中型机械工业部
历史

鉴于工程技术问题日益增多，得不到及时解决，为充实技术委员会的力量，1945年12月10日，贝利亚以人民委员会副主席的名义签署苏联人民委员会第3061-915号《关于成立专门委员会工程技术委员会的决议》，在苏联人民委员会专门委员会下设工程技术委员会，成员有：苏联人民委员会副主席兼化学工业人民委员米哈伊尔·格奥尔基耶维奇·别尔乌辛（主席）、叶梅利亚诺夫教授（副主席）、运输机械制造人民委员维亚切斯拉夫·亚历山德罗维奇·马雷舍夫技术勤务上将、分管工程建设的内务副人民委员阿夫拉米·帕夫洛维奇·扎韦尼亚金中将、电气人民委员部水文地理局局长阿列克先科（Г.В.Алексенко）、化学工业副人民委员卡萨特金、波兹尼亚科夫（学术秘书Б.С.Поздняков）。工程技术委员会下设5个分委员会，分别负责审核核原料加工与核材料生产企业的规划设计和工程建设方案：
第一委员会，负责人米哈伊尔·格奥尔基耶维奇·别尔乌辛、库尔恰托夫院士。分管817厂（核反应堆）设计建设。
第二委员会，负责人马雷舍夫、基科因通讯院士。分管813厂（气体扩散法铀浓缩）设计建设制造。
第三委员会，负责人阿列克先科、阿尔奇莫维奇教授（Л.В.Арцимович）。分管814厂（电磁法铀浓缩）设计建设制造。
第四委员会，负责人卡萨特金、科恩菲尔德教授（М.И.Корнфельд）。分管化工原料生产厂设计建设。
第五委员会，负责人扎韦尼亚金、普拉夫久克教授（Н.Ф.Правдюк）。分管矿冶厂设计建设。1945年在铀矿区建设了列宁纳巴德第六矿山-化学企业。
1946年3月8日，斯大林签署了苏联人民委员会《关于在最重要的科研机构和实验室授予人民委员会代表全部权力》的决议。目的是为科研工作提供帮助，对科研工作执行情况及时监督、保障安全、保密、反间谍。内务部与国家安全部派出的人担任苏联人民委员会全权代表：巴布金-苏联科学院物理问题研究所，巴甫洛夫-苏联科学院第二实验室，马雷舍夫-苏联科学院物理研究所，波亚科夫-苏联科学院物理技术研究所，波岑尤科-苏联科学院镭研究所，安德烈耶夫-苏联科学院第三实验室（所长阿里汉诺夫院士）。
1946年4月9日，斯大林签署苏联人民委员会第803-325号《有关苏联人民委员会第一管理总局有关问题的决议》，把专门委员会技术委员会与工程技术委员会合并为科学技术委员会，由万尼科夫（主席）、库尔恰托夫院士（副主席）、米哈伊尔·格奥尔基耶维奇·别尔乌辛（副主席）、约费院士、赫洛平院士、阿里汉诺夫院士、谢苗诺夫院士、基科因通讯院士、斯科别利岑通讯院士（Д.В.Скобельцын）、尤里·鲍里索维奇·哈里顿教授、维亚切斯拉夫·亚历山德罗维奇·马雷舍夫技术勤务上将、阿夫拉米·帕夫洛维奇·扎韦尼亚金中将、波兹尼亚科夫（学术秘书）、列伊彭斯基教授（А.И.Лейпунский）组成。下设：
第一委员会分管石墨核反应堆与重水反应堆设计建设。主席别尔乌辛，学术秘书卡利宁，成员库尔恰托夫院士、阿里汉诺夫院士、波兹尼亚科夫、罗姆教授、多列扎利教授、绍尔科维奇、谢普金、卡扎科夫。
第二委员会分管气体扩散法铀浓缩设计建设制造。主席马雷舍夫，副主席波利科夫斯基，学术秘书杰尼索夫，成员基科因通讯院士、沃兹涅先斯基通讯院士、叶良、波兹尼亚科夫
第三委员会分管电磁法与离子法铀浓缩）设计建设制造。主席电力工业人民委员卡巴诺夫（И.Г.Кабанов）、副主席负责人阿列克先科，学术秘书科兹林斯基，成员有阿尔奇莫维奇教授、维克申斯基、叶夫列莫夫、列别杰夫、波波夫。
