Oʻzbekiston Respublikasida ichimlik suvi taʼminoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida
(resolution, 2023-10-31)

Mamlakatimizda soʻnggi yillarda aholini, birinchi navbatda, qishloq aholisini sifatli ichimlik suvi bilan taʼminlash borasida salmoqli ishlar bajarildi. Suv va kanalizatsiya tarmoqlarini, shu jumladan “Obod qishloq” va “Obod mahalla” davlat dasturlari doirasida qurish hamda rekonstruksiya qilish loyihalari izchil amalga oshirilmoqda. Biroq, bu borada koʻrilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan ichimlik suvi taʼminoti va kanalizatsiya sohasida belgilangan tadbirlarni amalga oshirishga toʻsqinlik qilayotgan qator hal etilmagan muammolar hamon mavjud. Xususan, ichimlik suvi isteʼmolini hisobga olish asboblari, shuningdek, suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimi obyektlariga oid zarur barcha axborotni “onlayn” rejimida kiritish, saqlash, muntazam yangilash hamda monitoring qilishni taʼminlaydigan yagona tizimning yoʻqligi suvni isrof qilish va ishlab chiqarish bilan bogʻliq boʻlmagan xarajatlar oshib ketayotganining sabablaridan biridir. Suv taʼminoti tarmoqlari va inshootlaridan samarasiz foydalanilayotgani, shuningdek, joylardagi asosiy fondlarni modernizatsiya qilish va yangilash loyihalari ishonchli moliyalashtirilmayotgani uskuna hamda texnikalarning, ayniqsa, qishloq joylarda tez ishdan chiqishiga sabab boʻlmoqda. Aholi punktlarida kanalizatsiya tizimlarini qurish va barpo etilayotgan koʻp kvartirali uylarni ularga ulash masalasiga lozim darajada eʼtibor berilmayapti. Zamonaviy boshqaruv shakllari va usullari yetarlicha joriy etilmaganligi, kadrlar salohiyatining pastligi suv taʼminoti hamda kanalizatsiya obyektlarini samarali boshqarish va ulardan foydalanishni taʼminlash imkonini bermayapti. Suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasidagi xizmatlar sifatini, tarmoq korxonalari faoliyatining samaradorligini yanada oshirish, toʻgʻridan-toʻgʻri, avvalambor, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish asosida ishonchli moliyalashtirish manbalarini tashkil etish maqsadida: 1. Quyidagilar suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimlarini yanada rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari etib belgilansin: suv taʼminoti va kanalizatsiya korxonalarini, shu jumladan davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida boshqarish hamda ulardan foydalanish sohasida ilgʻor xorijiy tajribani bosqichma-bosqich joriy qilish; suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasida hisobga olish hamda monitoring qilishni taʼminlaydigan zamonaviy axborot va resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, respublikadagi barcha isteʼmolchilarni ichimlik suvini hisobga oluvchi zamonaviy asboblar bilan jihozlash; turar-joy komplekslarini qurishda sanitariya talablarini, shu jumladan mahalliy tozalash inshootlarini qoʻllash orqali taʼminlash maqsadida kanalizatsiya obyektlarini ichimlik suvi taʼminoti obyektlari bilan birgalikda loyihalashtirish, qurish hamda rekonstruksiya qilish; ichimlik suvi ishlab chiqarish va sotish xarajatlarini oʻzi toʻliq qoplashini taʼminlaydigan, suv taʼminoti hamda kanalizatsiya obyektlarini boshqarish va ulardan foydalanishga xususiy sektorni jalb qilish imkonini beradigan yangi tarif siyosatini ishlab chiqish orqali suv taʼminoti va kanalizatsiya korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash; suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasi mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini ilgʻor xorijiy tajriba asosida takomillashtirish. 2. Oʻzbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi va boshqa idoralar bilan birgalikda xalqaro maslahatchilarni jalb qilgan holda, quyidagilarni nazarda tutuvchi 2020 — 2024-yillarda Oʻzbekiston Respublikasida suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasini rivojlantirish konsepsiyasining (keyingi oʻrinlarda — Konsepsiya) loyihasini 2019-yil 1-sentabrgacha Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritsin: suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasining ahvoli va uni rivojlantirish yoʻnalishlarini kompleks tahlil qilish; aholini ichimlik suvi va kanalizatsiya xizmatlari bilan taʼminlashning maqsadli koʻrsatkichlari; suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlarini boshqarish va ulardan foydalanish sohasiga xususiy sektorni jalb qilish; tarmoqning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, toʻgʻridan-toʻgʻri, avvalo, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish; ilgʻor axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion yechimlar, shuningdek, ichimlik suvini hisoblashning zamonaviy asboblarini joriy etish. Oʻzbekiston Respublikasi Investitsiyalar boʻyicha davlat qoʻmitasi va Moliya vazirligi ikki oy muddatda xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlarining texnik koʻmagi mablagʻlari hisobidan Konsepsiya loyihasini ishlab chiqish ishlarini moliyalashtirishning aniq manbalarini aniqlasin. 3. Quyidagilar: 2019-yilda Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti doirasida markazlashtirilgan kapital qoʻyilmalar limitlari hisobidan amalga oshiriladigan suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlarini qurish hamda rekonstruksiya qilishning manzilli dasturi va tarmoq jadvallari 1.1 — 1.15-ilovalarga muvofiq; 2019-yilda xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokida amalga oshiriladigan suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlarini qurish hamda rekonstruksiya qilishning manzilli dasturi va tarmoq jadvali 2.1-2.2.-ilovalarga muvofiq tasdiqlansin. 