Na verdade, ficou provado que o número de máquinas e homens que a A. teve na obra da empreitada foi sempre inferior ao previsto no plano de trabalhos e que a A. tinha a decorrer a execução de outros trabalhos e outras obras, relativamente próximas do local onde decorria a empreitada dos autos, do que se pode concluir que também a autora contribuir para alguns dos atrasos, mas de modo algum se pode dizer que foi a Autora a responsável.