p. No entanto, ocorreram inúmeros atrasos ao longo da execução da subempreitada, unicamente imputáveis e da responsabilidade da E, tendo mesmo chegado a verificar-se, relativamente aos prazos parcelares, derrapagens muito superiores a metade do prazo de execução inicialmente previsto e contratado: Reservatório da  – Atraso 194 dias / Metade do prazo de execução - 183 dias; Estação Elevatória dos  – Atraso 277 dias / Metade do prazo de execução - 183 dias.