Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1981/82:215

Regeringens proposition

1981/82:215

om finansiering av kraftverksprojektet Kotmale i Sri Länka;

beslutad den 4 maj 1982.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar THORBJÖRN[REDACTED_EFTERNAMN]

OLA[REDACTED_EFTERNAMN]

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att högst 1088 milj. kr. anvisas av biståndsme­del för kraftverksprojektet Kotmale i Sri Länka. Medlen föreslås lämnas inom ramen för utvecklingssamarbetet med Sri Länka under budgetåren 1982/83-1987/88.

1    Riksdagen 1981/82. 1 samt. Nr 215

Prop. 1981/82:215

2

Utdrag

UTRIKESDEPARTEMENTET

PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1982-05-04

Närvarande: statsminister[REDACTED_EFTERNAMN], ordförande, och statsråden[REDACTED_EFTERNAMN],[REDACTED_EFTERNAMN],[REDACTED_EFTERNAMN], Åshng,[REDACTED_EFTERNAMN],[REDACTED_EFTERNAMN],[REDACTED_EFTERNAMN],[REDACTED_EFTERNAMN], Petri,[REDACTED_EFTERNAMN],[REDACTED_EFTERNAMN],[REDACTED_EFTERNAMN], Tilländer,[REDACTED_EFTERNAMN]

Föredragande: statsrådet[REDACTED_EFTERNAMN]

Proposition om finansiering av kraftverksprojektet Kotmale i Sri Länka

1    Inledning

Sri Länka är programland för svenskt bistånd sedan 1975/76. T. o. m. budgetåret 1980/81 uppgår de totala biståndsutbetalningarna till 487 milj. kr., varav 217 milj. kr. i form av importstöd, som använts för vattenkrafts­projektet Kotmale. Under budgetåret 1981/82 har ytterligare 90 milj. kr. utbetalats för detta ändamål.

Sri Länkas regering beslutade 1977-78 att påskynda genomförandet av

« det stora Mahaweli-programmet, av vilket Kotmale-projektet är en central

del. Man vände sig till olika givarländer för att få bistånd och krediter för att finansiera programmets olika delar. Till Sverige riktades en förfrågan om att få utnyttja det importstöd, som utgjorde en stor del av biståndet till Sri Länka, för finansieringen av Kotmale-projektet. Med hänvisning till då gällande regler om användningen av importstöd bekräftades från svensk sida att importstödet stod till Sri Länkas förfogande för utvecklingsända­mål i enlighet med landets egna prioriteringar och att man inte hade några invändningar mot att importstödet användes för Kotmale-projektet.

I januari 1980 anmälde regeringen i budgetpropositionen (prop. 1979/80:100, bil. 6) att Sri Länka begärt att få utnyttja det svenska import­stödet för att finansiera Kotmale-projektet och att detta godtagits från svensk sida. Riksdagen godkände den i propositionen föreslagna medelsra­men för utvecklingssamarbetet med Sri Länka. Riksdagen förklarade sig utgå ifrån att fortsatta åtaganden i projektet, som kan medföra långsiktiga och stora finansiella bindningar, redovisas för riksdagen för att möjliggöra den prövning som förutsätts för långvariga och omfattande biståndsenga­gemang. (UU 1979/80:20, rskr 1979/80:276).

Prop. 1981/82:215

3

Ijanuari 1981 redovisades i budgetpropositionen (prop. 1980/81:100, bil. 6) att kostnadema för Kotmale-projektet stigit kraftigt och att kostnadsök­ningarna lett till ytterligare medelsbehov, som tillgodosetts genom kom­mersiell upplåning i Sverige samt att den lankesiska regeringen hade för avsikt att ta i anspråk importstöd för återbetalningen. Samtidigt framhölls att regeringen inte fann anledning frångå den positiva inställning som dittills visats till Sri Länkas önskan att använda importstödet för detta ändamål. Riksdagen biföll utrikesutskottets utlåtande (UU 1980/81:20, rskr 1980/81:268) med anledning av propositionen. I utlåtandet gjordes en hänvisning till föregående års överväganden om importstödet som bi­ståndsform.

I prop. 1981/82:100, bil. 6, föreslår regeringen att medelsramen för Sri Länka bestäms till 155 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Därav skall 135 milj. kr. utgå som importstöd till vattenkraftsprojektet Kotmale. Mot bak­grund av projektets storlek och inträffade kostnadsökningar förordas sam­tidigt att åtgärder vidtas för att reglera utformningen och omfattningen av det svenska stödet till projektets fortsatta finansiering. Efter sedvanlig beredning på svensk sida bör, enligt propositionen, överläggningar upptas med Sri Länkas regering om en avtalsmässig reglering av detta stöd. Utrikesutskottet enades i april 1982 (UU 1981/82:20) om att uppskjuta sakbehandlingen av biståndet till Sri Länka i avvaktan på denna proposi­tion och att av samma anledning fastställa landramen för Sri Länka för budgetåret 1982/83 till oförändrat 115 milj. kr.

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) har genom framställning den 29 mars 1982 och en därtill fogad promemoria inkommit med förslag och utredningsmaterial om svensk finansiering av projektet.

2   Utvecklingssträvanden och ekonomisk politik i Sri Länka

Sri Länkas ekonomi har traditionellt varit baserad på jordbruks- och plantageproduktion. Industrin är svagt utvecklad och landet är huvudsakli­gen beroende av ett fåtal exportgrödor - te, gummi och kokosnötter. Produktionen av dessa produkter har minskat under hela 70-talet, samti­digt som relativpriserna för dessa varor på världsmarknaden försämrats.

Under större delen av 70-talet präglades Sri Länkas ekonomi av långsam tillväxt och en omfattande arbetslöshet. Det statliga engagemanget i pro­duktions- och distributionsledet växte kraftigt. Ett system av priskontroll och subventioner utvecklades, särskilt för livsmedel och transporter, sam­tidigt som utrikeshandeln var hårt reglerad. En övervärderad valuta gynna­de importen och hämmade exporten liksom den redan otillräckliga inhems­kajordbruksproduktionen.