4. Jahon bankining 2017-yil fevral oyida oʻtkazilgan missiyasi natijalariga koʻra, Jahon banki Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 28-avgustdagi PQ-1610-son qarori bilan tasdiqlangan, Xalqaro taraqqiyot uyushmasi ishtirokidagi “Sirdaryo viloyatining Boyovut, Xovos, Mirzaobod, Sardoba va Oqoltin tumanlari markazlari va qishloq aholi punktlarining suv taʼminotini yaxshilash” loyihasi boʻyicha 4869-UZ-son kreditni yopish muddati 2019-yil 30-iyunga qadar uzaytirilishini tasdiqlaganligi maʼlumot uchun qabul qilinsin. Oʻzbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi, Moliya vazirligi, Investitsiyalar boʻyicha davlat qoʻmitasining loyihani amalga oshirish muddatini 2019-yil 30-iyunga qadar uzaytirish toʻgʻrisidagi taklifiga rozilik berilsin. 5. Oʻzbekiston Respublikasi rezidentlari boʻlmagan yuridik shaxslar quyidagi loyihalar doirasida yuridik shaxslarning ishlar va xizmatlar koʻrsatishdan topilgan daromadidan olinadigan foyda soligʻidan ozod etilsin: Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 16-apreldagi PQ-1324-son qarori bilan tasdiqlangan “Navoiy va Buxoro viloyatlari tuman markazlarini tutashtirgan holda Damxoʻja hududlararo suv quvurini modernizatsiya qilish. Termiz shahrining kanalizatsiya tizimini rekonstruksiya qilish” loyihasi; Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 30-iyuldagi PQ-1378-son qarori bilan tasdiqlangan “Qoʻqon va Andijon shaharlarining suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimini hamda Fargʻona, Margʻilon shaharlari va Rishton tumani markazining suv taʼminoti tizimini rekonstruksiya qilish” loyihasi. 6. Soliq imtiyozlari berish natijasida boʻshab qoladigan mablagʻlar summasi Oʻzbekiston Respublikasining mazkur qarorning 5-bandida nazarda tutilgan loyihalarni amalga oshirishga qoʻshgan hissasi ekanligi belgilansin. 7. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi “Toza ichimlik suvi” jamgʻarmasi Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamgʻarmasiga (keyingi oʻrinlarda — Jamgʻarma) aylantirilsin va unga kanalizatsiya obyektlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish dasturlari va loyihalarini moliyalashtirish boʻyicha qoʻshimcha vazifalar yuklansin. Jamgʻarmaning 248,1 mln. AQSH dollari miqdoridagi dastlabki kapitali quyidagi manbalar hisobidan shakllantirilsin: 2019-yilgi Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti doirasida suv taʼminoti va kanalizatsiya tarmoqlarini qurish hamda modernizatsiya qilishga yoʻnaltiriladigan kapital qoʻyilmalardan — 131,8 mln. AQSH dollari ekvivalentida; xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlarining imtiyozli kreditlaridan — 95,6 mln. AQSH dollari miqdorida; 2019-yil boshida belgilanadigan Qoraqalpogʻiston Respublikasi budjeti, viloyatlar budjetlari, Toshkent shahar budjeti mablagʻlarining boʻsh qoldiqlaridan — 20,7 mln. AQSH dollari ekvivalentida. Oʻzbekiston Respublikasi Investitsiyalar boʻyicha davlat qoʻmitasi 2019-yil 1-aprelga qadar suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish ishlarini moliyalashtirish uchun xalqaro moliya institutlari zayomlarini jalb qilish choralarini koʻrsin. 8. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi: suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlarini qurish hamda rekonstruksiya qilishni moliyalashtirishga kompleks yondashuv tizimini nazarda tutgan holda, Jamgʻarma mablagʻlarini shakllantirish va ulardan foydalanish tartibi toʻgʻrisidagi nizomni bir oy muddatda tasdiqlasin; suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish loyihalarini Jamgʻarmaning Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi axborot tizimida ochiladigan gʻaznachilik shaxsiy hisobraqami orqali moliyalashtirishga ruxsat berilsin. 9. Oʻzbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi Investitsiyalar boʻyicha davlat qoʻmitasi, Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda: ikki oy muddatda xorijiy maslahatchilarni jalb etgan holda, Toshkent shahri suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimini modernizatsiya qilish va boshqarish loyihasini davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida amalga oshirish choralarini koʻrsin; 2019-yil 1-aprelgacha Andijon, Namangan, Sirdaryo va Fargʻona viloyatlarida Shveysariya Konfederatsiyasi Hukumatining grantlari ishtirokida amalga oshirilgan tajriba loyihalari asosida suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlarini boshqarish hamda ulardan foydalanishning tajribadan oʻtkazilgan ushbu shakllarini boshqa qishloq aholi punktlarida ham tatbiq etish boʻyicha takliflarni Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritsin; 2019-yil 1-iyulgacha Samarqand, Buxoro, Namangan va Qarshi shaharlarida suv taʼminoti hamda kanalizatsiya tizimlarini davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida boshqaruvga berish boʻyicha zarur hujjatlarni tayyorlasin va tanlov oʻtkazsin. 10. Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qoʻmitasi bilan birgalikda uch oy muddatda xalqaro tajribani oʻrgangan holda kanalizatsiya-tozalash inshootlarida hosil boʻlgan quyqalardan davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida samarali foydalanish boʻyicha takliflarni Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritsin. 11. Suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasida davlat-xususiy sheriklik toʻgʻrisida shartnoma tuzgan yuridik shaxslar tegishli shartnoma imzolangan sanadan boshlab 3 yil muddatga: yagona ijtimoiy toʻlovdan boshqa barcha turdagi soliqlar va majburiy toʻlovlarni; respublikada ishlab chiqarilmaydigan va belgilangan tartibda shakllantiriladigan roʻyxatlar boʻyicha uskunalar, butlovchi buyumlar, ehtiyot qismlar va materiallarni olib kelishda bojxona toʻlovlarini (bojxona rasmiylashtiruvi uchun yigʻimlardan tashqari) toʻlashdan ozod etilsin. 