Não resulta, igualmente, provado que o Recorrente se tenha pronunciado, mesmo ao nível de uma informação dos serviços, sobre o Plano de Trabalhos adaptado às circunstâncias apresentado pela Recorrida em 18 de março de 2005, que implicava a conclusão da obra em 24 de fevereiro de 200 Factos Provados 42 e, pelo que o mesmo Plano de Trabalhos se considera aceite, nos termos das disposições legais já referidas, consubstanciando essa aceitação uma prorrogação legal do prazo contratual até 24 de fevereiro de 2005, ou seja, por 506 dias.