Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida “Oʻrta shaharlarni kompleks rivojlantirish” loyihasini amalga oshirishga doir chora-tadbirlar toʻgʻrisida
(resolution, 2024-02-02)

Shahar infratuzilmasini boshqarish samaradorligini oshirish va kompleks takomillashtirish, oʻrta shaharlar aholisi uchun servis xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini taʼminlash, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatiga zamonaviy texnik, moliyaviy va boshqaruv vositalarini joriy etish orqali ularning salohiyatini kuchaytirish maqsadida: 1. Maʼlumot uchun qabul qilinsinki: 2018-yil 18-dekabrda Jahon bankining Direktorlar kengashi tomonidan “Oʻrta shaharlarni kompleks rivojlantirish” dastlabki loyihasini (keyingi oʻrinlarda — loyiha) amalga oshirish uchun Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining (keyingi oʻrinlarda — XTTB) 100 mln AQSH dollari miqdoridagi qarz mablagʻlarini Oʻzbekiston Respublikasiga taqdim etish maʼqullangan; loyiha doirasidagi tajriba-sinov shaharlari sifatida Yangiyoʻl (Toshkent viloyati), Kogon (Buxoro viloyati) va Chortoq (Namangan viloyati) belgilangan. 2. Quyidagilar loyihani moliyalashtirish manbalari etib belgilansin: XTTBning 5 yillik imtiyozli davrni qoʻshib hisoblaganda qaytarish muddati 30 yil boʻlgan 100 mln AQSH dollari miqdoridagi qarz mablagʻlari; Oʻzbekiston Respublikasining soliq va bojxona imtiyozlaridan, shuningdek, koʻchib oʻtish boʻyicha xarajatlarni qoplashdan iborat ekvivalenti 24,12 mln AQSH dollari miqdoridagi hissasi. 3. Belgilansinki: Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi loyihaning oʻz vaqtida amalga oshirilishi, shuningdek, XTTB qarz mablagʻlaridan maqsadli va samarali foydalanish uchun masʼul ijro etuvchi organ hisoblanadi; loyihani amalga oshirish doirasida XTTB qarz mablagʻini soʻndirish, shuningdek, foizlar, vositachilik haqi va boshqa chiqimlarni toʻlash bilan bogʻliq xarajatlar Oʻzbekiston Respublikasining Davlat budjeti va tegishli viloyatlarning mahalliy budjetlari mablagʻlari hisobidan teng ulushlarda qoplanadi. 4. Quyidagilar: “Oʻrta shaharlarni kompleks rivojlantirish” loyihasining asosiy texnik-iqtisodiy parametrlari 1-ilovaga muvofiq; “Oʻrta shaharlarni kompleks rivojlantirish” loyihasini amalga oshirish uchun jalb etilgan Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining qarz mablagʻlari boʻyicha asosiy qarzni soʻndirish, foizlar va vositachilik haqini toʻlashning prognoz grafigi 2-ilovaga muvofiq; 2019 — 2021-yillarda “Oʻrta shaharlarni kompleks rivojlantirish” loyihasini amalga oshirishga doir “Yoʻl xaritasi” 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 5. “Oʻrta shaharlarni kompleks rivojlantirish” loyihasini amalga oshirish boʻyicha ishchi komissiya (keyingi oʻrinlarda — Ishchi komissiya) 4-ilovaga muvofiq tarkibda tuzilsin va uning zimmasiga quyidagi vazifalar yuklansin: loyihani samarali amalga oshirish, “Yoʻl xaritasi”da koʻzda tutilgan chora-tadbirlarni jadal ishlab chiqish va obyektlarni tezkorlik bilan ishga tushirishni taʼminlash; loyiha doirasidagi loyihalarning sifatli saralab olinishi, ekspertizadan oʻtkazilishi va oʻz vaqtida amalga oshirishga tayyorlanishini taʼminlash, ajratilayotgan mablagʻlardan samarali foydalanish ustidan nazorat qilish; har bir loyiha va umuman butun loyihaning amalga oshirilishini muntazam koʻrib chiqish va zarur hollarda, ularni samarali va oʻz vaqtida amalga oshirishni taʼminlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritish; joylarga chiqqan holda, loyiha doirasidagi ishlarning oʻz vaqtida va sifatli bajarilishi boʻyicha shaxsiy nazoratni taʼminlash va zarur choralar koʻrish. 6. Loyihani amalga oshirish davrida quyidagilar: belgilangan tartibda shakllantiriladigan roʻyxatlarga muvofiq olib kiriladigan tovarlar (xarid qilinadigan ishlar, xizmatlar) va transport vositalari, jihozlar, texnologiyalar va materiallar — bojxona toʻlovlaridan (bojxona yigʻimlaridan tashqari), shu jumladan ular “vaqtinchalik chetdan olib kelish” bojxona rejimida rasmiylashtirilganda — davriy bojxona toʻlovlaridan, shuningdek, avtotransport yigʻimlaridan; Oʻzbekiston Respublikasining yuridik shaxslari-norezidentlari — yuridik shaxslardan olinadigan foyda soligʻini toʻlashdan; Oʻzbekiston Respublikasining jismoniy shaxslari-norezidentlari — jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soligʻini toʻlashdan ozod etilsin. 7. Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi loyihani amalga oshirishni samarali tashkil etish uchun: Toshkent shahrida loyihani amalga oshirish boʻyicha bosh guruhni, shuningdek, tajriba-sinov shaharlarida loyihani amalga oshirish boʻyicha hududiy guruhlarni tashkil etsin; Jahon bankining ijtimoiy va ekologik himoyalash tamoyillarini hisobga olgan holda, loyiha komponentlarini amalga oshirish va moliyalashtirish jadvalida ehtimoliy oʻzgarishlar yuz berishi munosabati bilan ishlarni tashkil etishda hadli yondashuvni taʼminlasin. 8. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi: bir hafta muddatda belgilangan tartibda loyihaning texnik-iqtisodiy asosini tasdiqlasin, shuningdek, kelgusida Oʻzbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligining asoslantirilgan takliflariga koʻra unga zarur tuzatishlar kiritsin; Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-iyuldagi “Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-3857-son qaroriga muvofiq, loyihani amalga oshirishning samarali monitoringini taʼminlasin va qonunchilik talablarini buzganligi uchun mansabdor shaxslarga nisbatan tegishli javobgarlik choralarini koʻrsin. 9. Oʻzbekiston Respublikasi Hisob palatasi: loyihaning toʻla-toʻkis va oʻz vaqtida amalga oshirilishi, shuningdek, loyiha doirasida ajratiladigan moliyaviy mablagʻlardan maqsadli foydalanilishi ustidan tizimli monitoring oʻrnatsin; har chorakda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihaning amalga oshirilishi toʻgʻrisida axborot kiritsin. 10. Oʻzbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi loyihani amalga oshirish doirasida belgilangan tartibda loyiha-smeta hujjatlari davlat ekspertizasidan oʻtkazilishini, shuningdek, qurilish-montaj ishlarini bajarish sifati ustidan lozim darajada davlat arxitektura-qurilish nazorati oʻrnatilishini taʼminlasin. 11. Oʻzbekiston Respublikasi Kambagʻallikni qisqartirish va bandlik vazirligi Iqtisodiyot va moliya vazirligining buyurtmanomalariga binoan loyihani amalga oshirishda ishtirok etuvchi xorijiy mutaxassislarni Oʻzbekiston Respublikasiga jalb etish uchun belgilangan tartibda ruxsatnomalar berishni (uzaytirishni), shuningdek, mazkur xorijiy mutaxassislarga Oʻzbekiston Respublikasi hududida mehnat faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun tasdiqnomalar berishni (uzaytirishni) taʼminlasin. 12. Oʻzbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qoʻmitasi belgilangan tartibda tegishli loyiha hujjatlarining davlat ekologik ekspertizasidan oʻtkazilishini va loyihani amalga oshirish doirasida tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan davlat nazorati oʻrnatilishini taʼminlasin. 13. Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi belgilangan tartibda Oʻzbekiston Respublikasi va Jahon banki oʻrtasidagi qarz bitimi boʻyicha tegishli yuridik xulosa bersin. 14. Oʻzbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi belgilangan tartibda tegishli loyiha hujjatlarining ekspertizadan oʻtkazilishini va loyihani amalga oshirish doirasida madaniy meros obyektlarini muhofaza qilishga qaratilgan qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan davlat nazorati oʻrnatilishini taʼminlasin. 15. Toshkent, Buxoro va Namangan viloyatlari, Yangiyoʻl, Kogon shaharlari va Chortoq tumani hokimliklari loyihani toʻla-toʻkis amalga oshirish uchun barcha zarur hujjatlar sifatli ishlab chiqilishi va loyihani amalga oshirish guruhlariga oʻz vaqtida kiritilishini belgilangan tartibda taʼminlasin. 16. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi oʻrinbosari A.J. Ramatov, Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining oʻrinbosari E.M. Gʻaniyev va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi R.A. Gʻulomov zimmasiga yuklansin. T/r Komponent nomi Oʻlchov birligi Jami Shu jumladan: XTTB qarz mablagʻlari Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablagʻlari 1. Shahar xizmatlarini takomillashtirish va shahar jamoat joylarini yaxshilash mln AQSH dollari 98,44 78,70 19,74 2. Institutsional salohiyatni kuchaytirish va texnik yordam mln AQSH dollari 17,40 14,50 2,90 3. Loyihani amalga oshirishni qoʻllab-quvvatlash (5 yil davomida) mln AQSH dollari 2,19 1,87 0,32 4. Koʻzda tutilmagan xarajatlar mln AQSH dollari 6,09 4,93 1,16 Jami: 124,12 100,00 24,12 Qarz miqdori 100 000 000 AQSH dollari Qarzni qaytarish muddati 30 yil Imtiyozli davr 5 yil Foiz stavkasi 2,50 foiz Majburiyat yigʻimi (komissiya) yillik 0,25 foiz Bir martalik yigʻim (komissiya) qarz summasidan 0,25 foiz Asosiy qarzning toʻlov miqdori Foizlar* Majburiyat yigʻimi Bir martalik yigʻim Jami Toʻlov 1. 15.05.2019 250 000,00 250 000,00 125 000,00 15.11.2019 3 775,00 125 000,00 128 775,00 64 387,50 2. 15.05.2020 12 080,00 124 687,50 136 767,50 68 383,75 15.11.2020 53 907,00 124 000,00 177 907,00 88 953,50 3. 15.05.2021 95 734,00 120 537,50 216 271,50 108 135,75 15.11.2021 156 134,00 117 075,00 273 209,00 136 604,50 4. 15.05.2022 237 088,88 112 075,00 349 163,88 174 581,94 15.11.2022 393 543,75 105 373,44 498 917,19 249 458,59 5. 15.05.2023 549 998,63 92 421,88 642 420,50 321 210,25 15.11.2023 740 277,50 79 470,31 819 747,81 409 873,91 6. 15.05.2024 2 000 000,00 930 556,38 63 718,75 2 994 275,13 1 497 137,56 15.11.2024 2 000 000,00 1 097 581,25 47 967,19 3 145 548,44 1 572 774,22 7. 