12. Moliya vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi, Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi boshqa manfaatdor idoralar bilan birgalikda 2019-yil 1-aprelga qadar Suv taʼminoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun tartibga solinadigan narxlarni (tariflarni) shakllantirish, deklaratsiya qilish (tasdiqlash) va belgilash tartibi toʻgʻrisidagi nizom loyihasini Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritsin va ushbu nizomda isteʼmolchilar uchun tariflar xizmat koʻrsatish tannarxini toʻliq qoplashi, shuningdek, suv taʼminoti va kanalizatsiya korxonalarini rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish xarajatlarini hisobga olish imkonini beradigan tartib nazarda tutilsin. 13. Investitsiyalar boʻyicha davlat qoʻmitasi, Moliya vazirligi, Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi kelgusi yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirish davlat dasturini shakllantirishda suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasida xalqaro moliya institutlari hamda xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokida amalga oshiriladigan loyihalarning texnik-iqtisodiy asoslarini ishlab chiqishga yoʻnaltiriladigan budjet mablagʻlarini nazarda tutsin. 14. Oʻzbekiston Respublikasi Suv xoʻjaligi vazirligi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari suv zaxiralarining taʼminlangan debeti mavjud boʻlganda, tabiiy hamda sunʼiy suv havzalaridan suv resurslarini suv taʼminoti va kanalizatsiya korxonalariga ustuvor tartibda yetkazib bersin. 15. Oʻzbekiston Respublikasi Geologiya va mineral resurslar davlat qoʻmitasi: ushbu qaror bilan tasdiqlangan 2019-yilgi manzilli dasturga kiritilgan shaharlar, tuman markazlari va qishloq aholi punktlarini suv bilan taʼminlash uchun suv zaxiralarini aniqlash boʻyicha gidrogeologik ishlar; 3-ilovaga muvofiq 2020-yilga moʻljallangan ichimlik suvi taʼminoti va kanalizatsiya tizimlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish dasturi doirasidagi gidrogeologik ishlar bajarilishini taʼminlasin. 16. Gidrogeologik ishlarni oʻtkazmasdan va Oʻzbekiston Respublikasi Geologiya va mineral resurslar davlat qoʻmitasining yer osti ichimlik suvlari mavjudligi haqidagi tegishli xulosasini olmasdan suv taʼminoti obyektlarini qurish taqiqlansin. 17. Oʻzbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi va Moliya vazirligining: Jamgʻarma mablagʻlari hisobidan 2019-yil va kelgusi yillarda suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish boʻyicha manzilli dasturlarni muvofiqlashtirish va bajarishni taʼminlash uchun toʻrtta hududlararo filiallar negizida mamlakatning barcha hududlarida (Toshkent shahridan tashqari) “Suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlarini qurish boʻyicha injiniring kompaniyasi” DUKning hududiy boshqarmalarini tashkil etish toʻgʻrisidagi taklifiga rozilik berilsin. Belgilansinki: b) 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab, atrof-muhitni ifloslantirish va Oʻzbekiston Respublikasi hududida chiqindilarni joylashtirish uchun kompensatsiya toʻlovlarining kanalizatsiya tashlanmalariga taalluqli qism “Oʻzsuvtaʼminot” AJning hududiy suv taʼminoti masʼuliyati cheklangan jamiyatlari tomonidan undiriladi hamda ularning tegishlicha maxsus hisob raqamlariga oʻtkaziladi. 18. Oʻzbekiston Respublikasi Hisob palatasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qoʻmitasi hamda Bosh prokuratura bilan birgalikda ikki oy muddatda oqova suvlar normadan ortiq tashlanishini hisobga olish tizimi, toʻlovchilar toʻliq qamrab olingani, shuningdek, belgilangan yigʻim miqdorlarini tanqidiy tahlil qilsin hamda ushbu sohadagi qonun hujjatlarini va huquqni qoʻllash amaliyotini takomillashtirishga doir takliflar kiritsin. 19. Oʻzbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi: a) Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bilan birgalikda: 2019-yil 1-iyungacha 2019 — 2021-yillarda ichimlik suvini hisobga olishning zamonaviy asboblari va tegishli uskunalarni xarid qilishning moliyalashtirish manbalarini aniqlasin; 2019-yil 1-iyulgacha aholi punktlari va suv taʼminoti obyektlari kesimida 2019 — 2021-yillarda ichimlik suvini hisobga olishning zamonaviy asboblarini oʻrnatish grafiklari tasdiqlanishini taʼminlasin; b) Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi, Investitsiyalar boʻyicha davlat qoʻmitasi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hamda Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda 2019-yil 1-iyulgacha: suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimlari obyektlarini modernizatsiya qilish, samarali boshqarish hamda ulardan foydalanish, shu jumladan mahalliy tozalash inshootlarini jihozlash boʻyicha investitsiya loyihalarini davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida amalga oshirish uchun takliflar tayyorlanishini; suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlarini, shu jumladan qishloq aholi punktlaridagi mahalliy tozalash inshootlarini boshqarish hamda ularga xizmat koʻrsatishga malakali xususiy operator kompaniyalarni (xususiy sheriklarni) davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida keyinchalik jalb qilish maqsadida ular bilan muzokaralar oʻtkazilishi va ularning ochiq roʻyxati shakllantirilishini taʼminlasin; v) Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Qurilish vazirligi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hamda Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda uch oy muddatda suv taʼminoti va kanalizatsiya korxonalarining kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, shuningdek, suv taʼminoti va kanalizatsiya xizmatlarini koʻrsatish sohasida kadrlar tayyorlashga ixtisoslashtirilgan xorijiy oliy taʼlim muassasalarining filiallarini (qoʻshma fakultetlar) ochish toʻgʻrisidagi takliflarni Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritsin; g) Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi, Qurilish vazirligi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hamda Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda uch oy muddatda: suv taʼminoti va kanalizatsiya obyektlaridan