Samtidigt pågick en fortsatt utbyggnad av ett, för ett u-land, omfattande välfärdsprogram. Stora statliga livsmedelssubventioner utgick samtidigt 

ti    Riksdagen 1981/82. 1 saml Nr 215

Prop. 1981/82:215

4

som utbildning och hälsovård gavs betydande stöd. Denna basbehovsinrik-tade politik inleddes för flera decennier sedan och var en följd av folkliga krav som framfördes genom de politiska partierna och fackföreningsrörel­sen.

Sedan 1977 har en rad reformer genomförts i Sri Länka i syfte att öka tillväxten i ekonomin och minska arbetslösheten och undersysselsättning­en. Ett viktigt mål är att bli självförsörjande med ris, som är landets stapelföda. Vidare eftersträvas en ökad industrialisering och en diversifie­ring av ekonomin. För att nå dessa mål har den ekonomiska politiken inriktats på att öka investeringarna och vidga utrikeshandeln.

De statliga satsningarna har avsett stora investeringar för bevattning och utbyggnad av vattenkraft i Mahaweli Gängas flodområde - det s.k. Mahaweli-programmet - för anläggning av tull- och skattefria industriom­råden (frizoner) och för bostadsbyggande. Strävandena att tillgodose män­niskomas basbehov fortsätter i sina huvuddrag, främst vad gäller utbild­ning och sjukvård. Det tidigare systemet för subventioner och fördelning av fria matransoner har ersatts med riktade insatser för de fattigare befolk­ningsgrupperna.

De vidtagna åtgärdema har lett till att tillväxttakten i ekonomin ökat från i genomsnitt 2,7 procent per år under perioden 1970-77 till ca 6 procent åren 197881. Industrins produktion, särskilt textil- och elektronikpro­duktionen, har ökat liksom dess andel av exporten. Sri Länkas beroende av jordbruks- och plantageproduktionen har i motsvarande mån minskat. En markant ökning av sysselsättningen har skett. Andelen arbetslösa uppges ha minskat från ca 20 procent av den totala arbetskraften år 1977 till ca 15 procent år 1981. Inom den frizon som hittills inrättats har minst 20000 arbetstillfällen skapats sedan 1978.

Den ekonomiska politiken ledde under 1980 till att Sri Länkas ekonomi överhettades. Inflationen steg till ca 30 procent. Underskottet i bytesba­lansen uppgick till nära 20 procent av BNI och budgetunderskottet steg kraftigt till följd av det ambitiösa investeringsprogrammet. Regeringen tvingades att strama åt budgetpolitiken och att minska investeringstakten.

Detta ledde under 1981 till betydande minskningar av underskotten i såväl bytesbalansen som statsbudgeten. Inflationen begränsades och sam­tidigt låg tillväxttakten kvar på ca 6 procent. Åtgärder som vidtagits under 1982, innefattande lönehöjningar för statstjänstemän, löfte om ökade livs­medelssubventioner samt ökad risimport, kan dock befaras leda till att underskotten, liksom inflationstakten, återigen ökar.

Inga säkra uppgifter finns om utveckhngen av inkomstfördelningen och de fattigare befolkningsgruppemas levnadsstandard efter 1977. Transfere­ringarna över statsbudgeten har dock minskat samtidigt som prisnivån stigit. Framför allt statstjänstemän och lönearbetare i städerna har fått vidkännas standardsänkningar under de senaste åren. Den ekonomiska politikens effekter för de fattiga på landsbygden är mer osäkra. Till de positiva effekterna hör den kraftiga sysselsättningsökningen.

Prop. 1981/82:215

5

1982 och 1983 kommer att bli kritiska år för Sri Länkas ekonomi. Mahaweli-investeringarna kommer då att kulminera med åtföljande på­frestningar på prisnivån och på bytesbalansen. Ett fortsatt omfattande intemationellt bistånd är en av de viktigaste fömtsättningarna för att investeringsprogrammet skall kunna fullföljas. Med genomförandet av Mahaweli-programmet bör Sri Länkas externa balanssituation kunna för­bättras avsevärt bl. a. genom att importen av livsmedel och oljeprodukter kan begränsas.

3   Sri Länkas energiförsörjning

Mönstret för Sri Länkas energiförsörjning är karakteristiskt för ett fattigt u-land. Icke-kommersiell energi, främst brännved, svarar för över hälften av landets energikonsumtion. Importerad olja svarar för 33% och vatten­kraften för 13 % av den totala energikonsumtionen.

Nära tre Qärdedelar av den kommersiella energin (olja och vattenkraft) används av industrin och transportväsendet, medan hushållen använder drygt 15%. Hushållens energibehov tillgodoses i första hand med brännved och utnyttjandet av denna energikälla har ökat under senare år. Risken för fortsatt skogsskövling med åtföljande markförstöring är över­hängande.

Efterfrågan på kommersiell energi har ökat med ca 9% per år sedan 1977. Konsumtionen av olja har ökat särskilt snabbt till följd av att den stigande efterfrågan på elektricitet fått tillgodoses från oljekraftverk. Detta har lett till att marginalkostnaden för elproduktionen i Sri Länka varit bland de högsta i världen på senare år. Elförsörjningen har vidcue varit mycket otillfredsställande. Under våren 1981 uppgick strömavbrotten i Colombo till mellan 5 och 10 timmar per dag, vilket tvingade många företag att inskränka eUer tillfälligt inställa produktionen.

Ökande importvolym och stigande oljepriser har fått svåra följder för Sri Länkas bytesbalans. Mellan 1978 och 1980 mer än tredubblades kostna­derna för oljeimporten. I mitten av 1980-talet beräknas Sri Länka få avsät­ta nära hälften av sina exportinkomster för att betala oljeimporten, vilket skall jämföras med ungefär 11 % år 1978.

