Para além da conclusão óbvia de a Recorrida só poder terminar a obra depois da última alteração de Projecto, ordenada pelo Recorrente em 10 de janeiro de 2005, acrescida do tempo necessário à execução dos trabalhos em causa nessa alteração; quer o atraso nas Consignações, quer as alterações de Projecto, quer a substituição de trabalhos delas resultantes, implicaram que a obra não pudesse ser concluída antes de 24 de fevereiro de 2005, como está tecnicamente justificado nos Planos de Trabalhos, que o Recorrente aceitou, nos termos do art 160/4 do RJEOP, e como consta da prova produzida.