2021-yilda Qashqadaryo viloyatida irrigatsiya va melioratsiya ishlarini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida
(resolution, 2021-09-18)

Qashqadaryo viloyatida suv xoʻjaligi obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish, taʼmirlash-tiklash, raqamli va suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish hamda davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida sugʻoriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, qishloq xoʻjaligi va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarini suv bilan ishonchli taʼminlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi: 1. Quyidagilar: 2021-yilda Qashqadaryo viloyatida Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti mablagʻlari hisobidan irrigatsiya va melioratsiya obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish hamda melioratsiya obyektlarini taʼmirlash-tiklash boʻyicha ustuvor loyihalarning manzilli roʻyxati 1-ilovaga muvofiq; 2021-yilda Qashqadaryo viloyatida mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan amalga oshiriladigan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash ishlarining manzilli roʻyxati 2-ilovaga muvofiq; 2021-yilda Qashqadaryo viloyatida suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan amalga oshiriladigan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash ishlarining prognoz koʻrsatkichlari 3-ilovaga muvofiq; 2021-yilda Qashqadaryo viloyatida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilishning prognoz koʻrsatkichlari 4-ilovaga muvofiq; 2021-yilda Qashqadaryo viloyatida suv xoʻjaligi obyektlarida suv resurslari sarfini “onlayn” rejimida nazorat qilish imkonini beruvchi raqamli texnologiyalarni joriy etish koʻrsatkichlari 5-ilovaga muvofiq; 2021-yilda Qashqadaryo viloyatida suv xoʻjaligi tizimidagi nasos stansiyalari agregatlari va elektr dvigatellarini yangisiga almashtirish boʻyicha prognoz koʻrsatkichlar 6-ilovaga muvofiq; 2021-yilda Qashqadaryo viloyatida suv xoʻjaligi obyektlarini davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida xususiy sektorga berish boʻyicha manzilli roʻyxat 7-ilovaga muvofiq; 2021-yilda Qashqadaryo viloyati tumanlarida irrigatsiya-melioratsiya ishlarini takomillashtirish boʻyicha “yoʻl xaritalari” 8a-8m-ilovalarga muvofiq; Qashqadaryo viloyatida 2021-yilga moʻljallangan tadbirlarni amalga oshirish natijasida erishiladigan asosiy maqsadli koʻrsatkichlar va indikatorlar 9-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 2. Oʻzbekiston Respublikasi suv xoʻjaligi vaziri Sh.R. Xamrayev, Qashqadaryo viloyati hokimi Z.T. Mirzayev va tumanlar hokimlariga mazkur qarorda belgilangan tadbirlarning oʻz vaqtida va sifatli amalga oshirilishi hamda quyidagi maqsadli koʻrsatkichlarga erishishni taʼminlash boʻyicha shaxsiy javobgarlik yuklansin: irrigatsiya tizimi kanallarining beton qoplamali qismini 36,0 foizdan 36,9 foizgacha hamda irrigatsiya tizimi va sugʻorish tarmoqlarining foydali ish koeffitsiyentini 0,68 dan 0,69 gacha oshirish; suv taʼminoti darajasi past boʻlgan sugʻoriladigan maydonlarni 83,5 ming gektardan 55,3 ming gektargacha kamaytirish; Suv xoʻjaligi vazirligi tizimidagi nasos stansiyalaridagi 3 ta nasos agregati va 14 ta elektr dvigatelini zamonaviy energiya tejamkorlariga almashtirish, nasos stansiyalarining yillik elektr energiyasi isteʼmolini 2,4 mlrd kVt.s dan 2,3 mlrd kVt.c gacha kamaytirish; suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari joriy qilingan maydonlarni 69,7 ming gektardan 130,1 ming gektargacha, shu jumladan, tomchilatib sugʻorish texnologiyasi joriy qilingan maydonlarni 11,8 ming gektardan 39,4 ming gektargacha yetkazish; shoʻrlangan maydonlarni 232,3 ming gektardan 227,8 ming gektargacha, shu jumladan, oʻrtacha va kuchli darajada shoʻrlangan yerlarni 47,7 ming gektardan 45,6 ming gektargacha qisqartirish; irrigatsiya va melioratsiya tadbirlarini amalga oshirish hisobiga qishloq xoʻjaligida foydalanishdan chiqib ketgan 1,5 ming gektar sugʻoriladigan yer maydonlarini qayta foydalanishga kiritish; “Smart Water” (“Aqlli suv”) raqamli texnologiyasi asosida suvning hisobi yuritiladigan suv xoʻjaligi obyektlari sonini 73 tadan 342 tagacha yetkazish; Suv xoʻjaligi vazirligi tizimidagi 62 ta nasos stansiyasining elektr energiyasi isteʼmoli va suv sarfi hisobining monitoringini “onlayn” rejimida olib borish; mavjud meliorativ kuzatuv quduqlarining 256 tasida raqamli texnologiyalar orqali monitoring olib borish; suv xoʻjaligida davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida jami 10 ta loyihani amalga oshirish. 3. Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Suv xoʻjaligi vazirligi Davlat budjeti parametrlari doirasida mazkur qarorga 1 va 4-ilovalarda keltirilgan 2021-yil uchun belgilangan tadbirlarni respublika budjeti koʻrsatkichlarida nazarda tutsin. 4. Qashqadaryo viloyati hokimligi tumanlar hokimliklari bilan birgalikda: mazkur qarorga 2, 5 va 6-ilovalarda keltirilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun talab etiladigan mablagʻlarni mahalliy budjet hisobidan ajratib borsin; mazkur qarorga 3-ilovada belgilangan prognoz koʻrsatkichlarining suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklariga ularning oʻz mablagʻlari hisobidan amalga oshirilishida koʻmaklashsin. 5. Oʻzbekiston Respublikasi Suv xoʻjaligi vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi va tumanlar hokimliklari: mazkur qarorga 1 va 2-ilovalarga muvofiq tasdiqlangan manzilli roʻyxatlar doirasidagi loyihalar va tadbirlarning loyiha-smeta hujjatlari oʻz vaqtida sifatli ishlab chiqilishini hamda belgilangan tartibda davlat ekspertizasidan oʻtkazilishini taʼminlasin; bosh pudrat tashkilotlarining tender (tanlov) savdolari asosida aniqlanishi hamda qurilish ishlarining amalga oshirilishini tashkil qilsin va nazoratga olsin; loyihalar va tadbirlarning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishda, tender (tanlov) savdolarini oʻtkazish jarayonida shaffoflikni taʼminlash hisobiga obyektlarning qiymatini maqbullashtirish choralarini koʻrsin; loyihalar va tadbirlarni amalga oshirish doirasida zarur asbob-uskunalar, xomashyo, butlovchi qismlar va qurilish materiallari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan xarid qilinishini taʼminlasin (mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar uchun); energiya tejamkor texnologiyalarni qoʻllash hamda obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlariga mahalliy pudrat tashkilotlarini keng jalb qilishga alohida eʼtibor qaratsin. 6. Oʻzbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi Suv xoʻjaligi vazirligi tomonidan belgilangan tartibda taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari davlat ekspertizasidan oʻtkazilishini taʼminlasin hamda qurilish-montaj ishlari bajarilishida shaharsozlik normalari va qoidalariga rioya etilishi yuzasidan nazoratni amalga oshirsin. 7. Oʻzbekiston Respublikasi Suv xoʻjaligi vazirligi sohaga aloqador ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan birgalikda Qashqadaryo viloyatining tabiiy-iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda sugʻoriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash hamda qulay meliorativ rejimni taʼminlovchi suv va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy qilishga oid ilmiy loyihalar tanlovini eʼlon qilish uchun belgilangan tartibda Innovatsion rivojlanish vazirligiga taklif kiritsin. 8. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi Moliya vazirligi, Suv xoʻjaligi vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi bilan birgalikda: irrigatsiya va melioratsiya sohasida ilmiy innovatsion loyihalarni ishlab chiqish, viloyat sharoitiga mos boʻlgan suvni tejaydigan texnologiyalar ustida ilmiy izlanishlar olib borish maqsadida Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Qarshi filiali (keyingi oʻrinlarda — institut filiali) huzurida yuridik shaxs tashkil etmagan holda shartnoma asosida xizmatlar koʻrsatishdan tushadigan mablagʻlar hisobiga moliyalashtiriladigan ilmiy laboratoriya tashkil etish; viloyatda suv xoʻjaligi sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning doimiy malakasini oshirib borish maqsadida institut filiali tarkibida yuridik shaxs tashkil etmagan holda shartnoma asosida xizmatlar koʻrsatishdan tushadigan mablagʻlar hisobiga moliyalashtiriladigan Suv xoʻjaligi xodimlarining malakasini oshirish hududiy markazini tashkil etish; institut filiali bakalavriat taʼlim yoʻnalishlari va magistratura mutaxassisliklari talabalarining ishlab chiqarish amaliyotini viloyatdagi irrigatsiya va melioratsiya obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish hamda melioratsiya obyektlarini taʼmirlash-tiklash ishlarida tashkil etish choralarini koʻrsin. 9. Mazkur qarorning ijrosini samarali tashkil etishga masʼul va shaxsiy javobgar etib Oʻzbekiston Respublikasi suv xoʻjaligi vaziri Sh.R. Xamrayev hamda Qashqadaryo viloyat hokimi Z.T. Mirzayev belgilansin. Qaror ijrosini har chorakda muhokama qilib borish, ijro uchun masʼul idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosari Sh.M. Gʻaniyev zimmasiga yuklansin. T/r Loyiha nomi Loyihani amalga oshirish muddati Quvvati Loyihaning umumiy qiymati mln soʻm* 2021-yilda ajratiladigan mablagʻ, mln soʻm Masʼul ilmiy-texnik xodimlar Moliyalashtirish manbai Masʼul vazirliklar va idoralar I. Irrigatsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish Yildan yilga oʻtuvchi loyihalar 1. Qashqadaryo viloyatining Kitob, Shahrisabz, Yakkabogʻ, Qamashi, Chiroqchi, Gʻuzor va Qarshi tumanlarida 100 ta tik sugʻorish quduqlarini qurish (1-bosqich) 2019 — 2021-yillar 47 ta 13 492,7 4 180,8 Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti Suv xoʻjaligi vazirligi,Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi 2. Qashqadaryo viloyatining Kitob, Shahrisabz, Yakkabogʻ, Qamashi, Chiroqchi, Gʻuzor va Qarshi tumanlarida 100 ta tik sugʻorish quduqlarini qurish (2-bosqich) 2019 — 2021-yillar 53 ta 15 283,7 4 568,6 3. “Dehqonobod” sel suv omborining foydali hajmini 20 mln m3 ga oshirish 2017 — 2021-yillar 20,0 mln m3 57 183,2 21 482,2 4. Qashqadaryo viloyatida irrigatsiya tarmoqlarini tizimli rekonstruksiya qilish (7-navbat)” 2020-2021-yillar 34,9 km 15 795,0 10 000,0 Yangidan boshlanuvchi loyihalar 5. Chiroqchi tumanidagi xoʻjaliklararo “Chiyal-1” kanalini rekonstruksiya qilish (2-bosqich) 2021-2022-yillar 4,0 km 3 242,0 1 517,5 t.f.n. D. Quvvatov, katta oʻqituvchi M.Choʻliyev(TIQXMMI Qarshi filiali**) Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti Suv xoʻjaligi vazirligi,Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi 6. Nishon tumanida lotok tarmoqlarini rekonstruksiya qilish (1-navbat) 2021-2022-yillar 33,5 km 13 391,2 5 460,0 t.f.n., dotsent H. Ravshanov,t.f.n. A. Abdiyev(TIQXMMI Qarshi filiali) 7. Dehqonobod tumanidagi qurilishi tugallanmagan “Arabdasht” sel suv omborini rekonstruksiya qilish 2021 — 2023-yillar 2,4 mln.m3 18 169,8 4 500,0 p.f.f.d (RhD) B. Muqimov,t.f.n. U. Qodirov(TIQXMMI Qarshi filiali) 8. Dehqonobod tumanidagi qurilishi tugallanmagan “Tarqapchigʻay” suv omborini rekonstruksiya qilish 2021-yil 1,3 mln.m3 4 124,9 4 001,1 t.f.d, professor O. Pirimov, t.f.n. U. Qodirov(TIQXMMI Qarshi filiali) Boshqalar: Sel-toshqin obyektlari 6 000,0 Kelgusi yil loyiha-qidiruv ishlari 1 000,0 Kreditor qarzdorliklar 2 000,0 Jami: 140 682,5 64 710,1 II. Melioratsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish Yildan yilga oʻtuvchi loyihalar 1. Qamashi tumanidagi “Xontushdi Mirobi” va “Paxtaobod kanali” SIU hududlarida “Qamay” va “Qillisoy” kollektorlari tizimida kollektor-drenaj tarmoqlari qurish va rekonstruksiya qilish 2020-2021-yillar 3 235,4 602,3 Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti Suv xoʻjaligi vazirligi,Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi ochiq kollektor 18,07 km yopiq-yotiq drenaj 7,4 km 2. Chiroqchi tumanidagi “Oxunboboyev” SIU hududidagi “Aygʻirkoʻl” kollektorlar tizimidagi yopiq-yotiq drenaj tarmoqlarini qurish hamda kollektorlarni rekonstruksiya qilish 2020-2021-yillar 4 080,5 2 036,4 ochiq kollektor 19,2 km yopiq-yotiq drenaj 12,9 km 3. Qarshi tumanidagi “Charogʻil”, “Qoratepa-Fayzobod”, “Shirintepa-Omontepa”, “Dasht Joʻra Mirob” SIU hududlaridagi “Dasht”, “Shoʻrtamsoy” va “YuK-5” kollektorlari tizimida kollektorlarni qurish va rekonstruksiya qilish 2020-2021-yillar 20,6 km 2 852,7 754,7 4. Gʻuzor tumanidagi tumanlararo “D-2” kollektorining PK232+00 dagi “Qorasuv” daryosi bilan kesishgan inshootni rekonstruksiya qilish va “Boʻston”, “Yangikent”, “A. Navoiy”, “Navroʻz” va “Oxunboboyev” SIUlar hududlaridagi “Doʻstlik” va “Shakarbuloq” kollektorlar tizimida kollektor-drenaj tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish 2020-2021-yillar 4 262,3 1580,2 Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti Suv xoʻjaligi vazirligi,Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi ochiq kollektor 14,4 km yopiq-yotiq drenaj 10,8 km Yangidan boshlanuvchi loyihalar 5. Qamashi tumanidagi “Toʻqboy”, “Gʻishtli”, “Chim”, “Chimqurgʻon” va “Gagarin” hududlarida kollektor tarmoqlari qurish va rekonstruksiya qilish 2021-yil 9,0 km 1 715,0 1 633,3 t.f.n. U. Qodirov, katta oʻqituvchi O. Xolov(TIQXMMI Qarshi filiali) 6. Yakkabogʻ tumanidagi “Sohibqiron”, “K. Moyliyev”, “U. Mirzayev”, “Navoiy” va “J. Mixliyev” hududlarida yangi kollektor-drenaj qurish 2021-yil 8,0 km 952,7 907,3 t.f.n. D. Quvvatov, doktorant A. Suyunov(TIQXMMI Qarshi filiali) Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti Suv xoʻjaligi vazirligi,Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi 7. Mirishkor tumanidagi “Achinkoʻli” dambasini mustahkamlash hamda Muborak tumanidagi sel suvlarini olib chiqib ketuvchi “SK” kollektorini PK310+00 dan PK322+00 gacha rekonstruksiya qilish 2021-yil 2,2 km 1 002,8 955,0 t.f.n. A.Abdiyev, doktorant Sh.Fayziyev (TIQXMMI Qarshi filiali) 8. Nishon tumanidagi “Samarqand” va “A. Qodiriy” hududlarida kollektor-drenaj tarmoqlari qurish va rekonstruksiya qilish 2021-yil 2 014,8 1 918,9 t.f.n. U. Qodirov, doktorant A. Suyunov(TIQXMMI Qarshi filiali) ochiq kollektor 12,9 km yopiq-yotiq drenaj 9,85 km 9. Kasbi tumanidagi “YuK-5” tumanlararo kollektorini rekonstruksiya qilish 2021-yil 8,7 km 1 428,8 1 360,8 t.f.n. A. Abdiyev, doktorant Sh. Fayziyev(TIQXMMI Qarshi filiali) Kelgusi yil loyiha-qidiruv ishlari 500,0 Kreditor qarzdorliklar 750,0 Jami: 21 545,0 12 989,7 III. Melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash Yildan yilga oʻtuvchi loyihalar 1. Nishon tumanidagi “Oqoltin”, “Qashqadaryo suvi” va “Bahor” SIUlari hududidagi kollektorlarni tizimli taʼmirlash-tiklash 2018 — 2021-yillar 121,6 km 8 142,5 1 893,4 2. Koson tumanidagi “R-5” va “Rudasoy” kollektori tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2019 — 2021-yillar 129,58 km 7 238,5 2 897,3 Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti Suv xoʻjaligi vazirligi,Moliya vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi 3. Nishon tumanidagi “Shirinobod”, “Uch mulla” va “Oydin” hududlaridagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2020-2021-yillar 66,02 km 3 511,3 1 647,0 Yangidan boshlanuvchi loyihalar 4. Gʻuzor tumanidagi tumanlararo “Qillisoy” kollektori tizimidagi kollektorlarni tizimli taʼmirlash-tiklash 2021-yil 88,01 km 2 640,3 2 508,3 Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti Suv xoʻjaligi vazirligi,Moliya vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi 5. Qarshi tumanidagi “Beshkent”, “Oʻzbekiston mustaqilligi”, “Qarshi agrofirma”, “T. Mirzayev”, “Namuna”, “Nasaf” va “Istiqlol” hududlaridagi kollektorlarni tizimli taʼmirlash-tiklash 2021-yil 68,2 km 2 046,0 1 943,7 6. Qamashi tumanidagi “Qama�” kollektori tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash (1-bosqich) 2021-yil 61,9 km 1 857,0 1 764,2 7. Qamashi tumanidagi “Qorabogʻsoy” kollektori tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2021-yil 50,0 km 1 500,0 1 425,0 8. Koson tumanidagi “Ilgʻor” va “Boburdaryo” SIU hududlaridagi kollektor-drenaj tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash 2021-yil 104,4 km 3 132,0 2 975,4 9. Koson tumanidagi “Koson”, “Beruniy”, “Guliston”, “Oʻzbekiston” va “Arabxona” hududlaridagi “MK” va “MK-1” kollektorlari tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2021-yil 123,54 km 3 706,2 3 520,9 Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti Suv xoʻjaligi vazirligi,Moliya vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi 10. Kitob tumanidagi “Qumqoʻrgʻon” xoʻjaliklararo kollektorini tizimli taʼmirlash-tiklash 2021-yil 45 km 1 350,0 1 282,5 11. Mirishkor tumanidagi “YuK” kollektori tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2021-yil 58,9 km 1 766,4 1 678,1 12. Mirishkor tumanidagi “SV” xoʻjaliklararo kollektori tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash (1-bosqich) 2021-yil 60,0 km 1 800,0 1 710,0 13. Muborak tumanidagi “Turkiston” va “Olovxon Farhod” SIUlar hududidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2021-yil 101,8 km 3 054,0 2 901,3 14. Nishon tumanidagi “4-K-1” kollektori tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2021-yil 111,0 km 3 330,0 3 163,5 15. Kasbi tumanidagi “YuK-8” kollektori tizimidagi kollektorlarni tizimli taʼmirlash-tiklash 2021-yil 40,9 km 1 228,2 1 166,8 16. Chiroqchi tumanidagi “K-4” xoʻjaliklararo kollektor tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2021-yil 33,6 km 1 008,0 957,5 17. Yakkabogʻ tumanidagi “Isat” xoʻjaliklararo kollektor tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2021-yil 101,0 km 3 030,0 2 878,5 Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti Suv xoʻjaligi vazirligi,Moliya vazirligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi 18. Nishon tumanidagi “3-K-2” kollektori tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2021-yil 93,5 km 2 805,0 2 664,8 19. Nishon tumanidagi “4-K-5” kollektori tizimidagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash 2021-yil 58,5 km 1 824,0 1 732,8 20. Qarshi tumani “S. Rahimov”, “Y. Xushvaqtov”, “Istiqlol”, “I. Bozorov” hududlaridagi kollektorlarni tizimli taʼmirlash-tiklash 2021-yil 86,7 km 2 601,0 2 471,0 Kelgusi yil loyiha-qidiruv ishlari 500,0 Kreditor qarzdorliklar 1 981,4 Jami: 57 570,4 45 663,2 Hammasi: 219 797,9 123 363,0 T/r Chora-tadbirlar nomi Oʻlchov birligi Quvvati Dastlabki hisoblangan qiymati*, mln soʻm Masʼullar Gʻuzor tumani 1. Paxtaobod kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 197,9 Gʻuzor tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 9,5 gidrotexnika inshooti ta 12 nasos agregati ta 10 2. Yangimozor kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 71,1 kanal km 4,7 gidrotexnika inshooti ta 8 nasos agregati ta 2 3. L-1 MK kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 24,7 kanal km 1,6 gidrotex?ika inshooti ta 7 nasos agregati ta 7 4. Sherali kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 15,6 kanal km 1,2 gidrotexnik inshoot ta 3 5. Yangimozor-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 23,6 kanal km 1,0 gidrotexnika inshooti ta 3 nasos agregatlari ta 1 6. LR-6 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 14,3 kanal km 0,8 gidrotexnik inshoot ta 5 7. Gʻuzor bosh kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 16,3 kanal km 1,0 gidrotexnika inshooti ta 5 8. Oʻng Qirgʻoq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 36,7 Gʻuzor tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 1,8 gidrotexnik inshoot ta 7 nasos agregatlari ta 2 9. Chap qirgʻoq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 36,0 kanal km 1,6 gidrotexnika inshooti ta 8 nasos agregatlari ta 2 10. L-1 tashlama kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 10,1 kanal km 0,5 gidrotexnika inshooti ta 4 11. L-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 20,4 kanal km 1,7 gidrotexnika inshooti ta 3 12. Doʻstlik yordamchi nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 2 30,0 13. Yangikent nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 1 15,0 Kanallar, jami km 25,4 511,9 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 65 Nasos agregatlari, jami ta 17 Nasos stansiyalari, jami ta 3 Dehqonobod tumani 1. Shoʻrguzar kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 20,0 Dehqonobod tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 2,3 gidrotexnik inshoot ta 4 2. Qorashina suv oluvchi kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 3,2 kanal km 0,3 gidrotexnika inshooti ta 1 3. Dehqonobod beton kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 4,5 kanal km 0,5 gidrotexnika inshooti ta 1 4. Korashina nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 