Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering. Openleggen Donkse Beek in Prinshoeveweg te Ekeren. Verrekening 2. Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 juni 2021 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 3/12 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering. Openleggen Donkse Beek in Prinshoeveweg te Ekeren. Verrekening 2. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 24 juni 2021 Bevoegdheid Artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Juridische context Artikel 41, §1, 2° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Feitelijke context en verantwoording Uw raad keurde op 28 november 2019 het bestek DWPR-2012-0020-UI07-OVHO01 en de wijze van gunnen goed voor Uitvoering - Openleggen Donkse Beek in Prinshoeveweg te Ekeren . In zitting van 20 februari 2020 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan nv Colas Noord uit Heusden-Zolder voor een bedrag van 649 551,76 EUR, btw inb e grepen. Door de dienst Integraal Waterbeleid werd verrekening 2 opgemaakt voor een bedrag van 101 348,84 EUR, btw i n begrepen. Deze verrekening is noodzakelijk om d eze opdracht te kunnen realiseren en om dat ze ten laste is van de pr o vincie Antwerpen . Verantwoording Ter hoogte van de Prinshoeveweg is de Donkse Beek een volledig ingebuisde waterloop. De rioleringswerken (Water-Link OV, Aquafin) en herinrichting van de straat (stad Antwerpen, district Ekeren) vormen de aanleiding om de waterloop terug in open bedding te leggen. In zitting van de deputatie van 14 november 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen Water-link OV, de provincie Antwerpen en het district Ekeren betreffende de studieopdracht en het uitvoeringsdossier voor het Water-link project te Ekeren aan de Prinshoeveweg. Water-Link OV treedt op als opdrachtgevend bestuur bij de procedure, gunning en uitvoering. Studiebureau Arcadis Belgium N.V. werd aangesteld als ontwerper. De Donkse Beek ligt ingebuisd onder de Prinshoeveweg. Om de waterloop terug in open bedding te leggen, moest eerst de volledige inbuizing worden uitgebroken. Tijdens de opbraakwerken is gebleken dat de afmetingen van de bestaande koker veel massiever uitvallen dan werd aangenomen bij de opmaak van het aanbestedingsdossier en zoals werd begroot in het sloopopvolgingsplan (SOP). Voor de hoeveelheid aan op te breken massieven, die niet voorzien zijn in het hoofdwerk, wordt een aparte post opgenomen in deze verrekening. Tijdens de opbraakwerken is tevens gebleken dat er aanzienlijk meer slib zat in de koker dan werd aangenomen bij opmaak van het aanbestedingsdossier. Voor de hoeveelheid af te voeren slib, die niet voorzien zijn in het hoofdwerk, wordt een aparte post opgenomen in deze verrekening. Deze verrekening betreft enkel werken in meer. Voor deze verrekening zal er een extra uitvoeringstermijn toegekend worden van 5 werkdagen. Omdat de uitgave door de verrekening meer dan 10% bedraagt van het gunnings bedrag , moet deze aan de provincieraad voorg e legd worden . Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan verr e kening 2 voor een bedrag van 101 348,84 EUR , btw i n begrepen. De documenten zijn bijgevoegd in sindala . 6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen 6.5 Tegen 2030 het geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte grensoverschrijdende samenwerking 6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zi t ting van 3 juni 2021. Financiële aspecten De kosten voor deze verrekening zijn 101 348,84 EUR, btw i n begrepen. Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer meerjarige bestelling 2021008666 . Jaar Bedrag Krediet beschikbaar Totaal incl. wijzigingen in aanvraag 2021 10.134,89 291.505,26 5.938.330,96 2022 91.213,95 1.935.147,96 5.000.000,00 2023 0,00 3.395.283,59 4.000.000,00 2024 0,00 3.489.000,05 3.500.000,00 2025 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 totaal 101.348,84 12.610.936,86 21.938.330,96 BESLUIT: Enig artikel : Goedgekeurd wordt verrekening 2 mbt de open legging van de Donkse Beek in de Prinshoeveweg te Ekeren , opgedragen aan nv Colas Noord uit Heusden-Zolder voor een bedrag van 101 348,84 EUR, btw inb e grepen.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Schoon water en sanitair
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Subdoelen:
Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen