Ademais, essas alterações, com excepção da última, condicionavam a execução dos trabalhos sequenciais, que só poderiam ser executados após a conclusão dos trabalhos objecto da alteração, como era o caso, por exemplo, da pavimentação, que só podia ser executada depois de todos os outros trabalhos precedentes estarem concluídos.