O que ressalta dos documentos juntos pela Ré em 12/11/2018 é que há um contrato de empreitada entre Domus Social e a mesma Ré para reabilitação do Bairro  e esse contrato tinha início em 21/11/2016 e fim em 19/03/2017 – carta de Domus Social de 20/07/2017 enviada à Ré – contrato onde já consta no ponto 1 a referência a caixilharia em PVC que a Autora procurou demonstrar em julgamento que só depois da celebração do contrato é que foi determinado e que lhe teria causado atraso no início da Depois, a pedido da Ré foi esse prazo prorrogado uma vez para 21/04/2017 – este pedido de prorrogação consta da ata de reunião de março de 2017 não percebemos a data que está alterada mas que poderá ser 22/03/2017) -.