3 20,0 5. Arabdasht nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 2 10,0 Kanallar, jami km 3,1 57,6 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 6 Nasos agreg?tlari, jami ta Nasos stansiyalari, jami ta 5 Qarshi tumani 1. QBK 3-boʻlim kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 41,6 Qarshi tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 0,8 gidrotexnika inshooti ta 5 nasos agregatlari ta 4 2. QBK 4-boʻlim kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 57,2 kanal km 2 gidrotexnika inshooti ta 5 nasos agregatlari ta 4 3. M-3 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 54,9 kanal km 3,8 gidrotexnika inshooti ta 4 4. Qarshi gidrouzeli yuqori byefi inshootlarini taʼmirlash-tiklash 20,6 kanal km 0,8 gidrotexnik inshoot ta 5 5. Ayrum beton kanali va gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 28,5 kanal km 2,1 gidrotexnika inshooti ta 2 6. Choʻli ota kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 25,6 kanal km 1,8 gidrotexnika inshooti ta 4 7. Fayziobod beton kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 21,8 kanal km 1,2 gidrotexnika inshooti ta 5 8. Namuna beton kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 20,1 Qarshi tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 1,2 gidrotexnika inshooti ta 7 9. Chap qirgʻoq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 31,8 kanal km 2,2 gidrotexnika inshooti ta 5 10. R-18 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 17,8 kanal km 0,8 gidrotexnika inshooti ta 6 11. R-16 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 26,9 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 6 12. Hilol kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 36,0 kanal km 2,5 gidrotexnika inshooti ta 4 nasos agregatlari ta 2 13. Tashlama kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 10,2 kanal km 0,5 gidrotexnika inshooti ta 3 14. A.Ikromov nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 1 15,0 15. Yangibogʻ-2 nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 1 15,0 Kanallar, jami km 21,2 422,7 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 61 Nasos agregatlari, jami ta 10 Nasos stansiyalari, jami ta 2 Koson tumani 1. QBK 5-boʻlim kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 68,6 Koson tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 3,2 gidrotexnik inshoot ta 15 nasos agregatlari ta 1 2. R-21 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 39,8 Koson tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 3,8 gidrotexnika inshooti ta 8 3. R-24 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 44,1 kanal km 4,2 gidrotexnika inshooti ta 9 4. R-25 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 49,3 kanal km 4,4 gidrotexnika inshooti ta 12 5. R-26 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 63,0 kanal km 5,7 gidrotexnika inshooti ta 15 6. Pistali kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 69,6 kanal km 6,5 gidrotexnika inshooti ta 15 7. Arabxona kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 30,3 kanal km 3,2 gidrotexnika inshooti ta 4 8. R-26 K-4 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 29,6 kanal km 3,1 gidrotexnika inshooti ta 4 9. Guvalak nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 1 17,0 Kanallar, jami km 34,1 411,2 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 82 Nasos agregatlari, jami ta 1 Nasos stansiyalari, jami ta 1 Kitob tumani 1. Anhor-2 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 59,7 kanal km 5,2 gidrotexnika inshooti ta 8 nasos agregatlari ta 1 2. MK-2 kanali bosh qismi va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 39,3 Kitob tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 3,5 gidrotexnika inshooti ta 5 3. Tegirmon kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 23,9 kanal km 1,8 gidrotexnik inshoot ta 5 4. Oqish kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 15,7 kanal km 0,9 gidrotexnika inshooti ta 5 5. Sinabogʻ kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 16,9 kanal km 1,2 gidrotexnika inshooti ta 4 6. Jarqoʻrgʻon kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 37,7 kanal km 3,5 gidrotexnik inshoot ta 4 7. Qatagʻon kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 24,5 kanal km 1,7 gidrotexnika inshooti ta 6 8. Navqot kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 18,1 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 3 9. Dam kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 39,9 kanal km 3,4 gidrotexnika inshooti ta 6 10. Navo kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 33,5 kanal km 3,2 gidrotexnika inshooti ta 3 11. Chiljuvit kanali va undagi gidrotexnika inshootlarni taʼmirlash-tiklash 19,0 kanal km 1,6 gidrotexnika inshooti ta 3 Kitob tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi 12. Iskana nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 1 7,0 13. Zarafshon nasos stansiyasini va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 1 7,0 14. Anhor nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 1 9,5 Kanallar, jami km 27,5 351,7 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 52 Nasos agregatlari, jami ta 1 Nasos stansiyalari, jami ta 3 Qamashi tumani 1. Paxtaobod kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 58,4 Qamashi tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 4,2 gidrotexnika inshooti ta 14 nasos agregatlari ta 2 2. Sandal kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 75,3 kanal km 6,8 gidrotexnika inshooti ta 10 3. Tayoqli kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 54,9 kanal km 5,0 gidrotexnika inshooti ta 7 4. Oqrabod mashina kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 26,0 kanal km 2,0 gidrotexnika inshooti ta 6 5. Qorabogʻ beton kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 37,8 kanal km 3,0 gidrotexnika inshooti ta 8 6. 2 MK kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 35,7 kanal km 2,5 gidrotexnika inshooti ta 10 7. Oʻng Jonbuz kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 51,6 kanal km 4,5 gidrotexnika inshooti ta 8 Qamashi tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi 8. Chap Jonboʻz kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 46,0 kanal km 3,9 gidrotexnika inshooti ta 8 9. L-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 25,3 kanal km 2,2 gidrotexnika inshooti ta 4 10. L-1 tashlama kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 21,6 kanal km 1,8 gidrotexnika inshooti ta 4 11. Qoratepa kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 17,6 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 3 12. Qovchin kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 19,2 kanal km 1,4 gidrotexnika inshooti ta 5 13. Quloqli nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 1 11,0 14. Chim nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 1 11,0 Kanallar, jami km 38,8 491,5 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 87 Nasos agregatlari, jami ta 2 Nasos stansiyalari, jami ta 2 Mirishkor tumani 1. Mirishkor kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 64,3 Mirishkor tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 2,5 gidrotexnika inshooti ta 8,0 nasos agregatlari ta 3,0 2. UR-10 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 62,5 kanal km 3,6 gidrotexnika inshooti ta 8,0 3. 34 a-x-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 42,7 kanal km 2,5 Mirishkor tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi gidrotexnika inshooti ta 5,0 4. UR-4 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 26,7 kanal km 1,0 gidrotexnika inshooti ta 10,0 5. UR-6 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 56,1 kanal km 3,0 gidrotexnika inshooti ta 10,0 6. UR-6a kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 52,7 kanal km 3,1 gidrotexnika inshooti ta 6,0 7. Oʻzbekiston kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 44,3 kanal km 2,2 gidrotexnika inshooti ta 10,0 10. 25-x-3-3 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 62,2 kanal km 3,5 gidrotexnika inshooti ta 9,0 11. UR-11 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 45,1 kanal km 2,5 gidrotexnika inshooti ta 8,0 13. UR-3 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 41,0 kanal km 2,3 gidrotexnika inshooti ta 6,0 14. Oltin boshoq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 25,6 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 3,0 Kanallar, jami km 27,7 523,2 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 83 Nasos agregatlari, jami ta 3 Muborak tumani 1. Mirishkor kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 37,5 Muborak tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 1,2 gidrotexnika inshooti ta 5 nasos agregatlari ta 3 2. UR-9 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 178,4 kanal km 17,8 gidrotexnika inshooti ta 19 3. Muborak kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 8,3 kanal km 0,8 gidrotexnika inshooti ta 1 Kanallar, jami km 19,8 224,2 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 25 Nasos agregatlari, jami ta 3 Nishon tumani 1. QBK 1-boʻlim kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 47,7 Nishon tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 0,8 gidrotexnika inshooti ta 6 nasos agregatlari ta 1 2. QBK 2-boʻlim kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash kanal km 1,3 66,4 gidrotexnika inshooti ta 6 nasos agregatlari ta 1 3. R-14 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 21,3 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 5 4. R-2 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 22,8 kanal km 0,9 gidrotexnika inshooti ta 7 5. R-4 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 51,9 kanal km 2,5 gidrotexnika inshooti ta 8 6. R-4-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 26,4 kanal km 1,8 Nishon tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi gidrotexnika inshooti ta 10 7. R-9 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 31,7 kanal km 2,1 gidrotexnika inshooti ta 12 8. R-10 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 40,3 kanal km 2,0 gidrotexnika inshooti ta 13 Kanallar, jami km 12,9 308,6 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 67 Nasos