Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03465.jsonl.gz/458

Vortriebsstart
Der Vortrieb startet am 15. März 2021. Da zu diesem Zeitpunkt das Förderband noch nicht fertiggestellt ist, wird das Material zu Beginn mittels Kübel geschuttert, mit dem Turmdrehkran hochgehievt und anschliessend mit Abrollmulden ab der Plattform abgeführt.
Zuerst wird die Logistikkaverne Nord ausgebrochen, um Platz zu schaffen für die fixen Installationen (Trafos, Entstauber, Fluchtcontainer etc.) im Untertagbereich. Ist die Logistikkaverne Nord ausgebrochen, beginnt das Marti Team mit der nördlichen Kaverne und der Logistikkaverne Süd. Für den Vortrieb kommen unterschiedliche Geräte zum Einsatz: Die Logistikkaverne wird aus Platzgründen mit einem Bagger aufgefahren, die Paramentstollen mit einer kleineren Teilschnittmaschine und die eigentlichen Kavernen mit zwei grossen Teilschnittmaschinen.