foydalanish sohasida davlat-xususiy sheriklik shartnomalarini tuzish tartibi toʻgʻrisidagi nizom loyihasini Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga tasdiqlash uchun kiritsin hamda bunda suv taʼminoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun davlat-xususiy sheriklik toʻgʻrisidagi tegishli kelishuvlarda belgilangan darajadan past boʻlmagan tariflar shakllantirilishini nazarda tutsin; suv taʼminoti va kanalizatsiyaning, shu jumladan qishloq joylardagi tizimlariga xizmat koʻrsatish boʻyicha normativ hujjatlar hamda xususiy operator kompaniyalarni (xususiy sheriklarni) tanlash mexanizmini, shartnoma va kelishuvlarning namunaviy loyihalarini, davlat-xususiy sheriklik toʻgʻrisidagi kelishuvlarda koʻrsatiladigan texnik va moliyaviy koʻrsatkichlar, shuningdek, ular faoliyatining samaradorlik koʻrsatkichlarini ishlab chiqsin va tasdiqlasin; d) Oʻzbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qoʻmitasi, Investitsiyalar boʻyicha davlat qoʻmitasi, Moliya vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birgalikda uch oy muddatda suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimi obyektlariga oid barcha zarur axborotni kiritish, saqlash, muntazam yangilash hamda monitoring qilishni taʼminlaydigan yagona geoaxborot tizimini joriy qilish boʻyicha “Yoʻl xaritasi”ni ishlab chiqsin. 20. Quyidagilarga: Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi oʻrinbosari A.J. Ramatovga — ushbu qarorda nazarda tutilgan tadbirlarning oʻz vaqtida va toʻliq amalga oshirilishini taʼminlashni qatʼiy nazorat qilish; Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining oʻrinbosari S.R. Xolmurodovga — xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlarining jalb etiladigan mablagʻlari oʻz vaqtida oʻzlashtirilishini taʼminlash, shuningdek, salohiyatli investorlarni topish hamda suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasiga toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish; Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining oʻrinbosari J.A. Qoʻchqorovga — ushbu qarorda nazarda tutilgan loyihalarning oʻz vaqtida moliyalashtirilishini taʼminlash, shuningdek, suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasidagi loyihalarni davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida amalga oshirish mexanizmlari sifatli ishlab chiqilishi; Oʻzbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vaziri M.X. Soliyevga — ushbu qarorda nazarda tutilgan obyektlar loyiha hujjatlarining oʻz vaqtida ishlab chiqilishi, kelishilishi va tasdiqlanishi, ularning qurilishi va ishga tushirilishini taʼminlash boʻyicha shaxsiy javobgarlik yuklansin. 21. Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi boshqa manfaatdor idoralar bilan birgalikda ikki oy muddatda qonun hujjatlariga ushbu qarordan kelib chiqadigan oʻzgartirish va qoʻshimchalar toʻgʻrisida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin. 22. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N. Aripov, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Z.Sh. Nizomiddinov va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisining oʻrinbosarlari B.M. Mavlonov va G.K. Saidova zimmasiga yuklansin. T/r Loyiha nomi Amalga oshirish mexanizmi Muddati Ijro uchun masʼullar Prezident Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi Vazirlik va idoralar Mahalliy hokimliklar 1. Boʻka tumani “Kukaral” QFYdagi “Yoʻlisoy”, “Baxmal” va “Mevazor” MFYlar ichimlik suvi tizimlarini qurish. Moliyalashtirishni ochish. 25.01.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 26.01.2019-y.30.04.2019 y Obyektni foydalanishga topshirish. 10.05.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 2. Ohangaron shahri “Uvak” QFY “Alisher”, “Axcha”, “Uvak”, “Yangihayot” MFYlar ichimlik suvi tizimlarini qurish. Moliyalashtirishni ochish. 20.01.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 21.01.2019-y. 30.04.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 10.05.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 3. Yangiyoʻl tumani Samarqand koʻchasi oqova suvi quvurini rekonstruksiya qilish. Moliyalashtirishni ochish. 15.01.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 16.01.2019-y.30.04.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 10.05.2018-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 4. Parkent tumani “Boshqizilsoy” MFY “Navdak” va “Nevich” aholi punkti ichimlik suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish. Moliyalashtirishni ochish. 25.01.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 26.01.2019-y.30.04.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 10.05.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 5. Boʻstonliq tumani “Aydarali” MFY ichimlik suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 10.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 11.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 6. Boʻstonliq tumani “Algʻabos” MFY ichimlik suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 16.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 7. Boʻstonliq tumani “Achisoy” MFY ichimlik suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 20.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 21.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 8. Boʻstonliq tumani “Ashirbek” MFY ichimlik suvi tizimlarinirekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 25.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 26.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 9. Boʻstonliq tumani “Qoraboy” MFY ichimlik suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 20.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 21.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 10. Yangiyoʻl tumani “Qoʻshyogʻoch” QFY va “Gulbahor” MFY ichimlik suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 25.03.2019-y.26.