y)	O R. emitiu certidão integral das deliberações relativas a aplicação de sanções contratuais em 17 de Maio 2011, a pedido da A.  z)	A A. emitiu as seguintes facturas de trabalhos realizados e de revisão de preços, enviadas ao R. nas datas da emissão, no total de € 507 157,59: Factura n. ....., de 14/09/2010, no valor de € 273 102,72; Factura n. ....., de 11/10/2010, no valor de € 11 445,42; Factura n. ....., de 10/12/2010, no valor de € 47 926,81; Factura n. ....., de 12/11/2010, no valor de € 149 547,17; Factura n. ....., de 28/03/2011, no valor de € 27 413,8  aa)	O valor descrito em não foi pago pelo R., nomeadamente a quantia de € 482 021,5  bb)	No decorrer da execução da empreitada verificou-se que o projecto de obra apresentado e que sustentou o contrato necessitava de alterações;  )	Tal implicou ordens do dono da obra para a execução de trabalhos a mais que os previstos.  )