15.05.2025 2 000 000,00 1 264 606,13 31 640,63 3 296 246,75 1 648 123,38 15.11.2025 2 000 000,00 1 419 400,00 15 314,06 3 434 714,06 1 717 357,03 8. 15.05.2026 2 000 000,00 1 389 200,00 3 389 200,00 1 694 600,00 15.11.2026 2 000 000,00 1 359 000,00 3 359 000,00 1 679 500,00 9. 15.05.2027 2 000 000,00 1 328 800,00 3 328 800,00 1 664 400,00 15.11.2027 2 000 000,00 1 298 600,00 3 298 600,00 1 649 300,00 10. 15.05.2028 2 000 000,00 1 268 400,00 3 268 400,00 1 634 200,00 15.11.2028 2 000 000,00 1 238 200,00 3 238 200,00 1 619 100,00 11. 15.05.2029 2 000 000,00 1 208 000,00 3 208 000,00 1 604 000,00 15.11.2029 2 000 000,00 1 177 800,00 3 177 800,00 1 588 900,00 12. 15.05.2030 2 000 000,00 1 147 600,00 3 147 600,00 1 573 800,00 15.11.2030 2 000 000,00 1 117 400,00 3 117 400,00 1 558 700,00 13. 15.05.2031 2 000 000,00 1 087 200,00 3 087 200,00 1 543 600,00 15.11.2031 2 000 000,00 1 057 000,00 3 057 000,00 1 528 500,00 14. 15.05.2032 2 000 000,00 1 026 800,00 3 026 800,00 1 513 400,00 15.11.2032 2 000 000,00 996 600,00 2 996 600,00 1 498 300,00 15. 15.05.2033 2 000 000,00 966 400,00 2 966 400,00 1 483 200,00 15.11.2033 2 000 000,00 936 200,00 2 936 200,00 1 468 100,00 16. 15.05.2034 2 000 000,00 906 000,00 2 906 000,00 1 453 000,00 15.11.2034 2 000 000,00 875 800,00 2 875 800,00 1 437 900,00 17. 15.05.2035 2 000 000,00 845 600,00 2 845 600,00 1 422 800,00 15.11.2035 2 000 000,00 815 400,00 2 815 400,00 1 407 700,00 18. 15.05.2036 2 000 000,00 785 200,00 2 785 200,00 1 392 600,00 15.11.2036 2 000 000,00 755 000,00 2 755 000,00 1 377 500,00 19. 15.05.2037 2 000 000,00 724 800,00 2 724 800,00 1 362 400,00 15.11.2037 2 000 000,00 694 600,00 2 694 600,00 1 347 300,00 20. 15.05.2038 2 000 000,00 664 400,00 2 664 400,00 1 332 200,00 15.11.2038 2 000 000,00 634 200,00 2 634 200,00 1 317 100,00 21. 15.05.2039 2 000 000,00 604 000,00 2 604 000,00 1 302 000,00 15.11.2039 2 000 000,00 573 800,00 2 573 800,00 1 286 900,00 22. 15.05.2040 2 000 000,00 543 600,00 2 543 600,00 1 271 800,00 15.11.2040 2 000 000,00 513 400,00 2 513 400,00 1 256 700,00 23. 15.05.2041 2 000 000,00 483 200,00 2 483 200,00 1 241 600,00 15.11.2041 2 000 000,00 453 000,00 2 453 000,00 1 226 500,00 24. 15.05.2042 2 000 000,00 422 800,00 2 422 800,00 1 211 400,00 15.11.2042 2 000 000,00 392 600,00 2 392 600,00 1 196 300,00 25. 15.05.2043 2 000 000,00 362 400,00 2 362 400,00 1 181 200,00 15.11.2043 2 000 000,00 332 200,00 2 332 200,00 1 166 100,00 26. 15.05.2044 2 000 000,00 302 000,00 2 302 000,00 1 151 000,00 15.11.2044 2 000 000,00 271 800,00 2 271 800,00 1 135 900,00 27. 15.05.2045 2 000 000,00 241 600,00 2 241 600,00 1 120 800,00 15.11.2045 2 000 000,00 211 400,00 2 211 400,00 1 105 700,00 28. 15.05.2046 2 000 000,00 181 200,00 2 181 200,00 1 090 600,00 15.11.2046 2 000 000,00 151 000,00 2 151 000,00 1 075 500,00 29. 15.05.2047 2 000 000,00 120 800,00 2 120 800,00 1 060 400,00 15.11.2047 2 000 000,00 90 600,00 2 090 600,00 1 045 300,00 30. 15.05.2048 2 000 000,00 60 400,00 2 060 400,00 1 030 200,00 15.11.2048 2 000 000,00 30 200,00 2 030 200,00 1 015 100,00 100 000 000,00 39 600 882,50 1 159 281,25 250 000,00 141 010 163,75 70 505 081,88 T/r Tadbirlar nomlanishi Ijro muddati Ijroning borishi ustidan nazoratni tashkil qilish Ijro uchun masʼul Vazirlar Mahkamasida ijro uchun masʼul I. Chortoq tumanini kompleks rivojlantirish 1. Suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimini rekonstruksiya qilish 1. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlari va texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2019-yil noyabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), loyihani amalga oshirish guruhi (LAOG) rahbari Sh. Abidov M. Abdurahimov 2. Tuman suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimini yangilash boʻyicha qurilish ishlari uchun tender oʻtkazish. 2019-yil dekabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari, tender komissiyasi Sh. Abidov M. Abdurahimov 3. Tender savdolari gʻolibi bilan muzokaralar oʻtkazish va qurilish ishlari boʻyicha kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil yanvar Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov M. Abdurahimov 4. Qurilish ishlarini oʻtkazish va uskunalarni oʻrnatish. 2021-yil yanvar Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), LAOG rahbari, Chortoq tumani hokimi(A. Otaxoʻjayev) Sh. Abidov M. Abdurahimov 5. Pudratchilar tomonidan obyektni boshqaruvchi kompaniyaga foydalanishga topshirish va oʻtkazish. 2021-yil fevral Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi(A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov M. Abdurahimov 6. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 2. Koʻchalarni yoritish tizimini yaxshilash 7. Konsalting xizmatlari uchun texnik vazifani ishlab chiqish. 