Sri Länkas egna energiresurser är väsentligen begränsade till vattenkraf­ten. Landets vattenkraftspotential har beräknats till 2000 MW. Endast en femtedel utnyttjas idag. Genom de kraftverk som nu byggs eller planeras inom Mahaweli-programmet kommer omkring hälften av vattenkraftspo­tentialen att tas i anspråk.

Utbyggnaden av vattenkraften är en förutsättning för att Sri Länka skall kunna fullfölja sina planer bl. a. vad gäller industriutveckling och bostads­byggande. Världsbanken har framhållit att den otillfredsställande energi­försörjningen är ett allvarligt utvecklingshinder och understmkit betydel­sen av att Mahaweli-programmet fullföljs.

Prop. 1981/82:215

6

4   Mahaweli-programmet

Den första planen för utbyggnaden av Mahaweli Gängas flodområde gjordes på 1960-talet i samarbete mellan Sri Länkas regering, FNs utveck­lingsprogram (UNDP) och FNs livsmedels- och jordbmksorganisation (FAO). Sri Länkas regering beslöt 1977 att skära ned Mahaweli-program­met och att genomföra det på sex i stället för planerade 30 år. Detta påskyndande av programmet har självfallet medfört stora problem och, åtminstone kortsiktigt, betydande kostnadsökningar.

Mahaweli-utbyggnaden är det största utvecklingsprojektet i Sri Länka i modem tid. Programmet innebär att Mahaweli Gänga och vissa av dess bifloder, bl.a. Kotmale Oya, regleras. Programmet syftar till att öka livs­medelsproduktionen i landet, öka energiproduktionen och därigenom bl. a. möjliggöra en fortsatt industriutveckling samt till att skapa fler sysselsätt­ningstillfällen.

Programmet beräknades, enligt de ursprungliga planerna, beröra en miljon människor och fördubbla den bevattnade åkerarealen. Det nuvaran­de programmet beräknas omfatta:

-

bevattning av ca 140000 ha åkermark, varav ca 130000 ha är nyodlad mark. Den totala bevattnade åkermarken omfattar för närvarande ca 365000 ha.

-

bosättning och jord för 140000 nybyggare och deras familjer.

-

fyra vattenkraftverk med en sammanlagd effekt på ca 500 MW, vilket innebär en fördubbling av den installerade effekten i Sri Länka.

-

byggande av bevattningskanaler, mindre dammar, slussar och vägar m. m.

Förutom Kotmale omfattar Mahaweli-programmet kraftverken Victoria, Randenigala och Maduru Oya.

Totalkostnaden för Mahaweli-programmet uppskattas till ca 12 miljarder kr., vilket är mer än tre gånger det urspmngligen beräknade beloppet. Under perioden 1981-85 kommer över 30% av det offentliga investerings­programmet att avse Mahaweli-investeringarna. Internationellt bistånd och förmånliga krediter förutses svara för ca hälften av programmets kostnader under perioden fram till 1985 och för ca 70 procent av de utländska kostnaderna. Fortfarande finns dock utländska kostnader vars finansiering inte tillgodosetts. Detta gäller bl. a. Kotmale- och Victoria­projekten.

Victoria-projektet beräknas vara färdigt under senare hälften av 1984. Projektet kommer att ha en kapacitet på 210 MW och ombesörja bevatt­ning av 45 000 ha åkermark. Storbritannien har utfäst ett gåvobistånd på drygt 1 miljard kr. (100 miljoner pund), som är bundet till upphandling i Storbritannien. Internationell anbudsgivning har inte förekommit. Härtill kommer en kommersiell kredit på 20 milj. pund som beviljats av Storbri­tannien för att finansiera den elektriska och mekaniska utmstningen. För

Prop. 1981/82:215

7

ca 30% av projektets utländska kostnader saknas f.n. finansiering. Anlägg­ningen medger utbyggnad med ytterligare en tunnel, vilket skulle fördubb­la elproduktionen.

Randenigala-projektel, som skall finansieras av Förbundsrepubliken Tyskland, kommer att påbörjas under 1983. Projektet kommer att ha en kapacitet på 122 MW. För projektet har utfästs en västtysk kredit på ca I miljard kr. (400 milj. D-mark). Upphandlingen har begränsats till västtyska företag.

Maduru Oy a-projektet, som till ca 80 procent finansieras av USA och Canada, kommer att bevattna 46 000 ha åkermark ocha en kapacitet på 7 MW. Projektets dammanläggning beräknas bli fårdig under 1982 och pro­duktionen av elkraft påbörjas under 1985/86.

Vid sidan av de fyra kraftverken genomförs ett flertal jordbmksutveck-lingsprojekt i Mahaweli-Gangas flodområde. Världsbanken/IDA bidrar med en kredit på 90 milj. dollar. Övriga givare är Kuwait, Japan, Europeis­ka Gemenskapen, USA och Asiatiska utvecklingsbanken.

Kraftledningar från Kotmale-projektet kommer att finansieras av Väridsbanken och OPEC-fonden.

5   Kotmale-projektet

Kraftverksprojektet Kotmale uppförs i en biflod till Mahaweli Gänga och ligger uppströms i förhållande till övriga dammar som planeras eller byggs i Mahaweli Gängas flodsystem. I en första fas planeras en utbyggnad av kapaciteten till 134 MW. Fullt utbyggt avses kraftverket få en kapacitet på 201 MW.

Kotmale-dammen blir en stenfyllnadsdamm som täcks av ett betong­lager, en halv meter tjockt, på uppströmssidan. Dammen skall bli 85 m hög och 900 m lång samt skapa en reservoir som beräknas rymma 180 milj. kubikmeter vatten. Anläggningen omfattar vidare ett tunnelsystem med en 7,2 km lång betongklädd huvudtunnel samt en kraftstation med två, och fullt utbyggd tre, turbiner och generatorer. Projektet fömtses i sin första fas stå färdigt våren 1985.

Dammen kommer att konstmeras så att en framtida höjning medges. Därmed kan vattenmängden i reservoiren fördubblas vilket bl.a. skulle öka bevattningsmöjligheterna och förstärka dammens regleringsfunktion.