第四委员会分管化学冶金设计建设。主席叶梅利亚诺夫，副主席安特罗波夫
第五委员会分管工业卫生劳动保护相关问题。主席医学科学院院士帕林（В.В.Парин）。
第一管理总局下设：
原型石墨反应堆：采用了与美国不同的方案：将铀棒垂直放置，而不是水平放置，避免了美国水平方案遇到的诸如水平工艺管道结构构件容易变形等问题，大大增加了反应堆的效能，直到现在仍被世界上许多国家沿用。1946年6月10日，第一管理总局科技委员会作出决定，建造石墨物理实验堆Ф-1。6月25日，万尼科夫和库尔恰托夫向贝利亚书面汇报了实验堆的建设情况。汇报中称，实验堆已于决定当天开始施工建设，计划在12月1日堆砌完成。1946年12月25日晚18时，苏联也是欧洲第一座原子反应堆“Ф-1”开始临界运行，装入34.8吨金属铀、12.9吨二氧化铀、420吨核级超纯石墨，功率100瓦，瞬间功率3800瓦，成功地实现了自持式链式裂变反应。3天后，在联名写给斯大林的报告中，贝利亚、库尔恰托夫、万尼科夫和别尔乌辛阐述了实验堆启动的历史意义，称其为解决工业化生产核材料乃至核能利用问题创造了条件。此前，核能利用还仅限于理论推测。一方面具有重要的政治意义，消除了上至国家领导人下至普通科技人员心中的疑虑，大大增强了人们对实现核计划的信心；另一方面更具有科学意义，实现了链式裂变反应，证明了理论研究的正确性，获得了必要的物理参数，为了解和掌握核反应特性提供了可能，为工业堆的建设和运行积累了经验。
反应堆铀燃料：莫斯科以东70km的埃列克特罗斯塔利市的第12厂，负责氧化铀生产与铀核燃料生产。
工业生产堆“817综合厂”：1945年12月1日贝利亚以人民委员会第3007-892号批准了第一管理总局选定的建厂地点——车里雅宾斯克州克什特姆16公里的克泽尔塔什湖南岸建设817厂，对外地址车里雅宾斯克-40。1946年4月9日，部长会议第802-324号《关于817厂建设和启动的筹备及期限的决定》标志着工业堆建设的正式启动。1946年4月26日正式施工，工程代码是859工程。工程建设单位是内务部859建设管理局，建设主任是М.М.察列夫斯基，总工程师是В.А.萨普雷金。建筑工程同时投入45000人，主要是犯人等“特殊人员”。包括А厂：石墨堆；Б厂：放射化学厂；В厂：生产金属钚及其零部件的化学冶金与金属加工厂。厂长穆兹鲁科夫，总工程师叶菲姆·帕夫洛维奇·斯拉夫斯基。
А工程的总工程师是莫斯科化工机械制造研究所所长（一说斯维尔德洛夫斯克科学研究所所长）Н.А.多列扎利，石墨堆的结构设计单位有第二实验室、第十一国家专门设计所、航空工业设计院、国防工业设计院和钢结构设计院。А工程建设的步骤包括挖基坑、钢筋混凝土铺设基坑、反应堆的设计和安装。由于缺少机械，只能靠人工挖掘基坑，技术文件也历经两次变化。根据1946年4月9日部长会议的决议，А工程应于1947年7月1日投入使用。1946年9月开工，基坑深度从8米加到24米再增加到43米，直到1947年5月才完成基坑开挖。混凝土的铺设、安装钢筋加固的工作也一再延误，直到1947年底反应堆的建筑框架才完成。井壁厚3米，外包钢制水箱，井内径9.4m。1948年1月开始金属铀和主要设备的安装，但在安装过程中，遇到了高技术安装人才、含铅的金属丝(可防腐蚀)短缺等难题。之后，需要对建筑物进行粉刷、喷漆和铺地板等室内装修工作，还要种植树木，使整个反应堆隐藏在绿色丛林之中。但实际上工程到1948年5月中旬才完成，耗时接近2年，耗资达5.04亿卢布。最终成型的核反应堆高度达20多米，用高纯石墨块砌成。1948年6月初开始安装核燃料，在石墨中穿孔放置工艺管道，共计约有1168个工艺管道，每个管道都放置铀棒，其外形像气缸，内壁覆盖了一层隐形防辐射保护膜。1948年6月10日19时装入72.6吨铀燃料后达到1000千瓦链式反应临界状态，6月22日达到满功率100兆瓦。1948年12月22日首批铀块出堆送入Б厂。