2019-yil avgust Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi (M. Soliyev), Energetika vazirligi (A. Sultonov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 8. Konsalting xizmatlari koʻrsatish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 9. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldi saralashdan oʻtkazish. 2019-yil oktabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 10. Saralashdan oʻtgan kompaniyalarga tender taklifini berishga doir soʻrov yuborish. 2019-yil dekabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 11. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2020-yil fevral tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 12. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini, texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2020-yil iyul Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi (M. Soliyev), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 13. Koʻchalarni yoritishning yaxshilangan tizimini yetkazib berish va oʻrnatish uchun tender oʻtkazish. 2020-yil avgust tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 14. Tender savdolari gʻolibi bilan qurilish-montaj ishlari boʻyicha muzokaralar oʻtkazish va kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 15. Qurilish ishlarini oʻtkazish va uskunalarni oʻrnatish. 2021-yil aprel Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi (M. Soliyev),Chortoq tumani hokimi(A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 16. Pudratchilar tomonidan obyektni boshqaruvchi kompaniyaga foydalanishga topshirish va oʻtkazish. 2021-yil may Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Energetika vazirligi (A. Sultonov), Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi (M. Soliyev),Chortoq tumani hokimi(A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 17. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 3. Hokimlik binosi va 17-son bolalar bogʻchasining sobiq binosi energiya samaradorligini modernizatsiya qilish va oshirish 18. Hokimlik binosi va 17-son bolalar bogʻchasining sobiq binosi energiya samaradorligini modernizatsiya qilish va oshirish boʻyicha qurilish ishlari uchun tender oʻtkazish. 2019-yil sentabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 19. Tender savdolari gʻolibi bilan muzokaralar oʻtkazish va qurilish ishlari boʻyicha kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2019-yil oktabr Chortoq tumani hokimi(A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 20. Qurilish ishlarini oʻtkazish va uskunalarni oʻrnatish. 2020-yil yanvar Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi(A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 21. Pudratchilar tomonidan obyektni boshqaruvchi kompaniyaga foydalanishga topshirish va oʻtkazish. 2020-yil fevral Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi(A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 22. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 4. Piyodalar va velosiped eko-yoʻlkasini qurish 23. Konsalting xizmatlari uchun texnik vazifani ishlab chiqish. 2019-yil avgust Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 24. Konsalting xizmatlari koʻrsatish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 25. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2019-yil oktabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 26. Saralashdan oʻtgan kompaniyalarga tender taklifini berishga doir soʻrov yuborish. 2019-yil dekabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 27. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2020-yil yanvar tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 28. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini, texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2020-yil iyun Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 29. Piyodalar va velosiped eko-yoʻlkasini qurish boʻyicha qurilish ishlari uchun tender oʻtkazish. 2020-yil iyun tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 30. Tender savdolari gʻolibi bilan muzokaralar oʻtkazish va qurilish ishlari boʻyicha kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil avgust Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 31. Piyodalar va velosiped eko-yoʻlkasi qurilishini boshlash. 2020-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 32. Pudratchilar tomonidan obyektni hokimlikka foydalanishga topshirish va oʻtkazish. 2021-yil iyun Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 33. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 5. Avtomobil koʻprigi (yoʻl oʻtkazgich)ni rekonstruksiya qilish 34. Konsalting xizmatlari uchun texnik vazifani ishlab chiqish. 2019-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 35. Konsalting xizmatlari koʻrsatish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil oktabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 36. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2019-yil noyabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 37. Saralashdan oʻtgan kompaniyalarga tender taklifini berishga doir soʻrov yuborish. 2019-yil dekabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 38. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2020-yil fevral tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 39. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini, texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2020-yil iyun Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 40. Avtomobil koʻprigi (yoʻl oʻtkazgich)ni rekonstruksiya qilish boʻyicha qurilish ishlari uchun tender oʻtkazish. 2020-yil iyul tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 41. Tender savdolari gʻolibi bilan muzokaralar oʻtkazish va qurilish ishlari boʻyicha kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil avgust Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 42. Avtomobil koʻprigi (yoʻl oʻtkazgich)ni rekonstruksiya qilish. 2021-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 43. Avtomobil koʻprigi (yoʻl oʻtkazgich)ni foydalanishga topshirish. 2021-yil oktabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 44. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, A. Abidov, A. Abdurahimov 6. Shahar hokimligi uchun maxsus texnika xarid qilish, garaj binolarini qurish/taʼmirlash. 6.1. Maxsus texnika xarid qilish. 45. Maxsus texnikani xarid qilish uchun texnik vazifa va spetsifikatsiyani ishlab chiqish. 2019-yil oktabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 46. Maxsus texnikani xarid qilish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil noyabr LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 47. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2020-yil yanvar tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 48. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2020-yil fevral tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 49. Tender savdolari gʻolibi bilan maxsus texnikani yetkazib berish boʻyicha muzokaralar oʻtkazish va kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil mart Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 50. Maxsus texnikani yetkazib berish. 2020-yil may Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 51. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 6.2. Garaj binolarini qurish/taʼmirlash. 52. Konsalting xizmatlari uchun texnik vazifani ishlab chiqish. 2019-yil avgust Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 53. Konsalting xizmatlari koʻrsatish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 54. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2019-yil oktabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 55. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2019-yil dekabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 56. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini, texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2020-yil fevral Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 57. Garaj binolarini qurish/taʼmirlash boʻyicha qurilish ishlari uchun tender oʻtkazish. 2020-yil mart tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 58. Tender savdolari gʻolibi bilan muzokaralar oʻtkazish va qurilish ishlari boʻyicha kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil aprel Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 59. Qurilish ishlarini oʻtkazish va uskunalarni oʻrnatish. 2020-yil iyul Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 60. Pudratchilar tomonidan obyektni boshqaruvchi kompaniyaga foydalanishga topshirish va oʻtkazish. 2020-yil iyul Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Chortoq tumani hokimi (A. Otaxoʻjayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 61. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov II. Kogon shahrini kompleks rivojlantirish 1. Suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimini rekonstruksiya qilish 62. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlari va texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2019-yil noyabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), LAOG rahbari Sh. Abidov M. Abdurahimov 63. Shahar suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimini yangilash boʻyicha qurilish ishlari uchun tender oʻtkazish. 2019-yil dekabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari, tender komissiyasi Sh. Abidov M. Abdurahimov 64. Tender savdolari gʻolibi bilan muzokaralar oʻtkazish va qurilish ishlari boʻyicha kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil yanvar Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov M. Abdurahimov 65. Qurilish ishlarini oʻtkazish va uskunalarni oʻrnatish. 