– Pelo Empreiteiro foi referido reconhecer os factos supra indicados, referindo os seguintes elementos:  a) No que se refere à certificação energética, a mesma já foi requerida, faltando apenas o envio de duas declarações, assumindo o Empreiteiro o envio das mesmas até 29 de maio de 2013, regularizando o respetivo pedido;  b) No que se refere à dilatação dos aros das portas, o Empreiteiro informou não ser possível a sua reparação, por tal dilatação ocorrer na presença de humidade, sendo que tal dilatação não obsta à correta utilização de tais espaços;  ) O Empreiteiro informou que iria retificar o sistema de ligação dos apliques elétricos até 4 de junho de 2013;  ) O Empreiteiro informa que o tempo de reparação dos fechos de janelas e portas basculantes dado pelo Dono de Obra foi insuficiente, pelo que assume a substituição dos mesmos até 7 de junho de 2013, prazo que poderá ser dilatado em virtude do prazo de aprovisionamento de equipamentos, mediante comunicação prévia ao Dono de Obra;  e) O Empreiteiro informou que vai substituir as plantas de emergência até 4 de junho de 2013;  f) o Empreiteiro informou que verificou que o retentor da porta corta-fogo junto ao restaurante se encontra descolado, tendo informado que irá proceder à reparação do mesmo até 4 de junho de 2013;  g) O Empreiteiro referiu, ainda, que assume corrigir os rufos referidos no ponto caso se verifique qualquer infiltração ou problemas de vedação dos mesmos;  h) Foi referido ainda que se encontra em falta o acabamento e tampa de contador de água, que irá ser colocada após vistoria da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho;  ) Tendo sido detetada uma nova fissura junto ao quarto n. 22 não visível aquando da Vistoria de 16 de abril de 2013 pelo Dono de Obra, o empreiteiro informou que a mesma irá ser reparada até 4 de junho de 2013;  j) Tendo sido verificado e indicado que não existe alimentação elétrica na electroválvula do corte geral de gás por parte do Dono de Obra, pelo empreiteiro foi referido que a situação irá ser retificada até 7 de junho de 201  – Atendendo ao referido no parágrafo anterior, o Dono de Obra entende verificarem-se as condições para a receção provisória parcial da obra, convertendo-se em receção provisória total com as reparações referidas nesse parágrafo e parecer favorável nas vistorias necessárias ao licenciamento do imóvel, aceitando expressamente conceder uma dilação de prazo de reparação dos fechos de janelas e portas basculantes referidos na alínea.