agregatlari, jami ta 2 Nasos stansiyalari, jami ta Kasbi tumani 1. Obi-hayot kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 95,5 Kasbi tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 4,0 gidrotexnika inshooti ta 14 nasos agregatlari ta 7 2. Maymanoq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 44,7 kanal km 3,5 gidrotexnika inshooti ta 7 nasos agregatlari ta 1 3. Mirishkor kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 18,1 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 4 4. Mugʻlon kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 19,7 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 5 5. Hoʻja hayron kanali va unidagi gidrotexnika inshootlari taʼmirlash-tiklash 41,2 kanal km 4,0 gidrotexnika inshooti ta 6 6. Fazli-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 27,3 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 10 7. Qamashi kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 26,7 Kasbi tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 1,8 gidrotexnika inshooti ta 8 8. Qoraqoʻngʻirot kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 26,1 kanal km 2,3 gidrotexnika inshooti ta 5 Kanallar, jami km 20,1 299,2 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 59 Nasos agregatlari, jami ta 8 Nasos stansiyalari, jami ta Chiroqchi tumani 1. Eski Anhor kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 113,9 Chiroqchi tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 8,5 gidrotexnika inshooti ta 21 nasos agregatlari ta 1 2. Sandal kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 68,2 kanal km 5,8 gidrotexnika inshooti ta 10 nasos agregatlari ta 2 3. Davr kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 65,3 kanal km 6,2 gidrotexnika inshooti ta 8 4. Qumdaryo kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 46,4 kanal km 4,5 gidrotexnika inshooti ta 5 5. Qayirma kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 56,6 kanal km 5,5 gidrotexnika inshooti ta 6 6. Xoʻjaqoʻrgʻon kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 23,4 kanal km 2,2 gidrotexnika inshooti ta 3 7. Koʻktosh kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 22,2 Chiroqchi tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 1,8 gidrotexnika inshooti ta 5 8. Arabbandi kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 24,9 kanal km 2,1 gidrotexnika inshooti ta 5 9. Umakay kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 39,6 kanal �m 3,6 gidrotexnika inshooti ta 6 10. Ayritom kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 16,5 kanal km 1,3 gidrotexnika inshooti ta 4 11. Saparcha kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 9,6 kanal km 0,8 gidrotexnika inshooti ta 2 12. M-2 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 21,3 kanal km 1,7 gidrotexnika inshooti ta 5 13. Juyruq-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 8,7 kanal km 0,7 gidrotexnika inshooti ta 2 14. Mehnatobod kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 16,0 kanal km 1,1 gidrotexnika inshooti ta 5 15. Zum kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 44,1 kanal km 4,1 gidrotexnika inshooti ta 6 16. Guliston kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 45,0 kanal km 4,2 Chiroqchi tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi gidrotexnika inshooti ta 6 17. Chiyal-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 24,9 kanal km 2,1 gidrotexnika inshooti ta 5 18. Chiyal-2 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 19,4 kanal km 2,6 gidrotexnika inshooti ta 5 19. Shoʻrquduq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash kanal km 1,6 18,0 gidrotexnika inshooti ta 3 20. Ettitom kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash kanal km 0,8 9,6 gidrotexnika inshooti ta 2 21. Obod nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 2,0 20,0 22. Oqchova nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 1,0 10,0 Kanallar, jami km 61,2 723,8 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 114 Nasos agregatlari, jami ta 3 Nasos stansiyalari, jami ta 3 Shahrisabz tumani 1. Oq suv Yakkabogʻ birlashgan kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 58,7 Shahrisabz tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 5,5 gidrotexnika inshooti ta 12 2. Qoraxoʻja-2 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 61,1 kanal km 6,2 gidrotexnika inshooti ta 9 3. MK-2 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 44,6 kanal km 4,2 gidrotexnika inshooti ta 9 4. Posmon kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 25,3 Shahrisabz tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 2,4 gidrotexnika inshooti ta 5 5. Hilak kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 10,2 kanal km 1,1 gidrotexnika inshooti ta 1 6. Qumariq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash kanal km 1,6 15,4 gidrotexnika inshooti ta 2 7. Sidarak kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash kanal km 1,4 13,8 gidrotexnika inshooti ta 2 8. Doʻlana kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 15,7 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 3 9. Sinabogʻ kanali va gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 17,9 kanal km 1,9 gidrotexnika inshooti ta 2 10. Oʻzbekiston kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 20,1 kanal km 1,9 gidrotexnika inshooti ta 4 11. Toshbuloq kanali va undagi gidrotexnika inshootla?ini taʼmirlash-tiklash 26,4 kanal km 2,8 gidrotexnika inshooti ta 3 12. Argen kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 13,5 kanal km 1,1 gidrotexnika inshooti ta 4 13. Chorbogʻ kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 13,5 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 1 Shahrisabz tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi 14. Qorakoʻza kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 13,5 kanal km 1,5 gidrotexnika inshooti ta 1 15. Chorshanbe kanali va undagi ?i?rotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 28,6 kanal km 2,8 gidrotexnika inshooti ta 5 16. Moʻminobod-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 27,5 kanal km 2,8 gidrotexnika inshooti ta 4 17. Moʻminobod-2 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 28,0 kanal km 3,0 gidrotexnika inshooti ta 3 18. Qatagʻon kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash kanal km 1,6 17,6 gidrotexnika inshooti ta 4 19. Qorasuvdaryo kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 20,6 kanal km 2,1 gidrotexnika inshooti ta 3 20. Loydon kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 19,3 kanal km 1,8 gidrotexnika inshooti ta 4 21. Xoʻjaqovurgʻa kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 20,6 kanal km 2,1 gidrotexnika inshooti ta 3 22. Moloxon kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini tʼmirlash-tiklash 28,3 kanal km 2,9 gidrotexnika inshooti ta 4 23. Paxtakor nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 2 12,0 Kanallar, jami km 53,7 552,3 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 88 Nasos agregatlari, jami ta Nasos stansiyalari, jami ta 2 Yakkabogʻ tumani 1. Oq suv Yakkabogʻ birlashgan kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 71,5 Yakkabogʻ tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 5,5 gidrotexnika inshooti ta 19 2. Qorabogʻ kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash kanal km 0,3 6,2 gidrotexnika inshooti ta 3 3. Jiyda kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 36,8 k�nal km 3,2 gidrotexnika inshooti ta 7 4. Oʻngqirgʻoq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 46,6 kanal km 3,9 gidrotexnik inshoot ta 10 5. Chapqirgʻoq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 50,7 kanal km 4,1 gidrotexnika inshooti ta 12 6. Xabar-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 23,4 kanal km 2,1 gidrotexnika inshooti ta 4 7. Xabar-2 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 19,6 kanal km 1,8 gidrotexnika inshooti ta 3 8. Shamshar kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 20,5 kanal km 1,9 gidrotexnika inshooti ta 3 9. Momoxotin kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 20,5 Yakkabogʻ tumani hokimligi, tuman moliya boʻlimi, tuman irrigatsiya boʻlimi kanal km 1,9 gidrotexnika inshooti ta 3 10. Yangiobod kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 28,5 kanal km 2,8 gidrotexnika inshooti ta 3 11. Samoq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 16,9 kanal km 1,1 gidrotexnika inshooti ta 6 12. Darxon kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 35,0 kanal km 3,0 gidrotexnika inshooti ta 7 13. Boʻz ariq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash kanal km 2,1 25,8 gidrotexnika inshooti ta 6 14. Beshariq kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 34,4 kanal km 2,8 gidrotexnika inshooti ta 8 Hisor L-1-1 kanali va undagi gidrotexnika inshootlarini taʼmirlash-tiklash 23,7 15. kanal km 1,6 gidrotexnika inshooti ta 8 16. Tezob nasos stansiyasi va undagi agregatlarni taʼmirlash-tiklash ta 2 12,0 Kanallar, jami km 38,1 472,2 Gidrotexnika inshootlari, jami ta 102 Nasos agregatlari, jami ta Nasos stansiyalari, jami ta 2 Viloyat boʻyicha kanallar, jami km 383,6 5350,1 Viloyat boʻyicha gidrotexnika inshootlari, jami ta 891 Viloyat boʻyicha nasos agregatlari, jami ta 50 Viloyat boʻyicha nasos stansiyalari, jami ta 23 Gektar T/r Tumanlar nomi 2021-yil rejasi Shundan: Masʼullar tomchilatib sugʻorish shundan: yomgʻirlatib sugʻorish shundan: yerlarni lazerli tekislash koʻchma egiluvchan quvur paxta bogʻ tok gʻalla sabzavot, poliz ozuqabop ekinlar 1. Gʻuzor 3 305,0 1 200,0 1200 465,0 255 10 200 850,0 790,0 Suv xoʻjaligi vazirligi (Sh. Xamrayev), Qishloq xoʻjaligi vazirligi (J. Xodjayev), Moliya vazirligi (T. Ishmetov), Qashqadaryo viloyati hokimligi (Z. Mirzayev), Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), tuman hokimlari 2. Qarshi 6 627,0 2 785,0 2785 2 100,0 1900 200 750,0 992,0 3. Koson 8 440,0 3 900,0 3900 1 950,0 1950 1 500,0 1 090,0 4. Qamashi 4 450,0 2 340,0 1800 150 390 600,0 600 750,0 760,0 5. Kitob 660,0 260,0 200 60 150,0 100 50 250,0 0,0 6. Mirishkor 7 315,0 3 380,0 3380 2 650,0 2000 400 250 500,0 785,0 7. Muborak 6 745,0 3 600,0 3600 1 960,0 1000 460 500 500,0 685,0 8. Nishon 5 805,0 1 990,0 1990 1 250,0 1000 50 