Factos Provados 51 e. Os factos que alteraram essas condições iniciais de execução da obra foram, essencialmente, de duas naturezas: o atraso na disponibilização e entrega à Recorrida, dos terrenos necessários à execução da obra, com as consequentes suspensões de trabalhos, e as alterações de Projecto, que o Recorrente foi implementando ao longo de toda a execução da obra e que implicaram a execução de trabalhos a mais e a menos.