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 11. Yangiyoʻl tumani “Niyozbosh” QFY “Madaniyat” MFY ichimlik suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 16.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 12. Angren shahri “Qatagʻon” MFY ichimlik suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 10.03.2019-y.11.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 13. Yuqori chirchiq tumani “Oqovul” QFY “Yangiobod” MFY ichimlik suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 16.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 14. Boʻstonliq tumani “Xondoyliq” MFY ichimlik suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 25.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 20.03.2019-y.21.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 15. Boʻstonliq tumani “Eshakkoʻpriksoy”dan oʻtuvchi oqova suvi quvurini rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 20.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 16.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 16. Boʻstonliq tumani “Soyliq” MFY ichimlik suvi tizimlarinirekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 15.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 25.03.2019-y.26.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 17. Boʻka tumani “Boʻston” MFY “Oʻzbekovul” aholi punkti ichimlik suvi tizimlarini qurish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 16.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 18. Bekobod tumanida suv quduqlari va suv quvurini qurish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 25.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 20.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 21.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 19. Yangiyoʻl tumani “Obod” MFY Yoshlik koʻchasi ichimlik suvi tizimlarini qurish va rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 15.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 16.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 20. Nurafshon shahri Toshkent yoʻli koʻchasi ichimlik suvi tizimlarini qurish va rekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 20.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 25.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 26.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 21. Chirchiq shahri “Hayot guli” MFY Ozodlik koʻchasi ichimlik suvi quvurlarinirekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 25.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 10.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 11.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 22. Chirchiq shahri “Maʼrifat” MFY ichimlik suvi quvurlarinirekonstruksiya qilish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 30.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 16.03.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. 23. Toshkent viloyati Boʻstonliq tumani “Chimyon-Chorbogʻ kurort-rekreatsiya hududi” ichimlik va oqova suvi taʼminoti. Moliyalashtirishni ochish. 20.01.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 21.01.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 24. Chinoz tumani oqova suvi tizimlarinirekonstruksiya qilish. Moliyalashtirishni ochish. 20.01.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(A.Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 21.01.2019-y.20.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 25. “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlari doirasidagi va namunaviy uy-joylar hamda xizmat uylari massivlari ichimlik suvi taʼminoti tizimini yaxshilash. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish. 20.12.2018-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyat hokimligi(G. Ibragimov) Qurilish tashkilotini aniqlash uchun tanlov savdolarini oʻtkazish. 01.03.2019-y. Moliyalashtirishni ochish. 15.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 20.03.2019-y.21.12.2019-y. Obyektni foydalanishga topshirish. 30.12.2019-y. T/r Shartnoma raqami va loyiha nomi Amalga oshirish shakli va mexanizmi Bajarish muddati Bajarish uchun masʼullar Prezident Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi Vazirlik va idoralar Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari Sirdaryo viloyatining Boyovut, Xovos, Mirzaobod, Sardoba va Oqoltin tumanlari markazlari va qishloq aholi punktlarining suv taʼminotini yaxshilash (Jahon banki) 1. SRV\W\11 “Sirdaryo viloyatida 18 ta suv taqsimlash uzellarini rekonstruksiya qilish va qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 30.06.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) Inshootni foydalanishga topshirish. 30.06.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 2. SRV/W/15 Sirdaryo viloyatining Binokor, Chamanzor, Xusnobod, Qahromon Turkiston va Yuldoshobod (4-uchastkasi) posyolkalarida magistral suv quvurlari, taqsimlash tarmoqlari va abonent ulanishlarini qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 30.03.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi (G. Mirzayev) Inshootni foydalanishga topshirish. 30.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 3. SRV/W/16“Sirdaryo viloyatining Bohoriston, Gʻalaba, Navbahor, Nihol, Uchtom, (6-uchastka) va Andijon, Boʻston, Fargʻona, Sardoba (7-uchastka) posyolkalarida magistral suv quvurlari, taqsimlash tarmoqlari, abonent ulanishlari va suv taqsimlash uzellarini (URV) qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 30.06.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirligi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) Inshootni foydalanishga topshirish. 30.06.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 4. SRV\W\18 “Sirdaryo viloyatining 8-loyiha uchastkasida “Sirgʻali” suv olish inshootidan “Oqchangal” posyolkasigacha (28 km) magistral suv quvurini qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 20.03.