200 1 150,0 1 415,0 9. Kasbi 4 932,0 1 800,0 1800 1 180,0 900 80 200 1 000,0 952,0 10. Chiroqchi 6 112,0 3 860,0 900 2650 310 600,0 500 100 750,0 902,0 11. Shahrisabz 2 509,0 1 000,0 850 100 50 400,0 400 300,0 809,0 12. Yakkabogʻ 3 506,0 1 486,0 1260 226 800,0 650 100 50 400,0 820,0 Jami: 60 406,0 27 601,0 23465 3326 810 14 105,0 11255 1250 1600 8 700,0 10 000,0 Tashkilotlar nomi Jami oʻrnatiladigan qurilmalar soni, ta shu jumladan: Dastlabki qiymati*, mln soʻm suv omborlarda viloyat chegarasida tumanlar chegarasida suv isteʼmolchilari uyushmalari chegarasida Qarshi magistral kanali irrigatsiya tizimi boshqarmasi 13 13 390,0 Mirishkor irrigatsiya tizimi boshqarmasi 7 7 210,0 Oqsuv irrigatsiya tizimi boshqarmasi 6 1 5 180,0 Yakkabogʻ-Gʻuzor irrigatsiya tizimi boshqarmasi 4 4 120,0 Eski Anhor irrigatsiya tizimi boshqarmasi 30 26 4 900,0 Qashqadaryo viloyati suv omborlaridan foydalanish boshqarmasi 14 5 9 420,0 Gʻuzor tuman irrigatsiya boʻlimi 20 20 600,0 Dehqonobod tuman irrigatsiya boʻlimi 2 2 60,0 Qarshi tuman irrigatsiya boʻlimi 3 3 90,0 Koson tuman irrigatsiya boʻlimi 25 25 750,0 Qamashi tuman irrigatsiya boʻlimi 16 16 480,0 Kitob tuman irrigatsiya boʻlimi 11 11 330,0 Mirishkor tuman irrigatsiya boʻlimi 8 8 240,0 Muborak tuman irrigatsiya boʻlimi 35 35 1050,0 Nishon tuman irrigatsiya boʻlimi 10 10 300,0 Kasbi tuman irrigatsiya boʻlimi 12 12 360,0 Chiroqchi tuman irrigatsiya boʻlimi 21 21 630,0 Shahrisabz tuman irrigatsiya boʻlimi 15 15 450,0 Yakkabogʻ tuman irrigatsiya boʻlimi 14 14 420,0 Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi 1 1 30,0 Hisorak suv omboridan foydalanish boshqarmasi 1 1 30,0 Chimqoʻrgʻon suv omboridan foydalanish boshqarmasi 1 1 30,0 Jami: 269 5 39 33 192 8070,0 T/r Tumanlar Nasos stansiyalari soni shundan: 2021-yilda almashtiriladi Hisoblangan qiymati, mln soʻm nasos agregatlari soni elektrodvigatellar soni nasos agregatlari soni elektrodvigatellar soni 1. Qamashi 11 41 41 3 1 055,0 2. Yakkabogʻ 2 7 7 1 82,0 3. Qarshi 10 36 36 1 304,0 4. Shahrisabz 2 9 9 1 302,0 5. Koson 6 21 21 4 2 030,0 6. Gʻuzor 10 41 41 3 2 5 615,0 7. Kitob 9 40 40 2 140,0 8. Dehqonobod 4 14 14 9. Chiroqchi 2 7 7 10. Mirishkor 3 3 3 11. Nishon 2 2 2 12. Muborak 1 1 1 Jami: 62 222 222 3 14 9 528,0 T/r Tumanlar nomi Obyektlar nomi Quvvati Masʼullar Nasos stansiyalari boʻyicha 1. Nishon “Turkmaniston-1 va Turkmaniston-2” nasos stansiyasi 1,43 m3/sek Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi, Nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi 2. Kasbi “Beruniy” va “Qamashi” meliorativ nasos stansiyalari 2,86 m3/sek 3. Kitob Varganza-1 nasos stansiyasi 1,2 m3/sek 4. Kitob Varganza-2 nasos stansiyasi 0,75 m3/sek 5. Kitob Anhor nasos stansiyasi 0,90 m3/sek 6. Kitob Qishliq nasos stansiyasi 2,40 m3/sek 7. Kitob Iskana nasos stansiyasi 0,42 m3/sek 8. Qamashi Uchtut nasos stansiyasi 0,57 m3/sek 9. Qamashi Qoʻngʻir-1 nasos stansiyasi 2,20 m3/sek 10. Qamashi Qoʻngʻir-2 nasos stansiyasi 1,65 m3/sek T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Gʻuzor tumanida 10 ta sugʻorish qudugʻi qurish, 5,0 km ochiq kollektor va 3,0 km yopiq-gorizantal drenaj tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish. 1. Obyektlarda qurilish va rekonstruksiya qilish ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Gʻuzor tumani hokimligi (B. Suyunov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektlarni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 2. Gʻuzor tumanidagi tumanlararo “Qillisoy” kollektori tizimidagi 88,0 km kollektorlarni taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Gʻuzor tumani hokimligi (B. Suyunov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish �omissiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha III. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash 3. Gʻuzor tumanidagi 25,4 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 65 ta gidrotexnika inshootlari hamda 20 ta nasos agregatlarini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Gʻuzor tumani hokimligi (B. Suyunov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Gʻuzor tuman irrigatsiya boʻlimi (X. Bozorov), tuman moliya boʻlimi (Sh. Xurramov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash 4. Gʻuzor tumanidagi 245,0 km sugʻorish tarmoqlari, 409 ta gidrotexnika inshooti va 64 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Gʻuzor tumani hokimligi (B. Suyunov) Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Gʻuzor tuman irrigatsiya boʻlimi (X. Bozorov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha V. Suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish 5. Gʻuzor tumanida 2515 gektar suvni tejaydigan texnologiyalar joriy etish, shu jumladan: tomchilatib sugʻorish 1200 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 465 gektar, yerlarni lazerli tekislash 850 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Gʻuzor tumani hokimligi (B. Suyunov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov), viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan texnologiyalar tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan texnologiyalar tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan texnologiyalar tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan texnologiyalar tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan texnologiya tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida VI. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 6. Gʻuzor tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 20 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 20 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Gʻuzor tumani hokimligi (B. Suyunov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Gʻuzor tuman irrigatsiya boʻlimi (X. Bozorov) 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Qarshi tumanidagi 3,8 km ochiq kollektor tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish. 1. Qarshi tumanidagi 3,8 km ochiq kollektor tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qarshi tumani hokimligi (M. Mustafayeva) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 2. Qarshi tumanidagi 154,9 km kollektor tarmoqlarini tizimli taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qarshi tumani hokimligi (M. Mustafayeva) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish komissiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha III. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash 3. Qarshi tumanidagi 21,2 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 61 ta gidrotexnika inshootlari hamda 12 ta nasos agregatlarini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qarshi tumani hokimligi (M. Mustafayeva) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Qarshi tuman ir�igatsiya boʻlimi (Z. Allayev), tuman moliya boʻlimi (Z. Maxmudov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash 4. Qarshi tumanidagi 467,1 km sugʻorish tarmoqlari, 575 ta gidrotexnika inshootlari va 46 dona nasos agregatlarini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjat�arini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qarshi tumani hokimligi (M. Mustafayeva) Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Qarshi tuman irrigatsiya boʻlimi (Z. Allayev) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha V. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish 5. Qarshi tumanida 5635 gektar maydonda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan, tomchilatib sugʻorish 2785 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 2100 gektar, yerlarni lazerli tekislash 750 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qarshi tumani hokimligi (M. Mustafayeva) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov), viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiq�anadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida VI. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 6. Qarshi tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 3 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 3 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2021-yil 31-yanvar�acha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qarshi tumani hokimligi (M. Mustafayeva) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Qarshi tuman irrigatsiya boʻlimi (Z. Allayev) 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 1. Koson tumanidagi 267,4 km kollektor-drenaj tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Koson tumani hokimligi (A. Boyqarayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish komissiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash 2. Koson tumanidagi 34,1 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 82 ta gidrotexnika inshooti hamda 2 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Koson tumani hokimligi (A. Boyqarayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Koson tuman irrigatsiya boʻlimi (I. Ergashev), tuman moliya boʻlimi (Sh. Safarov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha III. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash 3. Koson tumanidagi 701,3 km sugʻorish tarmoqlari, 890 ta gidrotexnika inshooti va 11 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Koson tumani hokimligi (A. Boyqarayev) Suv isteʼmolchilar? uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Koson tumani irrigatsiya boʻlimi (I. Ergashev) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish 4. Koson tumanida 7350 gektar suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan: tomchilatib sugʻorish 3900 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 1950 gektar, yerlarni lazerli tekislash 1500 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Koson tumani hokimligi (A. Boyqarayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov), viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida V. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 5. Koson tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 25 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 25 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Koson tumani hokimligi (A. Boyqarayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Koson tumani irrigatsiya boʻlimi (I. Ergashev) 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnat�sh. 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli ?xborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Qamashi tumanida 3 ta sugʻorish qudugʻi qurish, 10,2 km ochiq kollektor va 7,4 km yopiq gorizantal drenaj tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish. 1. Obyektlarda qurilish va rekonstruksiya qilish ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qamashi tumani hokimligi (B. Togʻayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektlarni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 2. Qamashi tumanidagi 111,9 km kollektor-drenaj tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qamashi tumani hokimligi (B. Togʻayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish komissiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha III. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash va tiklash 3. Qamashi tumanidagi 38,8 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 87 ta gidrotexnika inshooti hamda 4 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qamashi tumani hokimligi (B. Togʻayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Qamashi tumani irrigatsiya boʻlimi (A. Erdanov), tuman moliya boʻlimi (Sh. Pardayev) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyas tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash 4. Qamashi tumanidagi 202,4 km sugʻorish tarmoqlari, 484 ta gidrotexnika inshooti va 52 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va eksper�izadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qamashi tumani hokimligi (B. Togʻayev) Qamashi tuman suv isteʼmolchilari uyushmasi, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Qamashi tumani irrigatsiya boʻlimi (A. Erdanov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha V. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish 5. Qamashi tumanida 3690 gektar suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan, tomchilatib sugʻorish 2340 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 600 gektar, yerlarni lazerli tekislash 750 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qamashi tumani hokimligi (B. Togʻayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov), viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, Pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida VI. Suv xoʻjaligi obyektlarini davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida xususiy sektorga berish 6. Qamashi tumanidagi “Uchtut”, “Qoʻngʻir-1” va “Qoʻngʻir-2” nasos stansiyalaridan foydalanishni davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida xususiy sherikka berish. 1. Loyiha konsepsiyasi va loyihani baholash hujjatini ishlab chiqish kelishish va tasdiqlash. 2021-yil 10-aprelgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qamashi tumani hokimligi (B. Togʻayev) Suv xoʻjaligi vazirligi (Sh. Xamrayev), Moliya vazirligi (T. Ishmetov), DXShni rivojlantirish agentligi (Gʻ. Xoljigitov) 2. Davlat sherigining va vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytlarida tender eʼlon qilish. 2021-yil 30-maygacha 3. Tender oʻtkazish va gʻolib bilan davlat-xususiy sheriklik toʻgʻrisida bitim imzolash va uni belgilangan tartibda roʻyxatdan oʻtkazish. 2021-yil 10-oktabrgacha VII. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 7. Qamashi tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 16 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 16 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Qamashi tumani hokimligi (B. Togʻayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Qamashi tuman irrigatsiya boʻlimi (A. Erdanov), 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan irrigatsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Kitob tumanida 2 ta sugʻorish qudugʻi qurish. 1. Obyektda qurilish ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kitob tumani hokimligi (A. Zakirov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 2. Kitob tumanidagi “Qumqoʻrgʻon” xoʻjaliklararo kollektorini 45 km qismini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kitob tumani hokimligi (A. Zakirov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish komissiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha III. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash va tiklash 3. Kitob tumanidagi 27,5 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 52 ta gidrotexnika inshooti hamda 4 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kitob tumani hokimligi (A. Zakirov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Kitob tumani irrigatsiya boʻlimi (D. Tursunov), tuman �oliya boʻlimi (I. Raxmonov) 2. Tasdiqlanga? ?oyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash va tiklash 4. Kitob tumanidagi 262,1 km sugʻorish tarmoqlari, 182 ta gidrotexnika inshooti va 25 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kitob tumani hokimligi (A. Zakirov) Qamashi tumani suv isteʼmolchilari uyushmasi, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Kitob tumani irrigatsiya boʻlimi (D. Tursunov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha V. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish 5. Kitob tumanida 660 gektar suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan, tomchilatib sugʻorish 260 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 150 gektar, yerlarni lazerli tekislash 250 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kitob tumani hokimligi (A. Zakirov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov),viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida VI. Suv xoʻjaligi obyektlarini davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida xususiy sektorga berish 6. Kitob tumanidagi “Shoʻrobsoy” suv omboridan hamda “Varganza-1”, “Varganza-2”, “Anhor”, “Qishliq” va “Iskana” nasos stansiyalaridan foydalanishni davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida xususiy sherikka berish. 1. Loyiha konsepsiyasi va loyihani baholash hujjatini ishlab chiqish kelishish va tasdiqlash. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kitob tumani hokimligi (A. Zakirov) Suv xoʻjaligi vazirligi (Sh. Xamrayev), Moliya vazirligi (T. Ishmetov), DXShni rivojlantirish Agentligi (Gʻ. Xoljigitov) 2. Davlat sherigining va vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytlarida tender eʼlon qilish. 2021-yil 20-maygacha 3. Tender oʻtkazish va gʻolib bilan davlat-xususiy sheriklik toʻgʻrisida bitim imzolash va uni belgilangan tartibda roʻyxatdan oʻtkazish. 2021-yil 30-sentabrgacha VII. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 7. Kitob tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 11 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazora� qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 11 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kitob tumani hokimligi (A. Zakirov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Kitob tumani irrigatsiya boʻlimi (D. Tursunov) 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 2021-yil 31-yanvargacha 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan irrigatsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Mirishkor tumanidagi 5,2 km sugʻorish tarmogʻini rekonstruksiya qilish. 1. Obyektda qurilish ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Mirishkor tumani hokimligi (Sh. Sanayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 2. Mirishkor tumanidagi 118,9 km uzunlikdagi kollektorlarni taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Mirishkor tumani hokimligi (Sh. Sanayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryo-suvqurilishinvest” DUK (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish komissiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha III. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash 3. Mirishkor tumanidagi 27,7 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 83 ta gidrotexnika inshooti hamda 3 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Mirishkor tumani hokimligi (Sh. Sanayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Mirishkor tumani irrigatsiya boʻlimi (Q. Choʻliyev), tuman moliya boʻlimi (A. Shukurov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash va tiklash 4. Mirishkor tumanidagi 434,3 km sugʻorish tarmoqlari, 828 ta gidrotexnika inshooti va 5 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Mirishkor tumani hokimligi (Sh. Sanayev) Mirishkor tumani suv isteʼmolchilari uyushmasi, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Mirishkor tumani irrigatsiya boʻlimi (Q. Choʻliyev) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlar belgilangan tartibda Ishchi komissiya tomonidan foydalanishga qabul qilinishi. 2021-yil 25-dekabrgacha V. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish 5. Mirshikor tumanida 6530 gektar suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan: tomchilatib sugʻorish 3380 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 2650 gektar, yerlarni lazerli tekislash 500 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Mirishkor tumani hokimligi (Sh. Sanayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov), viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida VI. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 6. Mirishkor tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 8 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 8 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Mirishkor tumani hokimligi (Sh. Sanayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Mirishkor tumani irrigatsiya boʻlimi (Q. Choʻliyev) 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Muborak tumanidagi 4,0 km sugʻorish tarmoqlarini va 2,2 km uzunlikdagi kollektorni rekonstruksiya qilish. 1. Obyektlarda rekonstruksiya ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Muborak tumani hokimligi (U. Ernazarov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 2. Muborak tumanidagi “Turkiston” va “Olovhon Farxod” hududlaridagi 101,8 km kollektorlarni taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Muborak tumani hokimligi (U. Ernazarov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish komissiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha III. