37) A Ré suportou o custo da mão-de-obra necessária para a substituição dos parafusos aplicados; 38) Nos termos do protocolo comercial celebrado entre a CBI e a Ré, em 13 de Maio de 2016, o preço global da obra adjudicada à Ré pela sua cliente CBI; 39) Em consequência do atraso na obra provocado pela desmontagem e substituição de parafusos, a CBI aplicou à Ré, a título de montante indemnizatório "liquidated damages”), um montante pecuniário equivalente a 2% do preço da nota de encomenda "Purchase Order Price”), por cada semana de atraso, sendo que esse montante indemnizatório, de acordo com o disposto no parágrafo  do artigo  do protocolo comercial supra mencionado, não podia exceder o equivalente a 10% do preço da nota de encomenda; 39) Com efeito, o parágrafo  do artigo  do protocolo comercial dispõe que: "Materiais: O VENDEDOR aceita e concorda que, caso o VENDEDOR incumpra a entrega dos BENS conformes até à data contratualmente acordada supra indicada, o COMPRADOR incorrerá em prejuízos significativos, num montante exato que é difícil ou impossível quantificar com precisão.