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmatkoʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) Inshootni foydalanishga topshirish. 20.03.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 5. SRV\W\19 “Sirdaryo viloyati Xovos tumanining (9-loyiha uchastkasi) 14 ta posyolkasida magistral suv quvurlari, taqsimlash tarmoqlari, abonent ulanishlari va suv taqsimlash uzellarini (URV) qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 30.05.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) Inshootni foydalanishga topshirish. 30.05.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 6. SRV\W\21 “Beshbuloq” nasos stansiyasida qurilish ishlarini amalga oshirish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 20.04.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) Inshootni foydalanishga topshirish. 20.04.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 7. SRV\W\20R-1 “Sirdaryo viloyati Xovos tumanida (10-loyiha uchastkasi) magistral suv quvurlari, taqsimlash tarmoqlari, abonent ulanishlari va suv taqsimlash uzellarini (URV) qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 30.06.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) Inshootni foydalanishga topshirish. 30.06.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 8. SRV\W\20R-2 “Sirdaryo viloyati Boyovut tumanining (janub) 11-loyiha uchastkasida magistral suv quvurlari, taqsimlash tarmoqlari, abonent ulanishlari va suv taqsimlash uzellarini (URV) qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 30.06.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) Inshootni foydalanishga topshirish. 30.06.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Buxoro viloyati Olot va Qorakoʻl tumanlarining ichimlik suvi taʼminoti tizimini yaxshilash (Jahon banki) 9. AK/W/01 ““Dvoynik” suv tozalash stansiyasi va suv olish havzasini rekonstruksiya qilish va kengaytirish va 2 km uzunlikdagi “Dvoynik — Olot” magistral suv quvurini qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 10. AK/W/02 “21 km uzunlikdagi “Dvoynik — Olot” magistral suv quvurini qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 30.09.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 11. AK/W/03 “Buxoro viloyati “Suvokava” DUKsining Olot va Qorakoʻl tumanlari filiallari uchun ishlab chiqarish bazasini rekonstruksiya qilish va laboratoriya uskunalari va suv oʻlchagichlari uchun kalibrli ustunlarni olib kelish va oʻrnatish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 30.09.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 12. AK/W/04 “Olot va Qorakoʻl shaharlarida “Olot-Qorakoʻl” magistral suv quvurini L=10,7 km, taʼminot quvurlari L=10 km, suv taqsimlash uzellari, shahar taqsimlash tarmoqlarini va abonentlarni ulashni amalga oshirish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 13. AK/W/05 “Suv taqsimlash uzellari, taʼminot quvurlari, qishloq taqsimlash tarmoqlari va taqsimlash tizimlarini qurish (Olot tumaning gʻarbiy qismi)”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 14. AK/W/06 ““Olot Sharq” suv taqsimlash bosh uzelining magistral va taʼminot quvurlarini, qishloq joylaridagi suv taqsimlash uzellarini va taqsimlash tizimlarini qurish (Olot tumanining sharqiy qismi)”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 15. AK/W/07 “Taʼminot quvurlarini qishloq joylaridagi suv taqsimlash uzellari va taqsimlash tizimlarini qurish (Qorakoʻl tumanining sharqiy qismi)”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. —30.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 16. AK/W/08 “Taʼminot quvurlari, qishloq joylaridagi suv taqsimlash uzellari va taqsimlash tizimlarini qurish (Qorakoʻl tumanining shimoliy-gʻarbiy qismi)”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 17. AK/W/09 “Suv taqsimlash uzeli, taʼminot quvurlarini qishloq joylaridagi suv taqsimlash uzellari va taqsimlash tizimlarni qurish (Qorakoʻl tumanining shimoliy-gʻarbiy qismi)”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 30.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) Buxoro va Samarqand shaharlarida tozalash inshootlari va kanalizatsiya tizimlarini rekonstruksiya qilish. Qoʻshimcha moliyalashtirish (Jahon banki) 18. “BVK/W/01R “OTS modernizatsiya qilinishini yakunlash va tozalangan oqova suvlarni (stok) qayta ishlashga moʻljallangan inshootlarni qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 19. BVK/W/02“Oqova suv nasos stansiyalarini rekonstruksiya qilish, mexanik va elektrli qurilmalarni almashtirish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 20. BVK/W/03 “16,8 km oqova suv kollektorlarini almashtirish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 21. BVK/W/04 “23,3 km oqova suv kollektorlarini almashtirish” (Buxoro shahar)”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) 22. BVK/W/05 “11,35 km bosimli oqova suv tizimlarini almashtirish” (Buxoro va Kogon shaharlari)”. Tender savdolarini oʻtkazish. 02.01.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) Moliyalashtirishni ochish. 30.03.2019-y. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.05.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 23. BVK/W/06 “7,26 km oqova suv tarmogʻi va kollektorlarini almashtirish” (Kogon shahar)”. Tender savdolarini oʻtkazish. 20.02.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) Moliyalashtirishni ochish. 30.04.2019-y. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.06.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 24. BVK/W/07 “3,0 kmli oqovasuv tarmogʻi va kollektorlarini almashtirish (Buxoro shahar.)”. Tender savdolarini oʻtkazish. 20.02.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Buxoro viloyati hokimligi(U. Barnoyev) Moliyalashtirishni ochish. 30.04.2019-y. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.06.