臺中捷運綠線
歷史及重大事件 > 主線

1990年，省住都處辦理「臺中都會區大眾捷運系統規劃」。
1998年，省住都處完成「臺中都會區捷運路網細部規劃」及「民間投資省轄捷運系統之作業規範及案例分析」，路線分為紅、綠、藍三線；綠線規劃為大坑至烏日，全線設十七座車站，採用地下化中運量捷運系統。
1999年7月，臺灣省政府進行精省，後續規劃轉由高鐵局接手辦理。
2001年，高鐵局完成「民間參與台中都會區大眾捷運系統建設之可行性研究及先期規劃」及「高鐵台中站聯外大眾運輸系統檢討捷運綠線檢討規劃」。
2004年
1月，高鐵局完成「臺中都會區大眾捷運系統優先路線規劃」，推翻先前省住都處規劃，改採高架化輕軌系統。
3月22日，高鐵局將優先路線規劃陳報交通部審查，並於7月15日報請行政院核定。
11月23日，行政院核定優先路線規劃，並將計畫名稱修改為「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」，全線設十五座車站與一座機廠；建設經費為新臺幣287.35億元，計畫期程為2011年12月。
2005年11月21日，高鐵臺中站至北屯大坑地區之85路公車路線開通，由統聯客運營運。
2006年3月19日，於臺中捷運建設協調會中初步確認車站位置，並計畫增設兩座車站（109、112站）。
2007年
3月23日，高鐵局長龐家驊表示，配合臺中市政府推動水湳經貿園區，增設三座車站（103a、109、112站）。
9月21日，因原物料上漲及未完成新設場站規畫，高鐵局表示延後動工，完工時間亦仍不確定。
11月9日，臺中市政府通過編列相關預算共新臺幣14億元。
2008年11月15日，交通部、臺中市政府、臺北市政府簽訂烏日文心北屯線建設與營運三方協議書，後續施工由高鐵局移交至臺北市捷運局辦理，接辦細部設計及發包施工監造等工作；臺中捷運後續路網規劃工作由臺中市政府承辦。
2009年
5月13日，行政院核定第一次修正計畫，調整建設經費為新臺幣513.9億元，調整計畫期程為2016年10月。
10月5日，展開先期工程，植栽移植工程動工，委由臺北市捷運局中區工程處負責執行。
10月27日，臺北市捷運局完成「臺中都會區大眾捷運系統路網檢討規劃報告書」，重新檢討1998年之路網規劃，路線修改為核心路網紅、綠、藍、橘四線，以及後續路網紫線、核心路網之延伸線五線；綠線核心路網為北屯機廠至彰化市，全線設二十一座車站。
2010年11月6日，管線遷移工程動工。
2011年
3月9日，機電系統工程決標；因招標延宕23個月，造成細部設計進度停滯。
6月，管線遷移工程承包商因週轉不靈發生財務危機而造成停工；8月19日，管線遷移工程復工。
2012年
10月，土地徵收被中華民國內政部宣告徵收無效，臺中市交通局提出申復，但內政部指示仍維持原裁定，部分土地徵收作業將一切重來。
12月，臺中市交通局長林良泰表示，未涉及聯合開發的部份辦理土地徵收，相關土建工程也陸續招標完成，並於隔年動工；聯合開發的部分爭取地主百分百的參與開發，以降低徵收成本。
2013年5月，進入實體工程階段，配合主體軌道工程施工；2015年4月11日，因故全線停工。
2014年
8月19日，文心路四段與山西路二段交叉路口附近的捷運工程發生首次大型工安意外，施工現場的吊車疑似軸心斷裂，導致機械手臂不慎掉落，砸壞工地旁的餐廳招牌及遮雨棚，幸無人傷亡。
11月1日，臺中市政府與G5、G6、G8、G8a、G9站（G9-1、G9-2）捷運共構大樓（土地開發場站）的地主簽訂協議價購契約，僅餘113場站的兩位地主未達成協議，市政府已依法報請徵收。
11月9日，綠線電聯車模型車廂守首次在臺中市政府大樓惠中樓旁開放參觀。展出的模型車廂為1:1實體比例，一節車廂造價約為新臺幣2000萬元；日本川崎重工打造的綠線電聯車由兩節車廂組成，造價約為新臺幣1.9億元。一節車廂長約22.17公尺、寬約2.98公尺、高約3.78公尺，載客量達268人，一般座位為青綠色，博愛座則為粉紅色，未來將依據民眾使用心得再進行設計修正。
11月30日，六站七處土地開發場站已百分百取得用地，G8站率先完成土地開發投資案簽約。
2015年
1月12日，時任臺中市市長林佳龍要求捷運工程運用夜間施工及跨單位同步平行作業等方式，藉此提早兩年（2018年）完工，且全線試營運（但後改成試運轉；試營運可供民眾隨時搭乘，而試運轉則否），同時要求一個月內內縮或拆除文心路的施工圍籬，以解決造成的交通阻塞。