En fömndersökning av projektet gjordes av ett indiskt konsultföretag (WAPCOS) och framlades ijanuari 1978. Ett år senare ingicks ett ramavtal mellan Sri Länka och Skånska Cementgjuteriet (SCG) om utförande av byggnadsarbetena. På gmndval av fömndersökningen beräknades kostna­dema för dessa till 645 milj. kr. I detta belopp ingick inte elektriska och mekaniska arbeten, förstärknings- och gmndläggningsarbeten i tunnlar och dammschakt, prisökningar genom inflation eller kostnader för projektets finansiering.

Prop. 1981/82:215

8

I febmari 1979 slöt Sri Länka också ett avtal med ett brittiskt konsult­företag (Sir William Halcrow &margin-right:1.0pt;margin-bottom:0cm; margin-left:1.0pt;margin-bottom:.0001pt'> Under förhandlingarna mellan Sri Länka och SCG om huvudentreprena­den (underjordsarbeten och dammbyggnad) begärde Sri Länka i december 1979 närmare undersökningar av de geologiska fömtsättningama i damm­området och av valet av dammkonstruktion.

SCG erhöll kontrakt på underjordsarbetena 

(II) 

i slutet av december 1979. Kontraktssumman uppgick till 320 milj. kr. i 1979 års priser.

I löpande priser kostnadsberäknas dessa båda entreprenadkontrakt till ca 760 milj. kr. Arbetena enligt det första kontraktet är i stort sett avsluta­de. Tre Qärdedelar av sprängningsarbetena för tunnlarna var färdiga vid utgången av febmari 1982.

I febmari 1980 konstaterades att huvuddammens planerade läge var olämpligt. En panel av intemationellt framstående dammexperter tillkal­lades för att utvärdera tillgängliga undersökningar och ge råd om dammens placering och utformning. Resultatet blev att dammen flyttades ca 200 m nedströms, att dess utformnitig ändrades och att omloppstunnlarna flytta­des till flodens andra sida.

I oktober 1981 tecknade Sri Länka och SCG preliminärt kontrakt röran­de det återstående dammkontraktet (III). Kontraktssumman enligt prisni­vån för april 1981 var 855 milj. kr. Kontraktet fömtses träda i kraft inom kort. Det beräknas i löpande priser uppgå till I 200 milj. kr.

Sedan juni 1981 har Sri Länka hos ASEA gjort beställningar om fyra delleveranser av elektromekanisk utmstning (turbiner, generatorer, ställ-verksutmstning etc). Ytterligare en beställning fömtses. Tillsammans be­räknas dessa beställningar kosta 248 milj. kr. i löpande priser. Härtill kommer kostnader i lokal valuta samt utrustning för bottenutskov på tillsammans drygt 75 milj. kr.

6   Projektets kostnader

De beräknade investeringskostnaderna för projektet uppgår till ca 2 500 milj. kr. i löpande priser. Fördelningen av investeringskostnaderna i milj. kr. i löpande priser är följande. En utförUgare redovisning lämnas i bi­laga 1.

Prop. 1981/82:215

Entreprenadarbeten (SCG)

I 960

Elektriska och mekaniska arbeten (ASEA)

324

Konsultarvoden

50

Räntor under byggnadstiden

ca 157

Totalt

ca 2 491

De lokala kostnaderna för projektet motsvarar 15% av de nu aktuella totala projektkostnaderna, mot 38% år 1979. Dessa kostnader innefattar bl. a. lokal arbetskraft, underleverantörer, lokala transporter, bensin, die­sel och lokalt producerad cement och virke.

Den aktuella kostnadsberäkningen för projektet på ca 2,5 miljarder kr. inkluderar inte Sri Länkas kostnader för marklösen, röjningsarbeten, flytt­ning av bybefolkning, kraftledningar, egen administration etc.

7   Kostnadsökningar

Den totala kostnaden för Kotmale-projektet beräknades i 1978 års priser till 850 milj. kr., varav 645 milj. kr. för entreprenadarbetena. Kostnaderna för normala förstärknings- och gmndläggningsarbeten i tunnlar och dammschakt hade då inte beräknats och inte heller kostnader för projek­tets finansiering.

Ijanuari 1979, dådet s. k. ramavtalet ingicks, beräknades projektkostna­den till drygt 1,3 milj. kr. i 1979 års priser. Fördyringen hänförde sig till uppräkning för inflation samt till att vissa arbeten inräknades, som tidigare inte prissatts.

Fram till hösten 1981 steg de beräknade kostnaderna för projektet kraf­tigt. Detta var en följd av att den planerade dammen måste flyttas och av att ytterligare geologiska undersökningar föranlett förstärkningsarbeten pä ca 100 meters djup under dammen. Fördyringen hänför sig också till att vissa insatsvaror i projektet (t.ex. cement och trävirke) inte fanns lokalt tillgängliga utan måste importeras. Inflationsberäkningarna fick vidare räk­nas upp kraftigt under perioden till följd av att projektet försenades; flyttningen av den planerade dammen innebär att projektet kan tas i drift ca två år senare än urspmngligen planerat.

Sammanfattningsvis beräknas kostnaderna för entreprenadarbetena sti­ga med 1,3 miljarder kr. från 1978 års urspmngliga kalkyler till 1985, då projektet skall stå färdigt. Drygt 700 milj. kr. härav är fördyringar till följd av inflationen. Merparten av det återstående beloppet beror på tillkom­mande arbeten och kostnadsökningar för att flytta dammen.

Kostnaderna för de elektriska och mekaniska arbetena beräknades 1978 till ca 200 milj. kr. Den senaste beräkningen visar att dessa arbeten kom­mer att kosta 324 milj. kr.