Б厂（放射化学厂）总工程师是Б.В.戈洛莫夫。结构设计单位是第十一国家专门设计院。根据1946年4月9日部长会议的决议，Б工程计划于1947年9月1日投入使用。1946年12月，Б工程的施工技术文件陆续完成，它的建设步骤包括挖基坑、铺设混凝土、安装钢筋加固、给所有厂房加绝缘层等。它的基坑体积相对А工程小得多，但它位于岩石区，每天大约需要2吨TNT炸药辅助挖掘工作。1947年夏基坑挖掘工作完成，比原计划的3月底延迟了2个多月。下一阶段是铺设混凝土，共计需要铺设4万立方米，但截至11月15日，只铺设了1.9万立方米，这意味着大部分工作必须在冬天进行，致使混凝土加热工作的难度加剧，出现额外的工程质量问题。之后是为厂房安装绝缘层，每个厂房的墙面、地板需涂上厚达2厘米的沥青和乳胶，天花板需涂上至少厚达6厘米的沥青。为此，Б工程大约先后建了100多个锅炉熬制沥青，很多一线工作人员被煮沸的沥青严重烧伤，直到1948年5月底，绝缘工作才完成。1948年8月末完成主体施工开始遥控设备安装。1948年12月初竣工。1949年2月26日首批钚浓缩液从Б厂出厂送入В厂后，首先由第九车间生产出硝酸钚，然后由第四车间还原生产金属钚，最后送入第11车间机加工。1949年8月初生产出苏联第一颗原子弹的两个钚半球，用专列秘密运往第11设计所，以进行第一颗原子弹的最后组装。此外，还需建设钢筋混凝土隧道，用于储存生产过程中产生的放化性废弃物。隧道深达30米，最初长度是150米，到1949年达1000米。
В厂（化学冶金厂）：总工程师Ф.М.布廖霍夫斯基，结构设计单位有第九科学研究所、普通化学和有机化学研究所，以及第十二国家专业设计院。В工程相对于А、Б工程要简单得多，它是在海军炮弹仓库和军营基础上改建的，其厂房与普通的化学实验室一样，装有木制拉动柜和试验台，实验仪器也十分简单，有铂金过滤器、玻璃杯和金色漏斗等。但它对室内装修的要求极高，墙壁和天花板必须要像镜面一样光滑，即便是细小的空中悬浮物也不能镶嵌其中。1949年2月20日，В工程竣工。
钚分离：维塔利·格里戈里耶维奇·赫洛平领导的苏联科学院镭研究所承担
铀矿地质、采掘、矿冶、钚提取技术，由内务人民委员部第九研究所（特种金属研究所）承担
金属铀生产：有色冶金工业人民委员部稀有金属工业总局稀有金属研究所镭实验室在季娜伊达·瓦西烈耶夫娜·叶尔绍娃（俄语：）领导下，用金属镁还原四氟化铀，在高频电炉中金属冶炼，1944年12月生产出重量1kg的高纯度金属铀。
核纯级石墨：莫斯科电机厂承担，1944年5月研制出灰分低于万分之四，硼低于百万分之1.7的石墨。
