香港公廁
歷史 > 新界鄉郊廁所

早期新界及離島的鄉郊地區均缺乏下水道設備，政府為照顧村民及遊人等的需要，遂透過該等區域的政務處在這些地區設置旱廁，並由市政事務署新界市政署負責管理。首兩座旱廁於1960年落成，分別位於沙頭角吉澳碼頭及大埔塔門碼頭，各擁有18個廁格（男12女6）。其後興建的多座旱廁則多擁有3至6個廁格。
舊式旱廁不設沖水設施，糞便會沿廁孔掉進化糞池中囤積，而化糞池又透過廁孔暴露於空氣中，除臭氣會經廁孔溢出外，也會滋生蚊蟲。
踏入新時代，隨著人們對衛生需求的增加和人類不斷向上之緣故，舊式旱廁也顯得不合時宜。前區域市政局於九十年代開始，把附近設有下水道的旱廁改建成沖水式廁所。為探討改建轄下旱廁的可行性，區局曾從外國引進真空廁所及化學循環運水式沖廁系統試驗，並於1998年年底在其中4個鄉郊廁所安裝。另外也引進了兩個貨櫃箱式真空廁所。
由於真空和化學沖廁系統維護成本頗高，因此改建方案未獲區局採納，而區局亦把500多個未能改建成水廁的旱廁進行翻新。
旱廁廁格內部，沒有沖廁系統
使用真空沖廁系統的蹲廁
部份使用另類沖廁系統的鄉郊廁所現況如下：
| 公廁名稱 | 所在地區 | 編號 | 沖廁形式 | 現況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬尾下公廁 | 北區 | N-65 | 真空 | 已改建成水廁 |
| 文錦渡公廁 | 北區 | N-153 | 真空 | 貨櫃箱式，已改建成水廁 |
| 放馬莆(1)公廁 | 大埔區 | TP-45 | 化學 | 已拆卸，當局於原址旁邊興建一座新式水廁 |
| 深井公廁 | 荃灣區 | - | 真空 | 已改建成水廁，2010年重新開放 |
| 龍如路公廁 | 荃灣區 | TW-29 | 真空 | 已改建成水廁 |
| 流浮山迴旋處公廁 | 元朗區 | YL-133 | 真空 | 已重建，使用另一款真空沖廁系統，2011年重新開放 |
| 落馬洲過境巴士站公廁 | 元朗區 | - | 真空 | 貨櫃箱式，2011年停用，當局於2019年在原址旁邊設置另一款貨櫃箱式水廁 |
2000年，食物環境衞生署接管所有由原區域市政局管理的鄉郊廁所。
經過2003年沙士之後，食環署於2005年2月起，開始大規模把旱廁進行改建，包括加裝沖廁裝置、坐式便器、嬰兒桌等。污物處理的方案大體分為三個：
把化糞池改裝成儲糞池，並加密清糞次數；
裝設生物處理系統，把污水淨化用作沖廁；
接駁至附近的下水道。
不少進行改建的旱廁均使用第一和第二個方案。改建計劃又分為7期進行：
| 期數 | 改建旱廁數量 | 工程承建商 | 資料文件 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1期 | 30 |  |  |  |
| 第2A期 | 40（實際：39） | 福利建築 華聯建築 |  | 位於屏山坑頭村的旱廁（YL-95）位處私人地段，未能改建。 |
| 第2B期 | 30（實際：28） | 福利建築 華聯建築 |  | 位於河上鄉舊村(I)的旱廁（N-8）位處私人地段，現已拆卸；位於廈村市菜站的旱廁（YL-118A/B）則受道路擴闊工程影響，未能改建，後被納入第7期項目內。 |
| 第3期 | 30 | 安保工程 |  | 位於東涌侯王廟的旱廁（TC-9）位處私人地段，未能改建，後被納入第7期項目內，原來位置由位於白芒村的旱廁（SL-17）補上。 |
| 第4期 | 20 | 安保工程 |  |  |