2021-yil yanvar Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), LAOG rahbari, Kogon shahar hokimi (X. Xoshimov) Sh. Abidov M. Abdurahimov 66. Pudratchilar tomonidan obyektni boshqaruvchi kompaniyaga foydalanishga topshirish va oʻtkazish. 2021-yil fevral Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Kogon shahar hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov M. Abdurahimov 67. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 2. Kogon shahridagi Amir saroyini va madaniy meros binolarini rekonstruksiya qilish 68. Konsalting xizmatlari uchun texnik vazifani ishlab chiqish. 2019-yil avgust Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Madaniyat vazirligi (B. Sayfullayev), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), LAOG rahbari A. Joʻraboyev, Sh. Abidov, M. Majidov, B. Qodirov 69. Konsalting xizmatlari koʻrsatish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV v� internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari A. Joʻraboyev, Sh. Abidov, M. Majidov, B. Qodirov 70. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2019-yil noyabr tender komissiyasi, LAOG rahbari A. Joʻraboyev, Sh. Abidov, M. Majidov, B. Qodirov 71. Saralashdan oʻtgan kompaniyalarga tender taklifini berishga doir soʻrov yuborish. 2019-yil noyabr tender komissiyasi, LAOG rahbari A. Joʻraboyev, Sh. Abidov, M. Majidov, B. Qodirov 72. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2020-yil yanvar tender komissiyasi, LAOG rahbari A. Joʻraboyev, Sh. Abidov, M. Majidov, B. Qodirov 73. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini, texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2020-yil iyun Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Madaniyat vazirligi (B. Sayfullayev), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), LAOG rahbari A. Joʻraboyev, Sh. Abidov, M. Majidov, B. Qodirov 74. Amir saroyi va madaniy meros binolarini rekonstruksiya qilish boʻyicha tender oʻtkazish. 2020-yil iyul tender komissiyasi, LAOG rahbari A. Joʻraboyev, Sh. Abidov, M. Majidov 75. Tender savdolari gʻolibi bilan muzokaralar oʻtkazish va qurilish ishlari boʻyicha kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil avgust Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari A. Joʻraboyev, Sh. Abidov, M. Majidov, B. Qodirov 76. Bir guruh madaniy obyektlarda qurilish ishlari va uskuna oʻrnatish ishlarini boshlash. 2020-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Madaniyat vazirligi (B. Sayfullayev), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Kogon shahar hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari A. Joʻraboyev, Sh. Abidov, M. Majidov, B. Qodirov 77. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari A. Joʻraboyev, Sh. Abidov, M. Majidov 3. Koʻchalarni yoritish tizimini yaxshilash 78. Konsalting xizmatlari uchun texnik vazifani ishlab chiqish. 2019-yil avgust Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi (M. Soliyev), Energetika vazirligi (A. Sultonov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 79. Konsalting xizmatlari koʻrsatish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 80. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2019-yil oktabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 81. Saralashdan oʻtgan kompaniyalarga tender taklifini berishga doir soʻrov yuborish. 2019-yil dekabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 82. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2020-yil fevral tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 83. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini, texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2020-yil iyul Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi (M. Soliyev), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 84. Koʻchalarni yoritishning yaxshilangan tizimini yetkazib berish va oʻrnatish uchun tender oʻtkazish. 2020-yil avgust tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 85. Tender savdolari gʻolibi bilan qurilish-montaj ishlari boʻyicha muzokaralar oʻtkazish va kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 86. Qurilish ishlarini oʻtkazish va uskunalarni oʻrnatish. 2021-yil aprel Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi (M. Soliyev), Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 87. Pudratchilar tomonidan obyektni boshqaruvchi kompaniyaga foydalanishga topshirish va oʻtkazish. 2021-yil may Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Energetika vazirligi (A. Sultonov), Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi (M. Soliyev), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 88. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 4. Kogon-Buxoro sayyohlik avtobus yoʻnalishini tashkil qilish 89. Uskunalarni xarid qilish uchun texnik vazifa va spetsifikatsiyani ishlab chiqish. 