Com efeito, o Plano de Trabalhos, referido no Facto Provado 40 e junto aos autos, explicita, de modo claro e com base numa programação diária, como é que a obra ia ser executada e, designadamente, qual a sequência dos trabalhos, sabendo-se que existem espécies de trabalhos que são precedentes em relação a outras, qual o prazo e com que ritmo cada espécie de trabalho iria ser executado e quais os dias concretos de execução de cada espécie de trabalho.