Prop. 1981/82:215

10

8    Projektets finansiering

När Sri Länka 1978 begärde att få använda det svenska importstödet för finansiering av Kotmale-projektet beräknades detta täcka projektets ut­ländska kostnader under byggnadstiden. Eftersom importstödet utbetalas en gång per år arrangerades kommersiell upplåning i Sverige. En s.k. överbryggningskredit beviljades av Skandinaviska Enskilda Banken för entreprenadarbeten som måste betalas mellan importstödsutbetalningarna. Som en följd av kostnadsökningarna har det maximala kreditbeloppet höjts och kreditens löptid utsträckts.

Den kredit som beviljats för de elektriska och mekaniska arbetena täcker hela kontraktsbeloppet - fömtom normalt förskott som betalas av beställaren - vilket tillsammans med den under byggnadstiden kapitalise-rade räntan skulle amorteras efter byggnadstiden.

Krediterna har refinansierats i AB Svensk Exportkredit (SEK), som subventionerar skillnaden mellan marknadsräntan och den för SEK-kredi-ter fastställda räntesatsen. Fömtsättningen för dessa statsstödda export­krediter var att Exportkreditnämnden (EKN) åtog sig att garantera att kreditema återbetalas. Vid beslut om garanti för krediterna har EKN fömtsatt att betalningen av projektets utländska kostnader skall göras med svenskt importstöd.

8.1      Svenskt importstöd

Från 1979 och till och med budgetåret 1981/82 har totalt 307 milj. kr. av svenska biståndsmedel till Sri Länka använts för utgifter i samband med Kotmale-projektet.

Medlen har utgått inom ramen för två treåriga importstödsavtal mellan Sverige och Sri Länka. Det första avtalet för budgetåren 1979/80-1981/82 avsåg importstöd på totalt 210 milj. kr. Det andra avtalet omfattar budget­åren 1980/81-1982/83 och uppgår till totalt 250 milj. kr., varav 90 milj. kr. under 1981/82. Under avtalets två första år är 140 milj. kr. bundet till upphandling i Sverige.

8.2      Exportkrediter

För finansieringen av entreprenadarbetena erhöll Sri Länka 1979 en överbryggningskredit på högst 130 milj. kr. Ett år senare höjdes det högsta utestående kreditbeloppet till 330 milj. kr. En ytteriigare utökning av krediten till högst 720 milj. kr. skedde i april 1982 med anledning av det preliminära kontraktet om utförande av dammbyggnadsarbetena. Krediten löper till en ränta på 9,25 %. Den skall återbetalas under sju år med början senast den 15 juli 1986.

Prop. 1981/82:215

11

De elektriska och mekaniska arbetena finansieras med en kredit, som fömtses uppgå till 85 % av de totala kontraktsbeloppen på beräknade 248 milj. kr. Därtill kommer den under byggnadstiden kapitaliserade räntan. Aktuella beräkningar visar att kreditbeloppet kommer att uppgå till 234 milj. kr. med en ränta om 8,35 procent. Amorteringstiden är fyra år med början senast 15 juli 1986.

8.3 Exportkreditgarantier

Exportkreditnämnden (EKN) beslöt i februari 1979 att utfästa export­kreditgarantier för projektet efter ansökningar från SCG och ASEA. Utfäs­telsen avsåg ett högsta riskbelopp på 285 milj. kr. resp. 154 milj. kr.

I november 1979 biföll EKN höjningar av de nämnda beloppen till drygt 430 milj. kr. resp. 340 milj. kr. Bifall lämnades också till att krediten för entreprenadarbetena skulle återbetalas under tre år och för de elektriska och mekaniska arbetena under fyra år efter projektets färdigställande.

Med anledning av att SCG och Sri Länka träffat preliminär överenskom­melse om dammkontraktet i oktober 1981 ansökte SCG hos EKN om utökad sjuårig exportkreditgaranti. EKN förklarade sig beredd att utfärda garantiförbindelse för dammkontraktets kostnader, men begränsade det högsta förlustbeloppet till 550 milj. kr. vid slutet av kalenderåret 1982.

9   SIDAs förslag

SIDAs förslag till fortsatt svenskt stöd till Kotmale-projektet fömtsätter att Sri Länka med egna medel finansierar alla kostnader i lokal valuta, förskott till de svenska leverantörerna, räntor under byggnadstiden och konsultarvoden. SIDA redovisar olika altemativ till en finansieringslös­ning för projektet. Styrelsen framhåller att fortsatt stöd till projektet som är högt prioriterat av Sri Länkas regering, bör lämnas. Sverige har inte bundit sig för att biståndsfinansiera projektets totala utländska kostnader. Utan fortsatt svenskt bistånd bedöms emellertid Sri Länka få stora svårig­heter att genomföra projektet. SIDA pekar också på att beslutet om att påskynda genomförandet av Mahaweli-programmet bidragit till kostnads­ökningarna. Kotmale-projektet anses emellertid ekonomiskt bärkraftigt och kommer att spara avsevärda belopp i utländsk valuta. SIDA förordar därför att projektet finansieras med en kombination av gåvo- och kreditme­del. SIDA fömtsätter vidare att det svenska finansieringsåtagandet begrän­sas tiU högst 1436 milj. kr., vilket motsvarar det aktuella finansieringsbe­hovet i utländsk valuta. Importstöd fömtsätts utgå under budgetåren 1982/83-1985/86 för att minska Sri Länkas kapitalskuld på projektet och under budgetåren 1986/87 och 1987/88 för gåvoelementet i en förmånlig kredit. Slutligen föreslås, att Sri Länka beviljas en 12-årig exportkredit på

Prop. 1981/82:215

12

belopp som motsvarar den förmånliga krediten, som garanteras mot bi­ståndsanslagen enligt förslag i prop. 1981/82:100, bil. 6.

SIDA konstaterar att Kotmale-projektet är rimligt ur ekonomisk syn­punkt trots de betydande kostnadsfördyringarna. SIDA har emellertid lagt tyngdpunkten i sin framställning på finansieringen av projektet och inte på en bedömning av projektet som sådant. Då projektet är till hälften färdigt har SIDA inte funnit anledning att på detta stadium påta sig något projekt­ansvar. SIDA är beredd att genom utomstående expertis följa projektet, främst för att bevaka kostnadsutvecklingen.