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 25. SOVK/ICB/W-1R “Asosiy OTSlarni modernizatsiyalash va rekonstruksiya ishlarini yakunlash” Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) 26. SOVK/ICB/W-3 “Oqova suv nasos stansiyalari va bosimli oqova suv liniyalarini (2,64 km) qurish va rekonstruksiya qilish”. Tender savdolarini oʻtkazish. 02.01.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) Moliyalashtirishni ochish. 01.03.2019-y. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.04.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 27. SOVK/ICB/W-5 2-lot “9,9 km oqova suv kollektorlarini qurish”. Tender savdolarini oʻtkazish. 02.01.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) Moliyalashtirishni ochish. 01.03.2019-y. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.04.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 28. SOVK/ICB/W-6 1-lot “8,3 km oqova suv kollektorlarini qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) 29. SOVK/ICB/W-6 2-lot “8,5 km oqova suv kollektorlarini qurish”. Tender savdolarini oʻtkazish. 02.01.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) Moliyalashtirishni ochish. 01.03.2019-y. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.04.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Samarqand viloyati Qoʻshrobod tumani qishloq aholisinining ichimlik suvi bil?n taʼminlashni yaxshilash(Saudiya rivojlantirish fonli va OPEK xalqaro rivojlantirish fondi) 30. KWSP/CS/01 “PACE” QK (Saudiya Arabistoni), “HYDROPLAN” (Germaniya) va “ECES” MCHJ (Oʻzbekiston) kompaniyalarikonsorsiumi. Konsalting xizmatlarini koʻrsatish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) Loyihani amalga oshirish uchun koʻmaklashish boʻyicha konsalting xizmatlari. 31. KWSP/ICB/W/1.1. Lot 1. Moliyalashtirishni ochish. 01.03.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) “Suv olish inshootlari (vodozabor) qurish va quduqlarni qazish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.03.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 32. KWSP/ICB/W/1.2. Lot 2. Moliyalashtirishni ochish. 01.03.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) “Suv olish inshootlari qurish (vodozabor) va 3 ta quduq qazish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.03.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 33. KWSP/ICB/W/2.1. Lot 3. Moliyalashtirishni ochish. 01.03.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) “3 ta quduq qazigan holda suv olish inshootlarini (vodozabor) qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.03.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 34. KWSP/ICB/W/2.2. Lot 4. Moliyalashtirishni ochish. 01.03.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) “Quduq qazigan holda suv olish inshootlarini (vodozabor) qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.03.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 35. KWSP/ICB/W/3.1. Lot 5. Moliyalashtirishni ochish. 01.04.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) “Quduq qazigan holda suv olish inshootlarini (vodozabor) qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.05.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 36. KWSP/ICB/W/3.2. Lot 6. Moliyalashtirishni ochish. 01.04.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) “Quduq qazigan holda suv olish inshootlarini (vodozabor) qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.05.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 37. KWSP/ICB/W/4.1. Lot 7. Moliyalashtirishni ochish. 01.04.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) “Quduq qazigan holda suv olish inshootlarini (vodozabor) qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.05.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 38. KWSP/ICB/W/4.2. Lot 8. Moliyalashtirishni ochish. 01.06.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) “Quduq qazigan holda suv olish inshootlarini (vodozabor) qurish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.07.2019-y. — 31.12.2019-y. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 39. “Maxsus mashina va texnikalar xarid qilish”. Maxsus mashina va texnikalar xarid qilish. 01.04.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Samarkand viloyati hokimligi(E. Turdimov) Toshkent viloyatining ichimlik suv taʼminoti va oqova suv obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish (Osiyo taraqqiyo banki) 40. TPWS-CS-02 “Toshkent viloyatining STU va suv quvurlari tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va qurish uchun loyiha-smeta va tender hujjatlarini ishlab chiqish”. Loyiha-smeta va tender hujjatlarini ishlab chiqish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyati hokimligi(G. Ibragimov) 41. TPWS-CS-01 “Loyihani boshqarish va obyektlarni qurish ustidan texnik nazorat boʻyicha konsalting xizmatlari”. Loyihani boshqarish va obyektlarniqurish boʻyicha texnik nazorati boʻyicha konsalting xizmatlari 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyati hokimligi(G. Ibragimov) 42. TPWS-G-01 “Maxsus mashina va texnikalar xarid qilish”. Maxsus mashina va texnikalar xarid qilish. 01.06.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyati hokimligi(G. Ibragimov) 43. TPWS-W-01 “Kadirya-Selskaya” suv tozalash stansiyasini qurish. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.06.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyati hokimligi(G. Ibragimov) 44. TPWS-W-02 “Kadirya-VU-3” Zangiota suv quvuri (vodovodi)ni qurish. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.09.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyati hokimligi(G. Ibragimov) 45. TPWS-W-03 “Tutashtiruvchi suv quvurlari va suv quvurlari tarmoqlari va STU”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.09.