2019-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Turizm qoʻmitasi (A. Oqqulov), LAOG rahbari K. Rizayev, A. Nazarmuxamedov 90. Uskunalarni xarid qilish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil noyabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari K. Rizayev, A. Nazarmuxamedov 91. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2019-yil dekabr tender komissiyasi, LAOG rahbari K. Rizayev, A. Nazarmuxamedov 92. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2020-yil fevral tender komissiyasi, LAOG rahbari K. Rizayev, A. Nazarmuxamedov 93. Tender savdolari gʻolibi bilan yetkazib berish boʻyicha muzokaralar oʻtkazish va kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil fevral Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari K. Rizayev, A. Nazarmuxamedov 94. Uskunalarni yetkazib berish. 2020-yil may Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Turizm qoʻmitasi (A. Oqqulov), Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari K. Rizayev, A. Nazarmuxamedov 95. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari K. Rizayev, A. Nazarmuxamedov 5. Shahar hokimligi uchun maxsus texnikani xarid qilish, garaj binolarini qurish/taʼmirlash. 5.1. Maxsus texnikani xarid qilish. 96. Maxsus texnikani xarid qilish uchun texnik vazifa va spetsifikatsiyani ishlab chiqish. 2019-yil oktabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 97. Maxsus texnikani xarid qilish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil noyabr LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 98. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2020-yil yanvar tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 99. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2020-yil fevral tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 100. Tender savdolari gʻolibi bilan maxsus texnikani yetkazib berish boʻyicha muzokaralar oʻtkazish va kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil mart Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 101. Maxsus texnikani yetkazib berish. 2020-yil may Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 102. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 5.2. Garaj binolarini qurish/taʼmirlash. 103. Konsalting xizmatlari uchun texnik vazifani ishlab chiqish. 2019-yil avgust Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov),Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 104. Konsalting xizmatlari koʻrsatish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 105. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2019-yil oktabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 106. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2019-yil dekabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 107. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini, texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2020-yil fevral Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov),Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 108. Garaj binolarini qurish/taʼmirlash boʻyicha qurilish ishlari uchun tender oʻtkazish. 2020-yil mart tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 109. Tender savdolari gʻolibi bilan muzokaralar oʻtkazish va qurilish ishlari boʻyicha kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil aprel Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 110. Qurilish ishlarini oʻtkazish va uskunalarni oʻrnatish. 2020-yil iyul Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov),Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 111. Pudratchilar tomonidan obyektni boshqaruvchi kompaniyaga foydalanishga topshirish va oʻtkazish. 2020-yil iyul Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov),Kogon shahri hokimi (X. Xoshimov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 112. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov III. Yangiyoʻl shahrini kompleks rivojlantirish 1. Suv taʼminoti tizimini rekonstruksiya qilish 113. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlari va texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2019-yil noyabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), LAOG rahbari Sh. Abidov M. Abdurahimov 114. Shahar suv taʼminoti tizimini yangilash boʻyicha qurilish ishlari uchun tender oʻtkazish. 2019-yil dekabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari, tender komissiyasi Sh. Abidov M. Abdurahimov 115. Tender savdolari gʻolibi bilan muzokaralar oʻtkazish va qurilish ishlari boʻyicha kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil yanvar Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov M. Abdurahimov 116. Qurilish ishlarini oʻtkazish va uskunalarni oʻrnatish. 2021-yil yanvar Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov),LAOG rahbari,Yangiyoʻl shahri hokimi (F. Mirzayev) Sh. Abidov M. Abdurahimov 117. Pudratchilar tomonidan obyektni boshqaruvchi kompaniyaga foydalanishga topshirish va oʻtkazish. 