| 第5期 | 80 | 安保工程 |  | 位於沙田銅鑼灣山頂的旱廁（ST-21）因附近另有新公廁落成，現已拆卸；位於屯門虎地上村（TM-92）的旱廁未能改建；位於打鼓嶺竹園村的旱廁（N-110）受香園圍管制站興建工程影響，現已重置；位於九華徑舊村的旱廁（KWT-22）未能改建，後被納入第7期項目內，原來位置由位於沙頭角新塘莆、軍地村（N-59）、松園下村和坪輋村(1)的後備名單補上。 |
| 第6期 | 90 | 祥興建造 |  | 位於南丫島高塱村、粉嶺鶴藪村、碧水新村(2)、碧水新村(3)、坑口水邊村（SK-14）、船灣李屋（TP-27）、舒安台村（TW-16）、上葵涌村（TW-28）、屏山福慶村（YL-111）等旱廁未能改建，後被納入第7期項目內，原來位置由後備名單中的14個旱廁補上。 |
| 第7期 | 145（實際：124） | 祥興建造 |  | 工程範圍包括原區局時代裝設另類沖廁系統的鄉郊廁所，以及由地政總署管理的光板田村二段旱廁。有21個旱廁未能改建，其中位於南丫島高塱村（LA-1）、大嶼山下羌山（TO-8）、粉嶺高莆村（N-57）、沙頭角鴨洲(2)（N-85）、沙田梅子林村（ST-18）、大埔滘老圍（TP-7）及紅花村(2)（SK-55）的旱廁改建工程改為拆卸；位於大嶼山分流村（TO-13）、九華徑村（KWT-22）、白石窩新村（SK-5）、龍蝦灣（SK-24）、碧水新村(2)（SK-31）、井頭碼頭（SK-70）、廈門灣（SK-87）、陰澳鹿頸（TW-25）、打石湖（YL-46）、舊李屋村（YL-116）及水頭村（YL-175）的旱廁改為原址翻新；位於沙江圍（YL-97）、下新圍（YL-145）及碧水新村(3)（SK-32）的旱廁改建工程被取消。 |
7期工程已於2014年11月完成，共改建了441個旱廁，有21個旱廁因位處私人土地或受其他工程影響而被剔出改建計劃（其中11個已進行原址翻新，4個已拆卸）。截至2020年年初，由食環署管轄的旱廁已減至43個。在第7期改建計劃完成後，餘下的53個旱廁將會按其他計劃改建成水廁、原址翻新、拆卸或另地重置，這53間旱廁在2010至2019年間，其中3間已改建，8間已原址翻新，5間已重置，2間正在重置，10間已拆卸。
| 2010至2019年間的旱廁情況> 工程方案 | 2010至2019年間的旱廁情況> 數量 | 2010至2019年間的旱廁情況> 名單 | 2010至2019年間的旱廁情況>  | 2010至2019年間的旱廁情況>  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改建/重建 | 3 | 屯門業旺路（TM-106） 小坑村（TM-116） 上水金錢北(2)（N-14） |  |  |
| 原址翻新 | 8 | 大埔沙螺洞（TP-17） 東平洲(1)（TP-84） 東平洲(3)（TP-86） 坑頭大布（N-6） 大塱村（N-105） 荃灣深井新村（TW-14） 屯門虎地上村（TM-92） 蒲台島（LA-8） |  |  |
| 另地重置 | 7 | 大埔樟樹灘(1)（TP-3，新廁所於2012年啟用） 打鼓嶺竹園村（N-110，新廁所於2014年啟用） 屯門福亨村路（TM-94，新廁所於2018年啟用） 紫田村(2)（TM-119，新廁所於2018年啟用） 華山村（N-45，新廁所於2018年啟用） 鹿尾村路（SK-36，新廁所於2022年啟用） 泥涌停車場（SK-72，重置中，舊旱廁已拆卸） |  |  |
| 拆卸 | 10 | 沙田銅鑼灣山頂村（ST-21） 上水金錢北(1)（N-13） 上水大頭嶺(1)（N-39） 蓮麻坑(2)（N-94） 香園（N-116） 十八鄉水蕉老圍(1)（YL-17） 八鄉大窩村（YL-70） 馬鞍崗村(1)（YL-73） 馬鞍崗村(2)（YL-74） 河背村(1)（YL-75） |  |  |
截至2019年底，食環署轄下的新界旱廁只剩51個，其中6個已關閉及將會拆卸。而按照長遠計劃，其餘45個旱廁中，8個將會改建為水廁，2個將會透過私營發展項目重置，10個將會重置，13個正進行可行性研究，12個將會拆卸。
| 2020年後的旱廁情況> 工程方案 | 2020年後的旱廁情況> 數量 | 2020年後的旱廁情況> 名單 | 2020年後的旱廁情況>  | 2020年後的旱廁情況>  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改建/重建 | 8 | 東涌下嶺皮（TC-5） 東涌石榴埔（TC-7） 東涌沙螺灣村（TC-12） 元朗掌牛山（YL-22） |  |  |
| 私營項目重置 | 2 | 馬灣鄉事會路（TW-21，已關閉） 馬灣漁民新村（TW-23，已關閉） |  |  |
| 重置 | 10 | 河背村(2)（YL-76，舊旱廁已拆卸） 鳳降村（YL-132，舊旱廁已拆卸） 龍躍頭小坑村（N-74，新廁所於2019年啟用） 小秀村（TM-99，新廁所於2021年啟用） |  |  |
| 可行性研究 | 13 | 蒲台（LA-8） 分流（TO-13） 九華徑村（KwT-22） 陰澳鹿頸（TW-25） 坑頭大布（N-6） 大塱（N-105） 沙螺洞村（TP-17） 東平洲(1)（TP-84） 東平洲(3)（TP-86） |  |  |
| 計劃拆卸 | 12 | 大澳南涌（TO-6，已拆卸） 深井新村（TW-14，曾原址翻新，已關閉） 虎地上村（TM-92，曾原址翻新） 上攸田村（YL-26） 八鄉蓮花地東（YL-62） 八鄉蓮花地西（YL-64，已拆卸） 白石窩新村（SK-5，曾原址翻新） 龍蝦灣（SK-24，曾原址翻新） 碧水新村(2)（SK-31，曾原址翻新） 碧水新村(3)（SK-32） 廈門灣（SK-87，曾原址翻新，已關閉準備拆卸） |  |  |
| 已關閉 等待拆卸 | 6 | 高塱村（LA-1，已拆卸） 貝澳新圍（SL-9，已拆卸） 上塘福（SL-15，已拆卸） 下羗山（TO-8，已拆卸） 鴨洲(2)（N-85） |  |  |
位於古洞石仔嶺的旱廁，屬60至70年代興建的旱廁建築，內部空間狹小。
位於東涌侯王廟的旱廁，屬80年代興建的旱廁建築，內部空間較大。
鹿頸公廁，於第1期改建。
下白泥公廁，於第2A期改建。
大埔布心排公廁，於第2B期改建。
火炭村公廁，於第3期改建。
担水坑村公廁，於第4期改建。
松柏朗(南)公廁，於第5期改建。
白泥(旅遊點)公廁，於第6期改建。
西邊圍(I)公廁，於第7期改建。
元朗廈村錫降村新式鄉郊公廁
元朗十八鄉水蕉老圍舊旱廁（右，現已拆卸）及於第6期改建中的鄉郊公廁（左）
翻新後的元朗掌牛山公廁
翻新後的元朗水頭村旱廁
大埔樟樹灘村一所為重置附近一個鄉郊旱廁而建的新式公廁，於2011年年底落成。
2011年，建築署開始為其負責維修的現有政府樓宇和設施內進行改善工程，包括為公廁增設或提升無障礙設施，預計大部份會於2012年6月30日前完成。。