Do teor do contrato ’sub judice’ decorre que estamos perante uma «empreitada considerada de "chave na mão”, com a excepção das empreitadas de Frio/Painéis isotérmicos e equipamentos de processo, sendo no entanto de considerar os trabalhos acessórios de apoio às empreitadas referidas», que era necessária a redução a escrito da autorização da Ré para que a Autora pudesse realizar trabalhos não previstos e que os eventuais trabalhos a mais seriam liquidados pela Ré à Autora no prazo de 30 dias após o auto de medição. . Ora, os contratos deverão ser pontualmente cumpridos, pelo que decisão diversa daquela que é pugnada pela Apelante, de que aquela não pode exigir o pagamento de quaisquer extras, consubstancia violação do disposto nos artigos 406 e 1214, n3 do Código Civil. . No caso decidendo, a inobservância das regras livremente fixadas pelas partes só à Autora/Apelada enquanto é imputável, pelo que as consequências da violação das regras contratuais terão necessariamente de ser suportadas por quem lhes deu causa, ou seja, a Autora/Apelada.