4月10日，北屯路與文心路四段交叉路口附近的捷運工程發生施工鋼梁掉落意外，造成七位施工人員與一位路過駕駛一共四死四傷；隔日，臺北市副市長林欽榮宣佈全線停工。
5月26日，行政院核定第二次修正計畫，調整建設經費為新臺幣593.37億元，調整計畫期程為2022年12月。
7月3日，臺北市政府通知大陸工程負責興建的CJ910標、CJ930標可復工；7月6日，大陸工程承包路段正式復工。
8月11日，臺中市道安會報通過臺北市捷運局修正重提之交通維持計畫，其復工改善計畫也符合勞安法規之要求；遠揚營造負責興建的CJ920標達復工標準，經臺中市議會審查通過後，目前已復工。
2016年
3月14日，CJ900標機電系統工程，完成電力設備「161 KV氣體絕緣開關設備」(GIS)之安裝。
6月30日，於文心路一段與公益路二段交叉路口附近，完成最後一支U型梁之吊裝作業。
2017年
1月10日，於日本川崎重工之兵庫工廠舉行綠線電聯車出廠典禮。
2月5日，兩列綠線電聯車及八座轉向架等附屬設備運抵臺中港，後於2月12日運抵北屯機廠。
8月12日，綠線電聯車開始於高架軌道上進行實車介面測試。
11月30日，十八列綠線電聯車全數運抵北屯機廠。
2018年
6月30日，臺中市交通局公布各站正式名稱。
8月29日，800路文心捷運快線公車開通，由中鹿客運營運。
10月31日，開始試運轉，交由捷運公司進行機電系統功能驗證，無法提供一般民眾隨時自由搭乘。
2019年
12月16日，捷運公司接管機廠與18輛列車。
2020年
2月3日，捷運公司接管所有車站與全線路軌，並開始進行訓練測試。
4月7日，車站編號由原本「G」開頭，改為「1」開頭。
5月7日，交通局更改其中七站有爭議的站名。
6月11日，連續7天系統穩定性測試99%達標。
8月7日：臺中市政府辦理捷運綠線初勘作業。
8月24日：臺中市政府向交通部申請履勘，並通過18站名初審。。
9月10日：交通部鐵道局辦理形式審查
9月14日：召開第一次履勘前置會議
9月19日：營運組履勘委員現勘
9月20日：機電組履勘委員現勘
9月23日：土建組履勘委員現勘
10月14日：召開第二次履勘前置會議
10月25日：辦理履勘
11月6日：取得營運許可。
11月16日至12月15日：為期一個月試營運持悠遊卡、一卡通、icash2.0可免費搭乘；營運時間為每日07時至20時，12月7日至15日營運時間為每日6時至24時。
11月21日：當日上午因列車故障導致大慶-高鐵台中站間停駛，後查明為發生「車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬於重大故障，須檢測所有列車，自11月22日起暫停試營運。
12月14日：由於列車連結器軸心斷裂原因尚未釐清，北捷局及川崎重工提出之解決改善方案未獲中市府滿意。因此宣布，原定12月19日通車將延後，營運時程未定。
2021年
3月10日：經停駛109日，擴大檢修發現「牽引裝置軸心的垂直、水平面都要有伸縮空間，有8輛列車的垂直±6度軸心被卡死」是斷裂關鍵，中捷公司要求北捷局、川崎重工要重新設計，經捷運故障審查委員會，學者專家6次會議確認安全後，捷運綠線將再度試營運。
3月25日：再度開始試營運，為期30天。
4月23日：試營運結束，30天累計運量超過200萬人次。
4月25日：正式通車。
2023年
5月10日：12:27分豐樂公園站附近興富發集團建案「文心愛悅」的塔式起重機吊臂發生不明原因從高空墜落，進而砸破捷運軌道隔音牆，12:28分 距離事故200公尺遠的無人駕駛捷運列車從豐樂公園站發車離站，在捷運公司隨車人員無法控制列車的情況下撞上吊臂，造成捷運車輛損毀、9名車廂中乘客輕重傷送醫（其中1人到院前死亡）與捷運局部停駛，臺中市政府經濟發展局旋即勒令業者停工和勞動部職安署合計開罰新台幣57萬元，運安會亦展開調查。
5月14日：中捷公司今日表示，5月10日發生民間建築工地塔吊臂掉落軌道事故，深切檢討各項處理流程，包括發生緊急事件時強化險阻手勢、以阻礙車門關閉方式防止列車離站、縮減手動緊急停車作業時間，以及導入軌道運輸指差確認，確認列車無異狀才離站。上述3項措施均已實施，未來將持續與系統商討論2項設備優化方案，以提供更安心的乘車環境。
松竹路與旱溪西路口附近高架橋景觀
（左側斷橋為大坑延伸線的預留軌道）
北屯路段高架橋景觀
110台中市政府站的土地開發場站G9-2
文心路與五權西路口附近隔音牆安裝工程