ee)	Naquela data, o dono da obra comunicava a definição de vários trabalhos e ordenava a execução de outros trabalhos a mais na empreitada, nomeadamente a «Localização dos quadros interactivos», a definição dos pontos de rede na Biblioteca, a «Rede estrutura/informática», a «Localizaç��o da mufla de cerâmica», o «Traçado dos caminhos de cabos para o CCTV/intrusão», a localização dos «Pontos de carregamento do cartão de escola — Sistemas de Quiosques», na «Portaria» e o «Lava-olhos com chuveiro — 8 Laboratório de Físico-Química»;  ff)	E, nessa data, entregava à ora A. as soluções técnicas/projectos para a instalação do «Cartão Electrónico da Escola» e o «Projecto de Instalação –Solução Videovigilância e Alarmística».