Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07008.jsonl.gz/453

Le programme de travail prévisionnel pour la Phase d’exploration est décrit ci-dessous.
Le détail des activités, les durées et le calendrier des travaux sont présentés ici à titre indicatif.
Le Projet n’entre dans la phase de réalisation de stimulation hydraulique du réservoir que si les conditions décrites à l’art. 11.1.4 de la Convention sont remplies.
En cas de poursuite du Projet, le programme de travail prévisionnel se compose des étapes suivantes :
- Réalisation du deuxième forage, y compris sa section horizontale.
- Stimulation par étapes du réservoir géothermique, sous contrôle du réseau de surveillance sismique de surface et des instruments de mesure pour la surveillance sismique installés dans le
premier forage.
- Achèvement du premier forage avec le percement de sa section horizontale. Si nécessaire, stimulation par étapes du premier forage. Des instruments de mesure pour la surveillance sismique sont
installés dans le deuxième forage durant ces travaux.
- Tests de circulation entre les deux forages.
- Évaluation des résultats de la deuxième phase du Projet.
En cas de résultats positifs, les installations de surface et la centrale géothermique sont construites puis mises en service.