原子弹设计与总装的高爾基州的薩羅夫的阿尔扎马斯-16的苏联科学院第二实验室第11设计局：1946年4月9日苏联部长会议第805-327号《关于2号实验室问题》的决议，决定将科学院2号实验室第六研究实验室改组为设计室，1946年4月13日正式启动2号实验室第11设计局的建设。焦尔诺夫（П.М.Зёрнов）被任命为设计所主任，总设计师尤里·鲍里索维奇·哈里顿，副总设计师基里尔·伊万诺维奇·肖尔金。1946年6月21日，苏联部长会议第1286-525号决议《苏联科学院2号实验室第11设计所工作计划》进一步明确了设计所的任务：在2号实验室的领导下研制РДС-1和РДС-2两种型号的原子弹。1946年7月1日，哈里顿向万尼科夫上报了《原子弹战术技术任务书》，原子弹的设计生产正式开始，其中，中子物理1室负责确定临界物质、装料规格和形状，研制中子引信，研究核爆炸过程；炸药2室研究可产生压缩力的装料结构和收敛爆轰现象；X射线3室研究核爆炸前钚或铀-235的压缩过程；引信4室研制各类专用同步引信；电子-无线电5室研制遥控引信及其他辅助性仪器；冶金6室研制最少损耗加工方法及装料主体部分；压缩工程中的物质研究7室研究炸药爆炸引起的金属变形行为；钚物理机械性能研究8室研究钚的物理性能；效能研究9室研究爆炸的机械效能，确定最佳爆炸高度；设计10室负责第一型号成品（即РДС-1）基本结构设计；设计11室负责第二型号成品（即РДС-2）基本结构设计；保健12室负责监控放射性感染，检验防辐射措施的有效性，监控血液健康状况；大操作台第13组负责最终试验仪器和场地的准备；理论14组分析产品的各个工作阶段；计算15组协助理论组进行数学计算。1946年末，哈里顿和焦尔诺夫拟定了一份准备调入工作的人员名单《第11设计所所需科研和实验设计人员》，其中包括爆炸过程、核物理、分析化学、无线电技术、X线照相、放射化学、真空技术工程设计、火炮系统、高压仪器、精密机械、信号弹制造技术、机器制造、机械、金属、弹药制造等方面的专门人才，炸药煅压、炸药铸造、万能车工、造型工、研磨工等工种的技术工人。经安全部门严格审核，从全国各地、各个部门调来了数以百计的研究设计和技术人员，共组成15个研究、设计、实验部门。经过一年的组合，到1947年第11设计所研究、设计、实验和生产各分支机构基本形成。占地面积100多平方公里，用于建设研究室、实验室、设计室、机械厂、试验场、飞机场等诸多设施，计划两年完工，预算建设资金为6700万卢布，1947年底竣工。截止到1948年1月，仅基础建设投资就已达到了1.4亿卢布，总投资为2.3亿卢布。此外，苏联科学院系统参与原子弹研究设计的单位有：化学物理研究所，斯捷克洛夫数学研究所，地球物理研究所，物理问题研究所，镭研究所，物理技术研究所，物理研究所，物理化学研究所，普通无机化学研究所，韦尔纳茨基生物化学实验室，等等。各部委所属参与原子弹的研究设计单位有：化学工业人民委员部第42国家研究所，全苏航空材料研究所，电气工业人民委员部实验室，乌拉尔轻工业研究所，重型机器制造人民委员部锅炉-涡轮机制造研究所，列宁格勒大学物理研究所，弹药人民委员部第6研究所，苏联卫生人民委员部X射线和辐射中央研究所，等等。原子弹的每个元件都有研究小组集体攻关，对最复杂的问题广泛采用2-3个研究小组平行研究的方法。仅中子源的作用原理和构造便审议了近20个提案。卡皮察院士认为“向我们提供的（美国核）情报是为了把我们引向岐途”，贝利亚與庫爾恰托夫因盡可能採取每一項細節都自行測試的作法。特別是貝利亞還以自己的情報機關作為第三者，檢查科學家團隊的結論是否有問題。1949年4月15日第十一设计所完成了第一颗原子弹的结构设计任务。苏联第一颗原子弹РДС-1的核装料结构设计方面，在钚球和带有中子反射器的推进器之间引入了气腔结构；为球形核装料设计内腔，以便更有效地实现“内部坍塌”。因此，РДС-1与美国的第一颗内爆钚弹“胖子原子彈”相比，减少了核裂变材料的消耗，同时还减轻了重量、减小了体积。1949年8月8日两颗镀镍的钚半球从车里雅宾斯克-40的В厂起运往第11研究所最后测试组装。两天后，第11设计所对核装料进行了检测。检测结果令人满意，符合各项技术要求，可以组装。