10   Föredraganden

Sverige har sedan lång tid biståndssamarbete med Sri Länka, som blev programland 1975/76. Landet tillhör enligt väridsbanksstatistiken den fatti­gaste u-landsgmppen. Dess ekonomi är starkt beroende av jordbmks- och plantageproduktionen. Den nuvarande utvecklingspolitiken syftar till att frigöra landet från detta ensidiga råvamberoende samtidigt som jordbmket effekfiviseras med sikte på självförsörjning med ris. Landet är sedan lång tid tillbaka en etablerad demokrati vilket också avspeglas i utvecklingspoli­tiken, med dess förhållandevis starka egalitära inslag.

I likhet med mänga andra u-länder har Sri Länka drabbats hårt av de kraftiga oljeprisökningama. Oljeberoendet har samtidigt vuxit snabbt. En betydande del av den elektriska kraften måste produceras i oljeeldade anläggningar. Kostnaderna för oljeimporten stiger härigenom kraftigt och beräknas, vid mitten av 80-talet, motsvara nära hälften av de samlade ex­portinkomsterna.

Sri Länka har en stor outnyttjad vattenkraftspotential och dessutom en lång tradition när det gäller att utnyttja bevattningsanläggningar. Den stora satsningen på Mahaweli-programmet skall ses mot den bakgmnden. Ge­nomförandet av programmet innebär att konstbevattningen inom den tradi­tionella jordbmksnäringen ökar och att vattenkraftsproduktionen ger möj­ligheter till att utveckla en modern industri. Programmet fömtses få stor betydelse när det gäller att höja sysselsättningen i landet.

Mahaweli-programmet, i vilket Kotmale ingår som en central del, är högt prioriterat av den lankesiska regeringen. Dess genomförande är av avgörande betydelse för landets utveckling och programmets syfte sam­manfaller väl med målen för det svenska biståndet. Sverige har i en rad internationella sammanhang framhålUt betydelsen av ökat bistånd för att stärka u-ländemas energiförsörjning och underlätta u-ländemas omställ­ning från olja till alternativa, om möjligt inhemska, energikällor. De svens­ka insatsema pä detta område har ökat. Landsbygdsutveckling är vidare, som Jag framhöll i årets budgetproposition, ett allt viktigare område för det svenska biståndet.

Prop. 1981/82:215

13

När Sri Länkas regering år 1978 vände sig till den svenska regeringen och begärde att få använda det svenska importstödet för Kotmale-projek­tet var det, mot denna bakgmnd, rimligt att godta detta förslag. Ett fortsatt svenskt bistånd till projektet ter sig likaledes naturligt och angeläget. Det är samtidigt ett projekt där svenskt kunnande och svenska resurser tas tillvara, vilket jag finner betydelsefullt mot bakgrund av det uttalade öns­kemålet att öka återflödet av det svenska biståndet. Kotmale-projektet beräknas leda till upphandling o. dyl. i Sverige för minst 1,5 miljarder kr. och skapa ca 1000 arbetstillfällen i Sverige under fem-sex år.

Kostnaderna för Kotmale-projektet, liksom för flera av de övriga delpro­jekten i Mahaweli-programmet, har stigit kraftigt. Genomförandet av Mahaweli-programmet är en viktig orsak till att den lankesiska ekonomin nu är hårt ansträngd. Internationellt bistånd för att täcka programmets utländska kostnader har därför blivit ytterst angeläget.

Sveriges nuvarande biståndsåtagande är begränsat till en treårsperiod och det gällande importstödsavtalet löper ut vid utgången av budgetåret 1982/83. Sri Länka har begärt att få använda svenskt importstöd för återbe­talning av de kommersieUa krediter som upptagits i Sverige för projektets finansiering.

Med hänsyn till projektets storlek och inträffade kostnadsökningar är det nuvarande finansieringsarrangemanget otillfredsställande. Som förut­skickades i prop. 1981/82:100, bil 6, bör därför utformningen och omfatt­ningen av det fortsatta svenska biståndet för Kotmale-projektet nu närma­re regleras. Överenskommelse härom bör ingås med Sri Länkas regering i samband med de förhandlingar om biståndssamarbetet med Sri Länka, som skall äga rum under 1982.

Jag delar SIDAs bedömning att en kombination av gåva och kredit är den lämpligaste lösningen för den fortsatta finansieringen av Kotmale-projektet. Detta fömtsätter att Sri Länka påtar sig ett betydande betal­ningsansvar, som dock bör avpassas så att det är förenligt med principerna för det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan Sri Länka och Sverige. Jag ansluter mig också tiU SIDAs påpekande att hänsyn måste tas till Sri Länkas ansträngda betalningssituation.

I likhet med SIDA anser jag att Sri Länka, i huvudsaklig överensstäm­melse med nuvarande åtaganden, med egna medel finansierar 1) alla kost­nader i lokal valuta, 2) förskott till de svenska leverantörerna, 3) räntor under byggnadstiden och 4) konsultarvoden. SIDA har beräknat det däref­ter återstående finansieringsbehovet i utländsk valuta till 1436 milj. kr. Enligt de senaste kostnadsberäkningarna uppgår finansieringsbehovet till 1425 milj. kr. i enlighet med bilaga 1.

Jag anser att svenskt bistånd bör utgå för projektet under ytterligare sex budgetår (1982/83-1987/88). Vidare förordar jag, i enlighet med SIDAs förslag, att ett högsta belopp för det svenska finansieringsåtagandet vad gäller Kotmale-projektet anges. Jag förordar att detta belopp bestäms till

Prop. 1981/82:215

14

totalt högst 7 595 m///'. kr., inklusive det belopp om 307 milj. kr. som t. o.m. budgetåret 1981/82 utbetalats och använts för projektet. Återstående be­lopp om 1088 milj. kr. bör avsättas som en del av landramen för Sri Länka under de nämnda sex budgetåren. Detta förslag innebär att svenska bi­ståndsmedel till Kotmale-projektet uppgår till omkring 55 procent av pro­jektets totala kostnader. Hämtöver beräknar jag ett medelsbehov om 20 milj. kr. under vardera budgetåren 1982/83 och 1983/84 för ändamålsbe-stämt bistånd till Sri Länka. Jag anser att detta bistånd bör öka endast i ringa omfattning under den period då finansieringen av Kotmale-projektet belastar biståndsanslagen.

