Prorrogado uma vez esse prazo, a Ré pede ainda uma nova prorrogação que em 11/05/2017 ainda está em análise ata de reunião da mesma e o certo é que não consta dos autos qualquer outra prorrogação e a dona da obra menciona que não o deu apesar da motivação apresentada dificuldade em entrar nas frações do mas ainda assim, ponderando essa dificuldade, a dona de obra atende a essa questão no número de dias que considera haver de atraso para aplicação de sanção contratual – carta de 20/07/2017 -.