气体扩散浓缩铀的“813综合厂”：厂址位于距斯维尔德洛夫斯克市80公里的上涅文斯科耶的保密行政区斯维尔德洛夫斯克-44。1945年12月1日，政府通过了建设813厂的决议。工程代码为865工程，建设任务由内务部865建设管理局负责，建设主任先后由И.П.博伊科夫、А.С.波诺马廖夫担任，总工程师是Б.М.谢尔久科夫。工程分为五个建设区，第一区负责扩散厂主楼建设，第二区负责传统住房建设，第三区负责道路建设，第四区负责最后的整修工作，第五区负责为囚犯建设四个独立的营房。1946年启动建设，建筑工程投入的人力为30000人。结构设计单位是第十一国家专门设计院。厂房的要求比较简单，与普通的机械厂没有明显的技术差别，只需要建设一座可以容纳数千台扩散机的工厂，故1947年初工程的建设工作就已基本完成，比原计划1947年9月竣工的期限提前了半年。工厂扩散设备的安装则是一项艰巨的任务，参与安装工作的单位有国营钢结构托拉斯、乌拉尔卫生技术设备和安装工程托拉斯、乌拉尔电气安装托拉斯和隔热设备托拉斯等。1948年5月首期工程投产，1949年11月生产出首批成品——铀-235含量为75%的六氟化铀。
电磁法浓缩铀的“814厂”：最初并没有打算建设电磁厂，直到1946年气体扩散装置研发失败，电磁法工厂的建设才提上日程。1947年6月10日苏联部长会议专门委员会召开会议，讨论了814厂的选址和生产设备问题。1947年6月19日苏联部长会议作出第2140-562号《关于814厂问题的决议》，开工建设。厂址位于斯维尔德洛夫斯克州伊斯镇的原始森林中建设斯维尔德洛夫斯克-45。根据1948年4月6日部长会议的决议，它应于1949年7月1日完工并投入使用工程建设单位是内务部1418建设管理局，工程主任是М.А.扎里茨基，投入1.94万人。结构设计单位是第十一国家专门设计院。814厂的电磁装置高21米、重6000吨，为了容纳如此庞大的电磁装置，苏联需要建设前所未有的超大型真空车间，并提供充足的电力保障。814厂的主体建筑是一座5层高的大楼，由20个专门设计室组成。室内设计方案复杂，由昂贵的黄铜制成，确保超深真空的绝对压力保持在10-6mm水银柱，建筑物的自重在1000吨以上。由于电磁装置耗电量极大，814厂附近不能提供足够的电能供给，部长会议决定在尼日涅—图林地区建设发电功率为12.9万千瓦的发电站。814厂的施工技术难度极高，故未能如期完工。实际上1950年12月才投入使用，生产出首批高浓缩铀-235。由于电磁法提纯浓缩铀效率较低，814厂很快便停业了。
重水堆生产钚：1945年12月1日，苏联人民委员会作出第3010-895号《关于成立苏联科学院第三实验室的决定》，在莫斯科市切列姆申科区新建第三实验室(后改名热工实验室，即现在的俄罗斯科学院理论和实验物理研究所)，学术负责人是阿布拉姆·阿里汉诺夫，助手是В.В.弗拉基米尔斯基，苏联部长会议全权代表奥谢特洛夫少将（来自苏联国家安全部K局）。为建成重水反应堆（代号“7号装置”）并研究在此反应堆中制备原子弹需要的钚-239和鈾-233。第三实验室与第二实验室是平行的独立机构，它的成立强化了对重水的研究。朗道受阿里汉诺夫的邀请，兼任第三实验室理论部的主任，领导波梅兰丘克、阿希泽尔、加拉宁、别列斯捷茨基等人钻研反应堆理论。