Nas diversas atas de reunião entre dono da obra e empreiteiro são sempre mencionadas as questões de atraso por parte dos serviços de colocação de caixilharia por exemplo, 12/04/2017, em que a caixilharia ainda não tinha sido recebida pelo empreiteiro e eram necessárias duas semanas para a montagem, 05/05/2017, já após o prazo de conclusão dos trabalhos, 11/05/2017 em que se menciona que «já» estão em obra esses serviços).