Conquanto, nem aí nem nos itens seguintes, onde alude a outras vicissitudes, detalhe em concreto a que "prejuízos” se refere por referência a cada uma nem os quantifique, o certo é que, explica depois razões e circunstâncias que conduziram a tais atrasos e as consequências daí advenientes e indicando valores conexos, designadamente para além da "rescisão” do que:  - teve de contratar uma empresa terceira para terminar os trabalhos em falta, o que lhe acarretou um custo de 2960,46€, remetendo para facturas juntas item; - aplicou multa nos termos contratualmente convencionados no valor de 1480,43€, como alega verificar-se pelos documentos juntos item; - multa que não exclui, segundo cláusula contratual citada, "indemnização pelo dano excedente”, aventando, de seguida o comportamento da autora quanto à desobediência a ordens  da direcção da obra, violação de deveres laborais, falta de colaboração – embora a tal propósito aí nada quantifique itens 28 e; - arcou com custos de estaleiro por se ter visto obrigada a solicitar ao dono da obra a prorrogação do seu prazo, em valor que rondará os 1000€ por mês, bem como os da equipa de fiscalização da obra – estes não indicados nem documentados item.