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Toshkent viloyati hokimligi(G. Ibragimov) Jizzax viloyatining suv taʼminoti va oqova suv obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish (Osiyo taraqqiyot banki) 46. DS-CS-02 “Oqova suv tarmoqlari va nasos stansiyalarini rekonstruksiya qilish va qurish boʻyicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish”. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Jizzax viloyati hokimligi(E. Soliyev) 47. DS-CS-01 “Loyihani boshqarish va obyektlarni qurish ustidan texnik nazorat boʻyicha konsalting xizmatlari”. Loyihani boshqarish va obyektlarniqurish boʻyicha texnik nazorati boʻyicha konsalting xizmatlari. 01.01.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Jizzax viloyati hokimligi(E. Soliyev) 48. DS-WW-01 “Jizzax shaxrining oqova suv tozalash inshootlarini qurish” “tayyor holda topshirish”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.04.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Jizzax viloyati hokimligi(E. Soliyev) 49. DS-WW-02 “28,86 km shahar kollektorlarini va nasos stansiyalarini qurish va rekonstruksiya qilish” (A zonasi). Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.04.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Jizzax viloyati hokimligi(E. Soliyev) 50. DS-WW-03 “14,21 km shahar kollektorlarini qurishva rekonstruksiya qilish” (V zonasi)”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.04.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Jizzax viloyati hokimligi(E. Soliyev) 51. DS-WW-04 “Shahar kollektorlarini qurishva rekonstruksiya qilish” (S zonasi)”. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 01.04.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Jizzax viloyati hokimligi(E. Soliyev) Sirdaryo viloyati Guliston, Shirin va Yangiyer shaharlarining oqova suv tizimini rekonstruksiya qilish va kengaytirish (Islom rivojlantirish banki). 52. Konsalting kompaniyasini aniqlash boʻyicha tender savdolarini oʻtkazish. Tender savdolarini oʻtkazish. 01.01.2019-y. — 31.07.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) 53. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish. 01.08.2019-y. — 31.10.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) 54. Pudrat tashkilotini aniqlash boʻyicha tender savdolarini oʻtkazish. Pudrat tashkilotini aniqlash boʻyicha tender savdolarini oʻtkazish. 01.09.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) 1. Paket. Guliston, Shirin va Yangiyer shaharlarining oqova suv tozalash inshootlarini rekonstruksiya qilish. Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 55. Pudrat tashkilotini aniqlash boʻyicha tender savdolarini oʻtkazish. Pudrat tashkilotini aniqlash boʻyicha tender savdolarini oʻtkazish. 01.09.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) 2. Paket. Guliston shahrida oqova suv tarmoqlari (nasos stansiyalarini hisobga olgan holda). Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 56. Pudrat tashkilotini aniqlash boʻyicha tender savdolarini oʻtkazish. Pudrat tashkilotini aniqlash boʻyicha tender savdolarini oʻtkazish. 01.09.2019 g. — 31.12.2019 g. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) 3. Paket. Shirin va Yangiyer shaharlarida oqovasuv tizimi tarmoqlarini qurish (nasos stansiyalari bilan birga). Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov 57. Maxsus mashina va texnikalar xarid qilish. Maxsus mashina va texnikalar xarid qilish. 01.06.2019-y. — 31.12.2019-y. Prezident Administratsiyasi — J. Yuldashev Vazirlar Mahkamasi — I. Maxkamov Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi(M. Saliyev), Qurilish vazirigi(A. Toʻxtayev) Sirdaryo viloyati hokimligi(G. Mirzayev) T/r Loyiha nomi Oʻrganiladigan tumanlar 1. Buxoro viloyati Peshku, Romitan va Shofirkon tumanlarida suv taʼminoti tarmoqlari va suv taqsimlash inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish. Buxoro viloyatining Peshku, Romitan va Shofirkon tumanlari. 2. Namangan viloyatining Kosonsoy va Uychi tumanlari hamda Yangiqoʻrgʻon va Uychi tumanlari aholi punktlari ichimlik suv taʼminotini yaxshilash. Namangan viloyatining Kosonsoy va Uychi tumanlari, shuningdek Yangiqoʻrgʻon va Uychi tumanlarining aholi punktlari. 3. Namangan viloyatining Zarkent, Xodjikent, Iskovot, Buloqboshi, Boʻston, Yoshlik aholi punktlari va Namangan shahri ichimlik suv taʼminotini yaxshilash. Namangan viloyatining Zarkent, Xodjikent, Iskovot, Buloqboshi, Boʻston, Yoshlik aholi punktlari va Namangan shahri. 4. Namangan viloyati Namangan, Pop, Toʻraqoʻrgʻon, Chortoq va Chust tumanlari ichimlik suv taʼminotini yaxshilash. Namangan viloyatining Namangan, Pop, Toʻraqoʻrgʻon, Chortoq va Chust tumanlari. 5. Samarqand viloyati Qoradaryo yer osti suv zaxirasidan galereya suv olish inshootini qurish. Samarqand viloyatining Oqdaryo va Ishtixon tumanlari. 6. Surxondaryo viloyati Qumqoʻrgʻon tumanidagi aholi zich boʻlgan aholi punktlarida ichimlik suv taʼminotini yaxshilash. Surxondaryo viloyatining Qumqoʻrgʻon tumani. 7. “Oqtosh” va “Poshxurt” yer osti suvi zaxirasida suv tarmogʻini qurish orqali Surxondaryo viloyati Muzrobot tumani suv taʼminotini yaxshilash. Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumani. 8. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanining ichimlik suv taʼminoti tizimini yaxshilash. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani. 9 Sirdaryo viloyati Boyovut va Mirzaobod tumanlarining ichimlik suv taʼminoti va suv oqova tizimlarini yaxshilash. Sirdaryo viloyatining Boyovut va Mirzaobod tumanlari. 10. Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumanidagi Yangibozor, Jumabozor, Istiqbol, Judruk, Chumchuqjar, Usmonobod, Darxon, Navbaxor, Oqovul, Farovon va Istiklol aholi punktlarining ichimlik suv taʼminotini yaxshilash. Toshkent viloyatining Yuqorichirchiq tumani. 11. Fargʻona viloyati Quva va Oltiariq tumanlarining ichimlik suv taʼminoti tizimini rekonstruksiya qilish. Fargʻona viloyatining Quva va Oltiariq tumanlari.