59) A falta de disponibilização dos terrenos necessários à execução da Obra originou, em consequência, um atraso de 45 dias – de 28 de Fevereiro até 14 de Abril de 2003 - no início dos trabalhos da Empreitada – Resposta ao Artigo 1 da Base Instrutória.