Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06974.jsonl.gz/979

Prise d’eau de Stafel: construction d’un dégraveur
Afin d’améliorer l’efficacité de ses dessableurs, la station de pompage de Stafel a subi des travaux durant l’automne 2021. HYDRO Exploitation y a supervisé la modification de la prise d’eau en dégraveur afin d’empêcher les sédiments de se déposer dans le bassin compensateur.
Les dessableurs de la prise d’eau de Stafel fonctionnaient comme un dégraveur. Des graviers jusqu'à 50 millimètres de diamètre se trouvaient alors dans les dessableurs, ce qui réduisait leur efficacité, compliquait les opérations de rinçage, et entraînait une augmentation des quantités de sédiments dans le bassin de compensation. Ces problèmes ont été résolus par la modification de la prise d’eau en dégraveur. Toutes les phases du projet, de l’étude à la réalisation, ont été pilotées par l’unité génie civil d’HYDRO Exploitation.
Ajout d’un déversoir en béton armé et surélévation du déversoir en métal
Les travaux se sont concentrés, d’une part, sur la conception d'un nouveau déversoir en béton armé situé avant le bassin de dessablement, et d'autre part, sur le renouvellement du système de purge de la prise. Le déversoir au fond de la prise a été lui surélevé par un système de batardeaux. Ces mesures ciblées ont plusieurs avantages: la retenue de l'eau réduit la vitesse d'écoulement et permet aux graviers de se déposer, dans l’optique d'être évacués ultérieurement par la vidange du fond, dont la vanne a été renouvelée.
Une réalisation menée dans les meilleures conditions
Les ouvrages ont été réalisés par SULAG AG pour le déversoir en béton armé, et par Inauen-Schätti AG pour la conception et mise en place des batardeaux métalliques. Les travaux ont eu lieu en octobre et novembre 2021, seule période qui n’implique aucune perte d'eau, la saison de pompage prenant fin le 31 octobre.
Le nouveau déversoir a été bétonné en novembre. Pour ce faire, l'espace de travail a dû être couvert et chauffé. La météo a généralement été clémente. Les chutes de neige et les inondations représentaient des risques qui avaient été anticipés: en cas de crue, le chantier aurait été immédiatement arrêté, et la neige déblayée en cas de chute de neige importante. Certaines tâches, telles que la surélévation du déversoir en métal, ont pu être anticipées pendant l'exploitation grâce à un remblai de sable côté eau.