mail de 6/7/2016 – fls., uma nova proposta que passaria por eliminar as penalizações excepto a penalização referente ao prazo que implicasse o atraso de um terceiro pois isso desencadearia o bloqueio de todo o projecto e penalizações para a e além disso, voltou a prorrogar o prazo mais um mês, sugerindo que os trabalhos da Ré terminassem apenas em 31/06/201 6 Em resposta, ainda no dia 06/07/2016, pelas 18h23m, a Ré informa que com esta cedência quanto ao prazo irá internamente tentar que o projecto siga em frente ao mesmo tempo que, quanto aos trabalhos de revestimento comunica que não poderão realizá-los pelos preços propostos vide doc.. 6 Em 07/07/2016 a Ré enviou um email às 10:55, com o Assunto: Puntos pendientes para la firma del contrato – Y, a dizer que não aceitava as penalizações e a redefinir as condições e forma de pagamento vide doc.