Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering. Openleggen Donkse Beek in Prinshoeveweg te Ekeren. Verrekening 1. Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 juni 2021 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 3/11 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering. Openleggen Donkse Beek in Prinshoeveweg te Ekeren. Verrekening 1. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 24 juni 2021 Bevoegdheid Artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Juridische context Artikel 41, §1, 2° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Feitelijke context en verantwoording Uw raad keurde op 28 november 2019 het bestek DWPR-2012-0020-UI07-OVHO01 en de wijze van gunnen goed voor Uitvoering - Openleggen Donkse Beek in Prinshoeveweg te Ekeren . In zitting van 20 februari 2020 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan nv Colas Noord uit Heusden-Zolder voor een bedrag van 649 551,76 EUR, btw inb e grepen. Door de dienst Integraal Waterbeleid werd verrekening 1 opgemaakt voor een bedrag van 16 948 ,39 EUR, btw i n begrepen. Deze verrekening is noodzakelijk omdat in de uitvoeringsfase het ontwerp voor het openleggen van de beek volledig moest worden aangepast door de ligging van diverse nutsleidingen. Verantwoording Ter hoogte van de Prinshoeveweg was de Donkse Beek een volledig ingebuisde waterloop. De rioleringswerken (Water-Link OV, Aquafin) en herinrichting van de straat (stad Antwerpen, district Ekeren) vormden de aanleiding om de waterloop terug in open bedding te leggen. In zitting van de deputatie van 14 november 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen Water-link OV, de provincie Antwerpen en het district Ekeren betreffende de studieopdracht en het uitvoeringsdossier voor het Water-link project te Ekeren aan de Prinshoeveweg. Water-Link OV treedt op als opdrachtgevend bestuur bij de procedure, gunning en uitvoering. Studiebureau Arcadis Belgium N.V. werd aangesteld als ontwerper. Reeds in de ontwerpfase was het duidelijk dat, rekening houdend met de opbouw van de straat, er weinig ruimte was voor de waterloop. Het ontwerp voorzag daarom één verticale oever bestaande uit een stalen damwand en één schuine oever verstevigd met schanskorven. Bij de start van de werken zijn sonderingen uitgevoerd om de exacte ligging van aanwezige nutsleidingen te bepalen. Hierbij werd vastgesteld dat de ligging van een aantal nieuwe nutsleidingen niet overeenstemde met de plannen. Het heien van damplanken was daarmee niet mogelijk. In de uitvoeringsfase werd daarom, rekening houdend met de nieuwe gegevens, gezocht naar een alternatief om de waterloop alsnog in open bedding te leggen. In plaats van een stalen damwand viel de keuze op prefab betonnen grachtelementen. Dit betreft enerzijds een wijziging van het ontwerp, maar anderzijds ook een wijziging van de uitvoering en gebruikte materialen. Wat betreft de uitvoeringskost resulteert dit zowel in werken in min als in meer. Ten laste van de provincie: Werken in min: 358 065,38 EUR excl. BTW; Werken in meer: 372 072,31 EUR excl. BTW; Netto in meer: 14 006,93 EUR excl. BTW. Gezien het ontwerp in uitvoeringsfase aanzienlijk wordt gewijzigd moet deze aan de provincieraad voorg e legd worden . Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan verr e kening 1 voor een bedrag van 16 948 ,39 EUR , btw i n begrepen. De documenten zijn bijgevoegd in sindala . 6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen 6.5 Tegen 2030 het geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte grensoverschrijdende samenwerking 6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zi t ting van 3 juni 2021. Financiële aspecten De kosten voor deze verrekening zijn 16 948,39 EUR, btw i n begrepen. Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer meerjarige bestelling 2021008663 . Jaar Bedrag Krediet beschikbaar Totaal incl. wijzigingen in aanvraag 2021 16.948,39 301.640,15 5.938.330,96 2022 0,00 2.026.361,91 5.000.000,00 2023 0,00 3.395.283,59 4.000.000,00 2024 0,00 3.489.000,05 3.500.000,00 2025 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 totaal 16.948,39 12.712.285,70 21.938.330,96 BESLUIT: Enig artikel : Goedgekeurd wordt verrekening 1 mbt de o penlegging van de Donkse Beek in de Prinshoeveweg te Ekeren , opgedragen aan nv Colas Noord uit Heusden-Zolder voor een bedrag van 16 948,39 EUR, btw inb e grepen.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Schoon water en sanitair
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Subdoelen:
Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen