Daí que, também por estas razões, se nos afigure desrazoável considerar como data de conclusão da obra, no âmbito de aplicação de uma multa por atraso, a data da sua receção provisória, quando o momento dessa receção foi igualmente "atrasado” por facto imputável ao próprio dono de obra.