Efetivamente, e em qualquer caso, resulta do artigo 394, n 3, do CCP que «O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedência mínima de cinco dias» Não se reconhece pois que o facto provado 53 deva ser alterada, nem introduzido o proposto facto 53-A Da matéria de direito Data da conclusão da empreitada e multa contratual Entende a aqui Recorrente, o seguinte: - A data da conclusão da obra coincide com a data da receção provisória; - A realização da vistoria da obra para receção provisória apenas em Abril de 2013 não lhe é imputável; - Havendo quaisquer defeitos, a obra não se pode ter como concluída nem ser recebida.