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash va tiklash 3. Muborak tumanidagi 19,8 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 25 ta gidrotexnika inshooti hamda 3 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Muborak tumani hokimligi (U. Ernazarov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Muborak tumani irrigatsiya boʻlimi (D. Edilov), tuman moliya boʻlimi (B. Sodiqov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash va tiklash 4. Muborak tumanidagi 185,1 km sugʻorish tarmoqlari, 456 ta gidrotexnika inshooti va 6 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Muborak tumani hokimligi (U. Ernazarov) Qamashi tumani suv isteʼmolchilari uyushmasi, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Muborak tumani irrigatsiya boʻlimi (D. Edilov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha V. Suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish 5. Muborak tumanida 6060 gektar maydonda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan: tomchilatib sugʻorish 3600 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 1960 gektar, yerlarni lazerli tekislash 500 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Muborak tumani hokimligi (U. Ernazarov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov), viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida VI. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 6. Muborak tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 35 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 35ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Muborak tumani hokimligi (U. Ernazarov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Muborak tumani irrigatsiya boʻlimi (D. Edilov) 2. “Aqlli suv” qur�lmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Nishon tumanidagi 15,3 km lotok tarmoqlarini va 22,8 km kollektor-drenaj tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish. 1. Obyektda qurilish ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Nishon tumani hokimligi (M. Xayitmuradov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 2. Nishon tumanidagi 422,6 km kollektor-drenaj tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash. 1. Yildan yilga oʻtuvchi 2 ta obyektda 159,6 km kollektor-drenaj tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Nishon tumani hokimligi (M. Xayitmuradov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Yangidan boshlanuvchi 3 ta (263 km) loyiha boʻyicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish komissiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha III. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash 3. Nishon tumanidagi 12,9 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 67 ta gidrotexnika inshooti hamda 2 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Nishon tumani hokimligi (M. Xayitmuradov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Nishon tumani irrigatsiya boʻlimi (Sh. Boboqulov), tuman moliya boʻlimi (X. Yoʻldoʻshev) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash va tiklash 4. Nishon tumanidagi 448,5 km sugʻorish tarmoqlari, 527 ta gidrotexnika inshooti va 6 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Nishon tumani hokimligi (M. Xayitmuradov) Nishon tuman suv isteʼmolchilari uyushmasi, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Nishon tumani irrigatsiya boʻlimi (Sh. Boboqulov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha V. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish 5. Nishon tumanida 4390 gektar suv tejovchi texnologiyalar joriy etish, shu jumladan: tomchilatib sugʻorish 1990 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 1250 gektar, yerlarni lazerli tekislash 1150 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Nishon tumani hokimligi (M. Xayitmuradov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov), viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida VI. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 6. Nishon tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 10 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 10 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Nishon tumani h�kimligi (M. Xayitmuradov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Nishon tumani irrigatsiya boʻlimi (Sh. Boboqulov) 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Kasbi tumanidagi 7,5 km sugʻorish tarmogʻi va 8,7 km kollektor tarmogʻini rekonstruksiya qilish. 1. Obyektlarda rekonstruksiya ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kasbi tumani hokimligi (T. Meyliyev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Rekonstruksiya ishlari yakunlangan obyektlarni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 2. Kasbi tumanidagi “YuK-8” kollektori tizimida 40,9 km kollektorlarni tizimli taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kasbi tumani hokimligi (T. Meyliyev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish komissiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha III. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash 3. Kasbi tumanidagi 20,1 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 59 ta gidrotexnika inshooti hamda 8 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kasbi tumani hokimligi (T. Meyliyev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Kasbi tumani irrigatsiya boʻlimi (F. Raxmatov), tuman moliya boʻlimi (A. Tursunov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash 4. Kasbi tumanidagi 465,5 km sugʻorish tarmoqlari, 691 ta gidrotexnika inshooti va 31 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kasbi tumani hokimligi (T. Meyliyev) Kasbi tumani suv isteʼmolchilari uyushmasi, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Kasbi tumani irrigatsiya boʻlimi (F. Raxmatov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha V. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish 5. Kasbi tumanida 3980 gektar maydonda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan: tomchilatib sugʻorish 1800 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 1180 gektar, yerlarni lazerli tekislash 1000 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kasbi tumani hokimligi (T. Meyliyev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov), viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida VI. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 6. Kasbi tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 12 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 12 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Kasbi tumani hokimligi (T. Meyliyev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Kasbi tumani irrigatsiya boʻlimi (F. Raxmatov) 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Chiroqchi tumanida 2 ta sugʻorish qudugʻi qurish, xoʻjaliklararo “Chiyal-1” kanalining 2,0 km qismini va 16,9 km kollektor-drenaj tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish. 1. Obyektda qurilish ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Chiroqchi tumani hokimligi (X. Djurayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 2. Chiroqchi tumanidagi “K-4” xoʻjaliklararo kollektori tizimidagi 33,6 km kollektorlarni taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Chiroqchi tumani hokimligi (X. Djurayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish ko�issiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha III. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash 3. Chiroqchi tumanidagi 61,2 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 114 ta gidrotexnika inshootlari hamda 6 ta nasos agregatlarini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Chiroqchi tumani hokimligi (X. Djurayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Chiroqchi tumani irrigatsiya boʻlimi (Sh. Annaqulov), tuman moliya boʻlimi (Sh. Maxmatqulov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash 4. Chiroqchi tumanidagi 289,8 km sugʻorish tarmoqlari, 439 ta gidrotexnika inshooti va 68 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Chiroqchi tumani hokimligi (X. Djurayev) Chiroqchi tumani suv isteʼmolchilari uyushmasi, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Chiroqchi tumani irrigatsiya boʻlimi (Sh. Annaqulov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha V. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish 5. Chiroqchi tumanida 5210 gektar suv tejovchi texnologiyalar joriy etish, shu jumladan: tomchilatib sugʻorish 3860 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 600 gektar, yerlarni lazerli tekislash 750 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Chiroqchi tumani hokimligi (X. Djurayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov), viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida VI. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 6. Chiroqchi tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 21 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 21 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Chiroqchi tumani hokimligi (X. Djurayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Chiroqchi tumani irrigatsiya boʻlimi (Sh. Annaqulov) 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan irrigatsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Shahrisabz tumanida 3 ta sugʻorish qudugʻi qurish. 1. Obyektda qurilish ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Shahrisabz tumani hokimligi (S. Hasanov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash 2. Shahrisabz tumanidagi 53,7 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 88 ta gidrotexnika inshooti hamda 2 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Shahrisabz tumani hokimligi (S. Hasanov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Shahrisabz tumani irrigatsiya boʻlimi (M. Jovliyev), tuman moliya boʻlimi (A. Bozorov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha III. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash va tiklash 3. Shahrisabz tumanidagi 312,9 km sugʻorish tarmoqlari, 245 ta gidrotexnika inshooti va 33 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Shahrisabz tumani hokimligi (S. Hasanov) Shahrisabz tumani suv isteʼmolchilari uyushmasi, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari,Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Shahrisabz tumani irrigatsiya boʻlimi (M. Jovliyev) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish 4. Shahrisabz tumanida 1700 gektar maydonda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan: tomchilatib sugʻorish 1000 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 400 gektar, yerlarni lazerli tekislash 300 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Shahrisabz tumani hokimligi (S. Hasanov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov),viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov),viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida V. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 5. Shahrisabz tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 15 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 15 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Shahrisabz tumani hokimligi (S. Hasanov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Shahrisabz tumani irrigatsiya boʻlimi (M. Jovliyev) 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan irrigatsiya va melioratsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Yakkabogʻ tumanida 12 ta sugʻorish qudugʻi va 8,0 km yopiq gorizantal drenajtarmogʻi qurish. 1. Obyektlarda qurilish ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Yakkabogʻ tumani hokimligi (L. Abdullayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi(A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektlarni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan melioratsiya obyektlarini tizimli taʼmirlash-tiklash 2. Yakkabogʻ tumanidagi “Isat” xoʻjaliklararo kollektori tizimidagi 101,0 km kollektorlarni taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazish va bosh pudratchi tashkilotni aniqlash. 2021-yil 30-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Yakkabogʻ tumani hokimligi (L. Abdullayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 20-dekabrgacha 3. Davlat qabul qilish komissiyasining dalolatnomalarini rasmiylashtirish va foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha III. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash 3. Yakkabogʻ tumanidagi 38,1 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 102 ta gidrotexnika inshooti hamda 2 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Yakkabogʻ tumani hokimligi (L. Abdullayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Yakkabogʻ tumani irrigatsiya boʻlimi (N. Normurodov), tuman moliya boʻlimi (Sh. Eshmatov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash 4. Yakkabogʻ tumanidagi 272,6 km sugʻorish tarmoqlari, 201 ta gidrotexnika inshooti va 20 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Yakkabogʻ tumani hokimligi (L. Abdullayev) Yakkabogʻ tumani suv isteʼmolchilari uyushmasi, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Yakkabogʻ tumani irrigatsiya boʻlimi (N. Normurodov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha V. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish 5. Yakkabogʻ tumanida 2686 gektar maydonda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan: tomchilatib sugʻorish 1486 gektar, yomgʻirlatib sugʻorish 800 gektar, yerlarni lazerli tekislash 400 gektar. 1. Tasdiqlangan prognoz koʻrsatkichlar doirasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy qilish loyihalarining tuman manzilli roʻyxatini ishlab chiqish va tasdiqlash. 2021-yil 20-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Yakkabogʻ tumani hokimligi (L. Abdullayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (Gʻ. Xaydarov), viloyat ishchi guruhi, tuman ishchi guruhlari, tijorat banklari, pudratchilar, talabgorlar 2. Talabgorlar bilan pudratchilar oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurish yuzasidan tegishli shartnomalarni ishlab chiqish hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 25-yanvargacha 3. Talabgorlar bilan tijorat banklari oʻrtasida suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga kredit ajratish va moliyalashtirish yuzasidan tegishli shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish. 2021-yil 30-yanvargacha 4. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini qurishga boʻnak va asosiy toʻlovlarni shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimlarini ishchi loyihalar asosida sifatli qilib qurish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 6. Talabgorlar va tumanlar ishchi guruhlari ishtirokida qurilgan suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyasi tizimini sinovdan oʻtkazish hamda belgilangan tartibda foydalanishga topshirish. Tasdiqlanadigan jadval asosida 7. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalari tizimini joriy qilish boʻyicha tegishli hujjatlarni toʻplash va tumanlar ishchi guruhiga subsidiya ajratish yuzasidan xat bilan murojaat qilish. Loyiha foydalanishga qabul qilingandan soʻng ikki oy ichida VII. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 7. Yakkabogʻ tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 14 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 14 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Yakkabogʻ tumani hokimligi (L. Abdullayev) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Yakkabogʻ tumani irrigatsiya boʻlimi (N. Normurodov) 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga oshirish mexanizmi Ijro muddati Masʼul ijrochilar hokimliklar idoralar I. Respublika budjeti mablagʻlari hisobidan irrigatsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish 1. Dehqonobod tumanidagi “Dehqonobod” sel suv ombori foydali hajmini 20,0 mln.m3 ga oshirish hamda qurilishi tugallanmagan “Arabdasht” va “Tarqapchigʻay” sel suv omborlarini rekonstruksiya qilish. 1. Obyektlarda qurilish ishlarini tasdiqlangan tarmoq jadvallari asosida loyiha boʻyicha sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Dehqonobod tumani hokimligi (Z. Aliqulov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), “Qashqadaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi (A. Sharipov), loyihachi va pudratchi tashkilotlar 2. Qurilishi yakunlangan obyektni belgilangan tartibda Ishchi va Davlat qabul qilish komissiyalarining dalolatnomalari asosida foydalanishga topshirish. 2021-yil 31-dekabrgacha II. Mahalliy budjet mablagʻlari hisobidan irrigatsiya tizimlarini taʼmirlash-tiklash 2. Dehqonobod tumanidagi 3,1 km irrigatsiya tizimi kanallarini va ulardagi 6 ta gidrotexnika inshooti hamda 5 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Dehqonobod tumani hokimligi (Z. Aliqulov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Dehqonobod tuman irrigatsiya boʻlimi (N. Karimov), tuman moliya boʻlimi (U. Usmonov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha III. Suv isteʼmolchilari uyushmalari, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklarining oʻz mablagʻlari hisobidan sugʻorish tarmoqlarini taʼmirlash-tiklash 3. Dehqonobod tumanidagi 8,6 km sugʻorish tarmoqlari, 19 ta gidrotexnika inshooti va 4 ta nasos agregatini taʼmirlash-tiklash. 1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish. 2021-yil 31-martgacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Dehqonobod tumani hokimligi (Z. Aliqulov) Dehqonobod tuman suv isteʼmolchilari uyushmasi, klastyerlar hamda fermer xoʻjaliklari, Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Dehqonobod tumani irrigatsiya boʻlimi (N. Karimov) 2. Tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari a?osida taʼmirlash-tiklash ishlarini sifatli qilib bajarish. 2021-yil 1-dekabrgacha 3. Yakunlangan ishlarni belgilangan tartibda Ishchi komissiyasi tomonidan foydalanishga qabul qilish. 2021-yil 25-dekabrgacha IV. Suv xoʻjaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish 4. Dehqonobod tumani irrigatsiya boʻlimi hisobidagi 2 ta suv xoʻjaligi obyektida suvni raqamli texnologiyalar yordamida “onlayn” rejimida nazorat qilishni joriy qilish. 1. Tuman irrigatsiya tizimlarida 2 ta “Aqlli suv” qurilmalarini oʻrnatish joylarini aniqlash. 2. “Aqlli suv” qurilmalarini bosqichma-bosqich oʻrnatish. 2021-yil 31-yanvargacha Qashqadaryo viloyati hokimligi (O. Boymirov), Dehqonobod tumani hokimligi (Z. Aliqulov) Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (T. Egamnazarov), Dehqonobod tumani irrigatsiya boʻlimi (N. Karimov) 3. Oʻrnatilgan “Aqlli suv” qurilmalaridan kelayotgan maʼlumotlarni tegishli axborot tizimi bilan integratsiya qilish. 2021-yil 31-dekabrgacha T/r Koʻrsatkichlar nomi Oʻlchov birligi 2020-yilgacha 2021-yilda I. Suv resurslaridan oqilona foydalanish 1. Irrigatsiya tizimi va sugʻorish tarmoqlarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish koeff. 0,68 0,69 2. Suv taʼminoti darajasi past boʻlgan sugʻoriladigan yer maydonlarini kamaytirish ming.ga 83,5 55,3 % 16 11 3. Irrigatsiya tizimini modernizatsiya qilish va beton qoplamali kanallar ulushini oshirish km 1593 1633 % 36 36,9 4. Suv xoʻjaligi vazirligi tizimidagi: Nasos stansiyalari agregatlarini energiya tejamkor nasos agregatlariga almashtirish. dona 31 34 % 15 16 Nasos stansiyalarining eskirgan elektr dvigatellarini yangisiga almashtirish. dona 87 101 % 83 86 Nasos stansiyalarining elektr energiyasi isteʼmolini kamaytirib borish. mlrdkVt.s 2,4 2,3 II. Suvni tejaydigan texnologiyalarni qoʻllash koʻlamini kengaytirish 5. Suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarini joriy etishni kengaytirish, shu jumladan: ming ga 69,7 130,1 % 13,5 25,3 tomchilatib sugʻorish texnologiyalari joriy etilgan maydonlarni kengaytirish ming.ga 11,8 39,4 III. Sugʻoriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash 6. Sugʻoriladigan yer maydonlarida shoʻrlangan yer maydonlarini kamaytirish, shu jumladan: ming ga 232,3 227,8 % 45 44 kuchli va oʻrta shoʻrlangan sugʻoriladigan yer maydonlarini kamaytirish. ming ga 47,7 45,6 % 9 8 7. Yer osti suv sathi muammoli holatda (0 — 2 m) boʻlgan yer maydonlarini kamaytirish. ming ga 5,1 4,8 % 1 0,9 8. Qishloq xoʻjaligida foydalanishdan chiqib ketgan sugʻoriladigan yer maydonlarini qayta foydalanishga kiritish ming ga 17,8 19,3 IV. Suv xoʻjaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya va innovatsion texnologiyalarni joriy etish 9. Suv xoʻjaligi inshootlarida real vaqt rejimida suvni nazorat qilish va uning hisobini yuritish uchun “Smart Water” (“Aqlli suv”) tizimini joriy etish dona 73 342 10. Suv xoʻjaligi obyektlarini boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirish dona 1 11. Meliorativ kuzatuv quduqlarini avtomatlashtirilgan monitoring tizimiga oʻtkazish dona 256 % 100