Beloppet om 1 088 milj. kr. föreslås fördelas över budgetåren 1982/83-1987/88 enligt följande:

1982/83

135 milj. kr.

1983/84

190 milj. kr.

1984/85

250 milj. kr.

1985/86

260 milj. kr.

1986/87

150 milj. kr.

1987/88

103 milj. kr.

1088 milj. kr.

För att 135 milj. kr. skall kunna utgå från medelsramen för utvecklings­samarbete med Sri Länka under budgetåret 1982/83 måste denna höjas från 115 milj. kr. till 155 milj. kr. Jag föreslår att medelsramen bestäms i enlighet därmed.

De medel jag här föreslagit skall anvisas för den aktuella sexårsperioden bör användas för att bestrida huvuddelen av investeringskostnaderna för entreprenadarbetena. Detta förslag förutsätter att den av AB Svensk Ex­portkredit (SEK) redan beviljade exportkrediten för de elektriska och mekaniska arbetena utnyttjas. Kreditbehovet beräknas till 234 milj. kr. Jag avser föreslå regeringen att denna kredit garanteras mot biståndsanslagen. Det bör ankomma på Sri Länka att, utöver de tidigare nämnda åtagandena, med egna medel betala räntor och amorteringar på denna kredit. Vidare bör det ankomma på Sri Länka att betala återstoden av investeringskostna-dema för entreprenaddelen som beräknas till ca 100 milj. kr. och de räntekostnader på denna del som uppkommer efter byggnadstiden, dvs. under 1986/87 och 1987/88.

Med den föreslagna finansieringslösningen, som innefattar tillskott av biståndsmedel om 1088 milj. kr., utnyttjande av den nyssnämnda krediten och ett vidgat ansvar för Sri Länka att erlägga betalning med egna medel, föreligger inte behov av en förmånlig kredit för finansiering av Kotmale-projektet. För en bedömning av denna finansieringslösning jämför jag i det följande med det för Sri Länka fördelaktigaste finansieringsförslaget som redovisats av SIDA, och som återgivits i bilaga 2 och 3.

För Sri Länka innebär förslaget till finansieringslösning bl. a. att:

1. De totala kostnaderna för projektet begränsas genom att den uppar-

Prop. 1981/82:215

15

betade kapitalskulden under byggnadstiden minskas. Därmed reduceras finansieringsbehovet efter byggnadstiden vad gäller entreprenadarbetena till två år mot 12 år om en förmånlig kredit utnyttjades. Beräknat till nuvärde med en diskonteringsränta på 10% minskar de totala utbetalning­arna för projektet med ca 175 milj. kr.

2.

För Sri Länka minskar därmed de betalningar som landet skall göra med egna medel med 155 milj. kr., beräknat till nuvärdet.

3.

Sri Länkas ränteutgifter under byggnadstiden, då landets ekonomi kommer att vara hårt ansträngd, halveras och beräknas uppgå till totalt ca 65 milj. kr.

4.

Krediten för de elektriska och mekaniska arbetena har en amorte­ringstid på fyra år. Återstående kostnader för entreprenadarbetena fömt­sätts betalas under två år efter byggnadstiden. Detta innebär att Sri Länka under budgetåren 1986/87 och 1987/88 åläggs en större betalningsbörda än med något av SIDAs förslag. Den beräknas dock inte överstiga den bespa­ring som projektet medför genom att kostnadema för oljeimporten kan begränsas.

För Sverige innebär förslaget bl. a. följande:

1.   Den finansieringslösning som jag här föreslagit innebär en ökad total

belastning på biståndsanslaget med 95 milj. kr. jämfört med SIDAs förslag

(jfr bilaga 2). Härvid har jag utgått ifrån att SIDAs förslag motsvaras av ett

totalt biståndsbehov på 1 300 milj. kr. Den av SIDA fömtsedda avkastning­

en (till 12%) på de biståndsmedel som skall avsättas för subventionen av

en förmånlig kredit, innebär att biståndsanslagen tillgodogör sig medel som

belastar den svenska statsbudgeten över andra anslag. Jag anser att en

sådan konstmktion inte bör användas. I en jämförelse mellan olika finan­

sieringsmöjligheter måste därför SIDAs beräkningar höjas med ca 30 milj.

kr. från ett totalt biståndsbehov om 1267 milj. kr.

2.

Det totala beloppet av svenska statliga medel för projektet minskar. Detta sker genom att SEKs subvention minskar kraftigt till ett nuvärdes-beräknat belopp om drygt 100 milj. kr., jämfört med ca 210 milj. kr. med nuvarande kredituppläggning och med 243 milj. kr. med SIDAs finansie­ringsförslag. En sådan minskad belastning på SEK-systemet är generellt önskvärd.

3.

Fördelningen av biståndsmedel över de sex budgetåren har utformats så att beloppen mot slutet av perioden är relativt låga. Därmed skapas ett mera realistiskt utgångsläge för framtida diskussioner om det svenska biståndet till Sri Länka efter det att Kotmale-projektet har betalats. Den tillfälliga höjningen av landramen för Sri Länka, som följer av finansie­ringsförslaget, får ses som ett resultat av strävandena att minska de sam­lade kostnaderna för detta speciella projekt.

