No caso concreto existiu, assim, uma suspensão total dos trabalhos entre 3 de março e 14 de abril de 2003, bem como um atraso, não imputável à Recorrida, nem decorrente da própria natureza dos trabalhos, de 45 dias, entre 28 de fevereiro e 14 de abril de 2003, no início dos trabalhos da Empreitada, devendo, em conformidade, os prazos do Contrato e do Plano de Trabalhos considerar-se prorrogados por igual período.