Ora, atendendo a toda a factualidade provada, resulta que o dono da obra deu causa a circunstâncias que levaram a uma maior dificuldade na execução da obra, quer as suspensões parciais, quer as alterações aos projectos, levando a que o prazo de conclusão da empreitada fosse prorrogado e, sem qualquer dúvida, levando a que a Autora sofresse prejuízos, que devem ser indemnizados pelo dono da obra.