Fietsostrade F105 Herentals - Balen. Voorwaardelijk deel infrastructuur – meerkosten. Goedkeuring

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2022 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/10 Fietsostrade F105 Herentals - Balen. Voorwaardelijk deel infrastructuur – meerkosten. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 24 november 2022 Bevoegdheid Artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de bevoegdheid van de provincieraad. Juridische context De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013, meer bepaald artikel 38/2. Feitelijke context en verantwoording Met de aanleg van de infrastructuurwerken bleek het uitvoeringsscenario niet volledig uitvoerbaar zoals beschreven in het bestek. De aanpassingen nodig om de infrastructuur uitvoerbaar te maken zorgden voor aanvullende werken die de dienst Mobiliteit niet kon voorzien in het bestek. Deze aanvullende werken, die aanleiding geven tot bijkomende verrekeningen, samen met de extreme prijsstijgingen (herzieningscoëfficient) zorgen ervoor dat de budgetten overschreden zijn. Door de huidige economische situatie resulteert dit momenteel in zeer grote herzieningscoëfficiënten. Rekening houdend met het feit dat de aanbesteding dateert van 24 april 2018, bedraagt de huidige herzieningscoëfficiënt nu reeds 35%. Dit betekent dat de aannemer voor elke 100,00 EUR uitgevoerd werk, recht heeft op 135,00 EUR. Een overzicht van de aanvullende werken: Verwerken en storten van kolengruis Grondverbetering met Stabilenka en geogrid Beschoeiing d.m.v. Berlinerwand t.h.v. fietsbrug Molderloopstraat - cabine Infrabel Keerwanden tussen de fietsbruggen over de Molderloopstraat en het kanaal Kwaadmechelen-Dessel Houten funderingspalen onder keerwanden Bovenbuis plaatsen op omheining keerwand. XXX Procedurele vormvereisten De deputatie heeft dit verslag goedgekeurd in zitting van 3 november 2022. Financiële aspecten De geplande uitgaven die gepaard gaan met deze meerkosten en herzieningskosten worden geraamd op 4.949.970,17 EUR inclusief btw. Deze uitgaven worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. BBC actieplan : AP Fietsinfrastructuur: we zetten in op infrastructuur voor fietsers. BBC actie : A DMOB Fietsostrades: we leggen fietsostrades aan. BESLUIT: Artikel 1 : De provincieraad neemt kennis van de verrekeningen ten gevolge van de aanvullende werken en de prijsherzieningen voor het voorwaardelijke deel van de aanleg van de infrastructuurwerken voor de fietsostrade F105 Herentals – Balen. De totale meerkosten en herzieningskosten worden geraamd op 4.949.970,17 EUR incl. btw. Artikel 2 : De provincieraad keurt de aanvullende werken van het voorwaardelijke deel van de aanleg van de infrastructuurwerken voor de fietsostrade F105 Herentals-Balen goed. Bijlagen: Deputatiebesluit van 15 december 2011 gunning studiebureau Deputatiebesluit van 2 maart 2017: goedkeuring ontwerp en uitbreiding opdracht Provincieraadsbesluit van 23 maart 2017: goedkeuring fietsostrade Herentals-Balen - ontwerpplannen, keuze van gunningswijze, bestek, raming, addendum aan de samenwerkingsovereenkomst, aanvullende diensten, verhoging vastlegging Deputatiebesluit van 31 januari 2019: gunning vast gedeelte Deputatiebesluit van 2 juli 2020: gunning voorwaardelijk gedeelte Brieven van 9 juli 2021 en 24 maart 2022 betreffende de prijsstijgingen en leveringsproblemen van materialen Verantwoordingstukken van de verrekeningen 1 en 28


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Duurzame steden en gemeenschappen

Subdoelen:
Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen