7 As travessas horizontais projectadas e colocadas entre as colunas que compunham as 4 torres de apoio referidas no § 6 e entre as colunas dos módulos de escoramento referidos nos § 6 e ss., distavam entre si, em altura, entre dois níveis consecutivos de travessas, 1 ou 1,5  7 Foi com recurso ao programa de cálculo estrutural SAP 2000 que na elaboração do projecto se determinaram os esforços actuantes nos elementos estruturais do cimbre; 7 O projecto depois de elaborado foi apresentado à "F”, a qual por sua vez apresentou-o ao empreiteiro geral, a "G, S. A.”, vindo este apresentá-lo à empresa de fiscalização da obra, o consórcio "”, o qual propôs a sua aprovação; 7 Entretanto, o projecto do cimbre foi também submetido à apreciação do projectista da Obra de Arte Viaduto PS, da "H, Limitada”, pronunciando-se sobre o mesmo a 04/01/2010; 7 A "” iniciou em 04/01/2010 a montagem do cimbre, a partir do Encontro Esquerdo até aos Pilares Esquerdos, ocorrendo na noite de 10 para 11/2/2010 a montagem das torres do cimbre no separador central da A/IP; 7 A 08/03/2010 foi efectuada a visita à obra pelo Projectista do Cimbre, para verificação da montagem em conformidade com o projecto de execução; 7 No dia seguinte, 09/03/2010, teve lugar uma visita conjunta à obra, para inspecção do cimbre, por elementos do Consórcio "” Fiscalização), da "G – ACE, da "F, S.A.” Subempreiteiro para a construção do viaduto e da ", S. A.” Responsável pela concepção e montagem do; 7 Na manhã de 10/03/2010 foi assinada a "check-list” de verificação conjunta do cimbre, por técnicos designados pela "” Fiscalização), pela "G – ACE e pela  "F, S.A.”, tendo sido dada autorização para o início da betonagem; 7 Assim, nesse mesmo dia 10 de Março de 2010, pelas 10 horas e 20 minutos, iniciou-se a operação de betonagem do tabuleiro do viaduto PS 1A, do Nó de  da A/IP, em AQ; 7 Essa operação de betonagem estava a cargo da "F”; 8 Cerca das 20 horas e 15 minutos, quando tinham sido aplicados cerca de 800 m3 de betão dos previstos 1230 m3 ocorreu a queda até ao solo da totalidade do cimbre da zona dos vãos, bem como da cofragem, das armaduras e do betão já colocado; 8 Esse colapso iniciou-se e terminou em menos de 5 segundos, sem que a estrutura de cimbre tivesse manifestado quaisquer sinais prévios de cedência até esse momento; 8 Tal colapso provocou a queda de cerca de 10 metros de altura de 8 trabalhadores que se encontravam envolvidos na operação de betonagem; 8 Assim, como consequência directa dessa queda; - J, n.