Jag anser det också rimligt att vissa andra åtgärder vidtas för att medver­ka till att projektet kan färdigställas inom den tid som nu förutses, dvs under våren 1985. Sri Länka har självfallet även fortsättningsvis det slut-

Prop. 1981/82:215

16

liga ansvaret för projektet. Med det svenska bidrag till finansieringen, som jag här föreslagit, anser jag det emellertid angeläget att man från svensk sida aktivt bevakar projektets kostnadsutveckling och vidare medverkar till att kostnadseffektiva lösningar söks på olika tekniska frågeställningar som kan uppkomma under byggnadstiden. Jag avser föreslå regeringen att SIDA ges i uppdrag att skyndsamt utse oberoende experter och ge dem sådant uppdrag.

Förslaget om att det svenska bidraget till finansieringen av Kotmale-projektet bestäms till totalt högst 1 395 milj. kr. innebär att Sverige gör en betydande ansträngning för att projektet skall kunna färdigställas. Det skall också ses som ett uttryck för det svenska stödet för Sri Länkas ambitiösa utvecklingsprogram. Tonvikten vad gäller medelsfördelningen ligger därvid på en period då huvuddelen av projektkostnadema uppstår och då Sri Länkas ekonomi fömtses vara hårt ansträngd. Storleken på det internationella biståndsflödet till Sri Länka under denna period kommer att vara avgörande för om den utvecklingsansträngning som landet nu gör skall ge resultat.

11    Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen att

1.      godkänna att det högsta beloppet för det svenska finansierings-

åtagandet för Kotmale-projektet i Sri Länka bestäms till 1395

milj. kr., inklusive det belopp om 307 milj. kr. som t.o.m.

budgetåret 1981/82 utbetalats för projektet,

2.

godkänna att ett belopp om 1088 milj. kr. skall lämnas av bi­ståndsmedel budgetåren 1982/83-1987/88 med den i det föregåen­de angivna fördelningen mellan budgetåren,

3.

godkänna uppläggningen av finansieringen av projektet,

4.

bemyndiga regeringen att träffa överenskommelse med Sri Län­kas regering om det föreslagna stödet,

5.

anvisa ytterligare 40 milj. kr. för anslaget C 2. Bilateralt utveck­lingssamarbete, anslagsposten Sri Länka för budgetåret 1982/83.

12   Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra­ganden har lagt fram.

Prop. 1981/82:215

17

Bilaga 1 Investeringsbudget och finansieringsbehov, milj. f-

Utländsk valuta

Lokal valuta

Total kostnad

Investeringsbudget

A.

Entreprenadarbeten

1640

320

1960

1.   Anläggnings- och underjordsarbeten

2.   Dammbyggnadsarbeten

610 1030

150 170

760 1200

B.

Elektriska och mekaniska arbeten

280

44

324

3.   ASEA-kontrakt

4.   Övrigt kontrakt (utskovsarbeten etc).

248 32

44

292

32

C.

Konsultarvoden

50

50

D.

Räntor under byggnadstiden

157

157

5. Entreprenadarbeten

130

130

6. Elektriska och mekaniska arbeten

27

27

E.

Totalt

2127

364

2491

Finansieringsbehov

F.    Entreprenadarbeten

(1 640 - förskott pä 142)

1498

G.   Elektriska och mekaniska arbeten

(248 - förskott på 37)

211

H.

Räntor under byggnadstiden

Kapitaliserad ränta på elektriska och mekaniska arbeten (85% av 27)

23

1732

Avgår:   Svenskt importstöd t.o.m. 1981/82

307

Totalt att finansiera

1425

Prop. 1981/82:215

18

Bilaga 2 Finansieringslösning, milj. kr.

SIDAs

Före-

förslag

draganden

1. Finansieringsgap

Avgår: Elektriska och mekaniska arbeten

2. Bistånd 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

Sri Länka betalar:

3.     Förmånlig kredit/SEK-kredit

Ränta

Amorteringstid Amortering/år

4.

Övrigt; under två år efter byggnadstiden: ränta på entreprenadkredit, totalt återstår på entreprenaddelen, totalt

5.

Summa biståndsfinansiering: T.o.m. 1981/82

1982/83-1987/88

436

1425

-

234'

1191

135

135

145

190

155

250

165

260

185

150

208

103

993

1088

836

234

1%

8,35%

12 

å

r

4 

ä

r

70

59

_

ca 41

-

103

307

307

993

1088

1300

1395

' Kontraktsbelopp (248) - förskott (37) -I- kapitaliserad ränta (23) = 234

 Används för räntesubvention av en förmånlig kredit. Beloppen förutsätter ingen

avkastning vilket förklarar avvikelsen från SIDAs beräkningar om 175 milj. kr. och

185 milj. kr. för respektive budgetår.

' I detta belopp ingår bl.a. tilläggskostnad p.g.a. sen start och bonus vid tidig

avslutning.

Prop. 1981/82:215

19

Bilaga 3 Nuvärdesberäkningar av projektkostnader, milj. kr.

SIDAs förslag

Före­draganden

A. Sri Länkas utbetalningar

1.

Kostn. i lokal valuta under byggtid

2.

Konsultarvoden och rest. el/mek arbeten

3.

Förskott till SCG och Asea

4.

Räntor under byggtid

5.

Amorteringar förmånlig kredit

6.

Räntor på förmånlig kredit

7.

Amorteringar pä kredit för el/mek arbeten

8.

Ränta på el/mek-kredit efter byggtid

9.

Återstående kostnader på entreprenaddelen

10. Ränta på entreprenaddelen efter byggtid

B. Svenska biståndsutbetalningar

1.

Importstöd 1979-81/82

2.

Importstöd 82/83-87/88

C. Subventioner via SEK-systemet

1.        Räntor under byggtid

2.        Räntor under kredittid

D. Totala utbetalningar

därav: Sri Länka

svenskt bistånd SEK-subvention

356

356

101

101

179

179

90

49

338

-

29

-

-

130

-

32

_

65

-

26

1093

938

385

385

716

835

1101

1220

93

74

150

29

243

103

2437

2261

45%

41%

45%

54%

10%

5%

Anm:

* Nuvärde: jan. 1982, diskontering till 10%

Norstedts Trvckeri, Stockholm 1982