15,n.s 2 e 3 do RJEOP, no caso de realização de consignações parciais, se a falta de oportuna entrega de terrenos prejudicar o normal desenvolvimento do Plano de Trabalhos, considera-se a obra iniciada na data da resolução do diferendo, devendo, na fixação do novo prazo, atender-se ao tempo já decorrido com os trabalhos anteriormente realizados.