Considerando as datas em que as alterações de Projecto foram ordenadas e as datas em que os correspondentes Contratos Adicionais de trabalhos a mais e a menos foram aprovados e celebrados, o facto de a Recorrida ter deixado de executar trabalhos programados e ter passado a executar trabalhos não previstos e, ainda, os depoimentos das testemunhas, a resposta ao n 23 da BI não poderia deixar de ser afirmativa.