Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07076.jsonl.gz/751

Le puits n’a pu être achevé dans les délais. La difficulté d’obtenir et la difficulté d’acheminer de la dynamite en direction de la zone de combats a retardé les travaux.
Cependant, alors que les pluies n'avaient pas encore commencé, de l’eau de source a été trouvée assez facilement et, à la profondeur de 11 mètres, il a été décidé de ne plus creuser davantage inutilement et donc d’arrêter les travaux.
Par la suite, l’arrivée des pluies de l’hivernage a empêché la mise en place des buses et de procéder aux finitions, de sorte que les travaux ne pourront reprendre qu’au mois de mai 2014.