1948年4月科技委员会指派由谢苗诺夫、库尔恰托夫、朗道和泽尔多维奇组成的特别验收小组对第三实验理论设计工作进行了全面考察，科技委员会根据验收组报告，一致认为第三实验室的理论计算准确可靠。此外，包括化学工业人民委员会下属氮工业国家研究所在内的56家科研机构和设计单位协助研究。1947年初，第一管理总局向3号实验室和波多利斯克厂液压设计室下达了设计任务书，制定重水实验堆设计方案。自然界中重水和轻水的比例是1∶6800，因此，分离重水是一项技术难度非常大的任务。苏联先后采用了同位素交换法、电解法生产重水。1946-1948年间重水生产厂有奇尔奇克电化综合厂、莫斯科电解厂，总产量分别为106.46千克、2462.98千克和3942.6千克；后来增加了第聂伯罗捷尔任斯克氮肥厂、戈尔洛夫卡氮肥厂和别列兹尼基氮肥厂，1949年、1950年的总产量分别为10684.4千克、17502.5千克。经过近两年的准备，1948年7号装置开始建设，1949年4月建成并投入使用。7号装置装载的金属铀为1.5吨，是Ф-1石墨堆的1/30。重水堆的结构设计单位最初是列宁格勒的中央锅炉研究所与波多利斯克的锅炉制造厂，但А.И.阿里汉诺夫没有通过它们的设计方案，1949年3月26日部长会议委托高尔基工厂专门设计院负责其工程设计工作。工业堆ОК-180的设计方案是1949年8月完成，在817综合厂建设重水工业堆。施工建设工作一直持续到1950年12月。随之，А.И.阿里汉诺夫及其助手来到施工现场，参与反应堆的安装、调试和监督工作，1951年10月，重水工业堆点火运行，比石墨反应堆晚了近3年的时间。1951年11月17日，ОК-180重水堆正式投入使用。
第一管理总局用于下属生产企业和研究机构的基本建设拨款仅1948年就达到了26亿卢布，其中817厂为3.4亿卢布，813厂为5.5亿卢布，814厂为1.5亿卢布。
1946年11月26日苏联部长会议第一管理总局发布第0355号令《苏联部长会议第一管理总局人员使用问题》：在全国范围内动员各类人才充实核工业企业，在化工、冶金、机器制造等行业中挑选熟练工人。上述工作主要由斯维尔德洛夫斯克、车里雅宾斯克、莫斯科、列宁格勒等地方党组织和第一管理总局共同负责。能被选中进入核工厂工作的人员都必须是品质优秀、精通业务、遵守纪律、富有创造性、政治立场坚定的先进工作者。核工业初期，对违反纪律员工的惩罚尤为严厉，特别是在灯塔生产联合体、乌拉尔电化学联合企业和电化学仪器综合制造厂，如果发现员工无故旷工或上班迟到，工厂人事部门必须在12个小时以内将案件提交法庭审判；一旦延误处理，将被视为包庇罪，当事人会受到刑事处罚。对无故旷工和上班迟到的员工最常用的惩罚手段是劳动改造；对屡犯不改者实行监禁，期限为几个月或几年不等。工厂员工的一言一行都要严格遵循《行为守则》。哪些人可以出入某个车间或部门，哪些人可以接触哪些文件，哪些人可以做记录，哪些人可以绘图纸，工厂都做出了严格的规定。保密文件由专门的部门管理和发放，而且经手人必须在文件交接单上签字。做记录时，只允许使用专用纸张，然后由专门的部门存档。管理保密文件的人员常常受到武装警卫保护，以防止其他人随便接近。核工厂实行的保密制度限制了信息的沟通，使工作人员无法了解和掌握生产和管理的全部情况。许多部门负责人抱怨，他们无法控制每个生产和管理环节。全苏技术物理科学研究所的中层领导曾经指出，在这样的保密制度下，人们彼此之间产生了一种强烈的不信任感，下级不愿意服从他们的领导。
