Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03377.jsonl.gz/1539

Bauphase 1
In der ersten Arbeitsphase bis Ende Februar wird
ausschliesslich während fünf Nächten pro Woche in der Betriebspause der Züge
gearbeitet. Die Arbeiten erfolgen ab zwei Bauzügen.
Die Hauptarbeiten sind systematische Schneidarbeiten und
mechanische Abträge zur Eliminierung von Unterprofilstellen, sowie
Ankerarbeiten zur Sicherung des gemauerten Gewölbes vor dem etappenweisen
Abtrag und Ersatz.
Bauphase 2
Ab März 2021, während der Vollsperrung der gesamten
Bahnstrecke, wird das bestehende Gewölbe mit Spritzbeton ersetzt, portalnah
mittels Rohrschirm aufgeweitet und einige zusätzlichen Nischen ausgebrochen.
Die Arbeiten dauern bis Ende 2021.
Details zu den Arbeiten sind auf dem Referenzblatt zu
finden.