sollten Sie Arbeitsstunden als Standard Dauer-Typ verwenden.
Automatische Dauer-Typen
Wenn eine Dauer in die Daten-Tabelle eingegeben wird, oder bei der Eingabe der Verzögerung einer Abhängigkeit, wird der Dauer-Typ automatisch erkannt. Immer wenn Sie einen Wert für days angeben, wird der Typ auf Volle Arbeitstage gesetzt. Wenn Sie dagegen nur hours und/oder minutes angeben, wird von Arbeitsstunden ausgegangen.