Aprovado o Plano de Trabalhos, com ele se deveria ter conformado a execução da obra art 159/4 do, sendo de referir que o Plano de Trabalhos ou planeamento da obra é o elemento fundamental quer para a fiscalização da obra, pelo seu Dono, quer para a gestão da obra, pelo Empreiteiro, permitindo a verificação de eventuais atrasos e respectivas causas e, em alguns casos, a adopção de medidas para recuperação desses atrasos e permitindo a programação, pelo Empreiteiro, dos meios de produção a colocar em obra, em cada momento, assim evitando atrasos e improdutividades - lê-se nas contra-alegações e aqui corrobora-se.