1949年8月29日早7时，第一閃電」核試驗於塞米巴拉金斯克試驗場成功引爆了蘇聯第一顆原子彈（屬內爆式鈽彈）РДС-1。贝利亚、别尔乌辛、库尔恰托夫、哈里顿、扎维尼亚金、马赫涅夫等专门委员会、第一管理总局及科技委员会成员亲临原子弹试验现场。至此，专门委员会召开了84次会议，颁布了1000多个以苏联国防委员会、苏联人民委员会、苏联部长会议名义的原子能领域的决议。截至1949年8月29日，参与乌拉尔地区核工程建设的建筑工人有91,900人，参与其工厂运行的工人数量达17,719人。因为在核计划初期缺乏对核工业发展的长远计划，所以参与该地区核工程建设的工人数量波动很大，在1947-1949年间人数最多可达25万人。此外，还有数十万人从事核原料的勘探、运输和存储等方面的工作。据统计，1947-1949年间关于817、813和814等核裂变材料生产厂工程基建投资达20.93亿卢布。根据1996年估算的数据，1945-1949年间苏联核计划的花费达85亿卢布，这一时期核计划的支出占国民总收入的比重逐年增加，分别是0.9％、2.0％、3.0％、3.6％、4.1％。据历史学家Н.С.西蒙诺夫1999年考证的数据，仅1947-1949年间苏联核计划的开支就达145亿卢布。根据苏联最高苏维埃主席团1949年12月29日的秘密指令，决定给841位在第一颗原子弹研制中立有功勋的人员予以奖励；同日发布斯大林签署的苏联部长会议《关于对利用原子能事业中取得杰出科学发现和突出技术成就的有功人员予以奖励和颁发奖金的决定》。贝利亚、库尔恰托夫、哈里顿、万尼科夫、泽尔多维奇、谢苗诺夫、朗道等32位主要得奖人致信斯大林，“深切地感谢‘伟大领袖’对他们工作的高度评价”。1950年5月16日发布了首颗原子弹爆炸成功的第二批奖励名单。
1949年9月，第一总局管辖17家大型企业，员工230 671人，其中工人169 854人，科研人员、工程师和技师27 596人。为解决铀短缺问题，1949年12月27日，苏联部长会议决定将铀矿开采和加工工厂从第一管理总局中分离出来，成立苏联部长会议第二管理总局，局长安特罗波夫。机关设采矿企业局、地质处、计划处、干部处、保卫保密处、运输供应处、基建处、经济处、财务处、技术处、国外企业处等10个处，会计部、采矿技术监察部、办公厅；辖：
第6矿山-化学联合企业：在塔吉克的列宁纳巴德，下设6处矿山和5处浸出厂。1945年5月15日苏联国防委员会批准成立。厂长契尔科夫。1951年职工21 120人，11座铀矿、69个矿井、8个化冶厂，开采矿石2406吨，加工金属铀285吨。
第7联合企业：在爱沙尼亚西拉缅。1946年创建。1951年职工3679人。
第9联合企业：在塔吉克克里沃伊罗戈。1951年创建。
第11联合企业：在吉尔吉斯图拉卡巴克。1950年创建。职工980人。
906重工厂：在第聂伯捷尔任斯克。1947年创建。职工2586人。
48厂
第8矿务局：在吉尔吉斯伊塞克古里。1947年创建。职工4289人。
第10矿务局：在皮亚季戈尔斯克。1950年创建。职工1688人。
北方矿务局
叶尔马科夫矿务局
东德“维斯穆特”联合矿业公司：1946年7月29日创建“萨克森矿务局”，1947年5月10日改为“维斯穆特”联合矿业公司。总部设奥耶。管理人员均为苏联人，技术专家由苏德人员组成。1950年有157个矿井，6个矿冶厂，员工140 119人，其中苏联人3386人，德国人136 733人。产金属铀1224吨。
波兰库兹涅茨基矿：员工4061人。