2021-yil fevral Qurilish vazirligi (B. Zokirov),Yangiyoʻl shahri hokimi (F. Mirzayev), LAOG rahbari Sh. Abidov M. Abdurahimov 118. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, M. Abdurahimov 2. Shahar hokimligi uchun maxsus texnika xarid qilish, garaj binolarini qurish/taʼmirlash. 2.1. Maxsus texnikaxarid qilish. 119. Maxsus texnikani xarid qilish uchun texnik vazifa va spetsifikatsiyani ishlab chiqish. 2019-yil oktabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Yangiyoʻl shahri hokimi (F. Mirzayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 120. Maxsus texnikani xarid qilish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil noyabr LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 121. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2020-yil yanvar tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 122. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2020-yil fevral tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 123. Tender savdolari gʻolibi bilan maxsus texnikani yetkazib berish boʻyicha muzokaralar oʻtkazish va kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil mart Yangiyoʻl shahri hokimi (F. Mirzayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 124. Maxsus texnikani yetkazib berish. 2020-yil may Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Yangiyoʻl shahri hokimi (F. Mirzayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 125. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 2.2. Garaj binolarini qurish/taʼmirlash. 126. Konsalting xizmatlari uchun texnik vazifani ishlab chiqish. 2019-yil avgust Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Yangiyoʻl shahri hokimi (F. Mirzayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 127. Konsalting xizmatlari koʻrsatish uchun tender savdolarida ishtirok etish toʻgʻrisida OAV va internet resurslarida eʼlon berish. 2019-yil sentabr Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 128. Manfaatdor kompaniyalardan takliflar olish va tender hujjatlarini ishlab chiqish uchun konsultantlarni malaka oldisaralashdan oʻtkazish. 2019-yil oktabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 129. Tender takliflarini texnik va moliyaviy baholash, hisobot tayyorlash va Jahon banki bilan kelishish. 2019-yil dekabr tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 130. Loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini, texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish. 2020-yil fevral Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Yangiyoʻl shahri hokimi (F. Mirzayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 131. Garaj binolarini qurish/taʼmirlash boʻyicha qurilish ishlari uchun tender oʻtkazish. 2020-yil mart tender komissiyasi, LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 132. Tender savdolari gʻolibi bilan muzokaralar oʻtkazish va qurilish ishlari boʻyicha kontrakt(lar) tuzish. Moliyalashtirishning ochilishi. 2020-yil aprel Yangiyoʻl shahri hokimi (F. Mirzayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 133. Qurilish ishlarini oʻtkazish va uskunalarni oʻrnatish. 2020-yil iyul Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), LAOG rahbari, Yangiyoʻl shahri hokimi (F. Mirzayev) Sh. Abidov, B. Qodirov 134. Pudratchilar tomonidan obyektni boshqaruvchi kompaniyaga foydalanishga topshirish va oʻtkazish. 2020-yil iyul Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), Qurilish vazirligi (B. Zokirov), Yangiyoʻl shahri hokimi (F. Mirzayev), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 135. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga loyihani amalga oshirish jarayoni toʻgʻrisida axborot kiritish. Har oyda Iqtisodiyot va moliya vazirligi (I. Norqulov), LAOG rahbari Sh. Abidov, B. Qodirov 1. A.J. Ramatov — Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi oʻrinbosari, Ishchi komissiya raisi 2. B.A. Xoʻjayev — iqtisodiyot va sanoat vaziri, Ishchi komissiya raisining oʻrinbosari 3. R.K. Xolmatov — Toshkent viloyati hokimi v.b. 4. U.I. Barnoyev — Buxoro viloyati hokimi 5. X.X. Bozarov — Namangan viloyati hokimi 6. M.X. Saliyev — uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vaziri 7. B.S. Sayfullayev — madaniyat vaziri 8. A.S. Sultanov — energetika vaziri 9. A.U. Akkulov — Turizmni rivojlantirish davlat qoʻmitasi raisi v.b. 10. B.T. Qoʻchqorov — Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qoʻmitasi raisi 11. B.I. Zakirov — qurilish vazirining birinchi oʻrinbosari 12. J.A. Aripov — iqtisodiyot va sanoat vazirining oʻrinbosari — Urbanizatsiya agentligi direktori 13. N.K. Xolmurodov — Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi masʼul xodimi 14. Sh.A. Vafayev — investitsiyalar va tashqi savdo vazirining oʻrinbosari