Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03413.jsonl.gz/1784

Das Quartier de la Suettaz in Nyon, das sich derzeit im Bau befindet, wird 2027 über vier neue Gebäude in einer grünen Umgebung verfügen.
Das zukünftige Ökoquartier, das an den Minergie-P-ECO-Standards ausgerichtet ist, begünstigt Fußgängerzonen und vermeidet motorisierten Fahrzeugverkehr. Bereiche für Spiele, Begegnung, Freizeit und Spaziergänge werden um die Gebäude und innerhalb der Höfe verteilt. Die künftigen geräumigen und komfortablen Wohnungen werden den Mietern ermöglichen, alle modernen Annehmlichkeiten zu genießen. Auch die Verbindung zwischen Innen und Außen wird gefördert, da jede Wohnung über mindestens einen Balkon, eine Loggia oder sogar eine Terrasse verfügt.
Die Bauarbeiten sehen vier aufeinanderfolgende Phasen vor, um eine schrittweise Neuvermietung der Mieter der alten Gebäude zu ermöglichen. Die Eigentümer haben großen Wert auf die Begleitung und Kommunikation mit den Mietern gelegt, um die Auswirkungen der Baustelle so gering wie möglich zu halten.
Die hinterlüfteten Fassaden des Gebäudes B2 sind nun angebracht. Sie bestehen aus gefalteten Blechen und verleihen dem Viertel La Suettaz seine Identität.
Das Gebäude beherbergt außerdem Photovoltaikmodule auf dem Dach.
In diesem Monat wurde auch der Rohbau des Gebäudes A1 fertiggestellt, in dem nun die Außenschreinereiarbeiten und die Verputzarbeiten beginnen.
Im Gebäude B2 sind die Teams damit beschäftigt, die Untergründe für die hinterlüftete Fassade vorzubereiten, das Dach abzudichten und den Innenhof im ersten Stock vorzubereiten. In den Wohnungen werden die Trennwände und Estriche hergestellt.
Parallel dazu wird an den Untergeschossen SS-2 und SS-1 des Gebäudes A1 gearbeitet.
Historisch :
Quartier de la Suettaz in Nyon: Baubegleitung - Erste Phasen — Juni 2023
Der Einbau der Fenster im Gebäude B2 ist im Gange und das Gebäude ist bald bereit, die Pfosten-Riegel für die Glasfassade im Erdgeschoss aufzunehmen.
Im Gebäude A1 werden derzeit die Bodenplatte und die Wände des 2. Untergeschosses erstellt.
Quartier de la Suettaz in Nyon: Verfolgung der Baustelle - erste Phasen — April 2023
Das Gebäude B2 erhebt sich aus der Erde, dazu beginnt der Dachaufbau und die Lieferung der ersten Prototypen der Gebäudefassade. Parallel dazu kommen die Erdarbeiten und die Erstellung der Baugrube des Gebäudes A1 zum Abschluss.
Quartier de la Suettaz in Nyon: Verfolgung der Baustelle - erste Phasen — Februar 2023
Im Rahmen des Rückbaus der ersten Etappe wird derzeit der Beton des unterirdischen Teils der Tattes d'oie gehackt, während parallel dazu die Rohbauarbeiten für die Infrastruktur von B2 durchgeführt werden.
Quartier de la Suettaz in Nyon: Verfolgung der Baustelle - erste Phasen — Januar 2023
Fortsetzung des methodischen Abrisses der ersten Etappe mit mit dem gleichzeitigen Bau des Gebäudes B2.
Quartier de la Suettaz in Nyon: Verfolgung der Baustelle — Dezember 2022
Beginn der Vorbereitungsarbeiten und Rückbau des Gebäuderiegels Tattes d'oie durch den Schritt der Entkoppelung zwischen dem bewohnten Teil und dem unbewohnten Rest. Parallel dazu laufen die Spezial- und Erdarbeiten am Gebäude B2, dem ersten von vier neuen Gebäuden.