保加利亚格坚斯基矿：员工2341人。
捷克斯洛伐克亚辛莫夫斯基铀矿：员工13296人。
原子弹试爆成功提高了专门委员会的权威，莫斯科防空导弹系统亦由其监管，成立第三管理总局。
在苏联“四五”计划（1946—1955）时期，核计划每年约占国民经济建设总投入的3%；苏联“五五”计划（1951—1955）时期，核工业每年的投入比例进一步增加。中型机械部的档案显示，该部每年在核事务方面的开支高达60亿卢布，约占国家为各部拨款总额的4%。当然，核事务实际的开支远比档案记录的要高，因为核事务涉及多个部门和“配套协作企业”，在生产过程中还需要各方面的维护和保障，而档案并没有将所有开支一同计入。因此，档案中的数字仅是总开支的一部分。
杜鲁门总统于1949年10月批准了扩大原子弹的生产计划，并做出了关于紧急研制氢弹的决定。1950年1月31日，美国总统杜鲁门发表了关于继续致力于包括氢弹在内的所有类型核武器开发工作的公开声明。这促使苏联政府出台了紧急措施——1950年2月26日发布了研制氢弹的决议。
早在1945年，苏联情报部门就得到美国的爱德华·泰勒利用氢的同位素聚变搞“超级炸弹”的消息，库尔恰托夫要求尤里·鲍里索维奇·哈里顿探索此种可能性。结果古列维奇、尤里·鲍里索维奇·哈里顿、泽尔多维奇、波梅兰丘克共同准备了一个报告，于1945年12月17日向第一总局科技委员会报告，科技委决定由泽尔多维奇领导的化学物理所理论组(包括康帕涅兹和季雅科夫)对此构想进行深入探讨，他们于1947年底至1948年初提出利用原子弹引爆储存在圆柱体中的液态氘氚混合物以产生热核反应的氢弹设计，简称“管子”。1948年库尔恰托夫请列别捷夫物理研究所的伊戈尔·塔姆组织一支理论队伍，验证并改善泽尔多维奇小组对“管子”的计算结果，该组的安德烈·萨哈罗夫提出了新的氢弹设计，他采纳维塔利·拉扎列维奇·金兹堡提出的使用固态氘化锂代替氘、氚作为聚变材料的想法，提出将裂变材料和聚变材料分层摆放、用原子弹引爆聚变材料的氢弹设计，简称“夹心饼干”。1950年2月26日，斯大林签署了苏联部长会议《关于建造氢弹》的决定，加快氢弹研究，将氢弹的两种设计分别称为RDS-6T(管子)和RDS-6C(夹心饼干)，要求两种设计的理论和实验工作同时开展，同时决定增补朗道为第11设计局科技委委员。从1950年2月开始，朗道及其小组参与了RDS-6T的理论计算，由于问题的高度复杂性，圆柱形弹体中爆轰无限传播可能性问题到1951年年底仍未得到解决。1951年12月29日，苏联政府决定1952年最重要的任务是完成RDS-6C的研制，争取在1953年进行氢弹试验，为此解除了朗道小组的RDS-6T计算任务，要求该组人员与塔姆小组紧密配合，从1952年2月开始参加RDS-6C(“夹心饼干”)的理论研究。1953年1月，朗道小组完成了对RDS-6C爆炸当量的计算；1953年8月12日苏联在塞米巴拉金斯克试验场进行了RDS-6C氢弹试验，实测爆炸威力为35—40万TNT当量，试验前朗道小组的理论计算结果估计此次爆炸的威力在30±10万吨TNT当量。
在离心法分离同位素铀方面。苏联科学家早在1942年就开始研究离心法，但后来由于掌握了美国成功实施扩散方法的情报，贝利亚下令暂停离心法，优先发展气体扩散法。1951年第一颗铀弹试爆之后，苏联恢复离心法的研究。1957年乌拉尔电化学联合企业(813厂)生产出世界上第一批用离心法获得的高浓缩铀，20世纪60年代苏联确立了离心法在铀同位素分离中的主导地位。