臺鐵捷運化
計畫 > 進行中列表[列表符號及顏色需要解释]

註：新=新十大建設（2003-2008）、愛=愛台十二建設（2009-2016）、前=前瞻基礎建設計畫（2017-2024）
| 縣市 | 路線 | 區間 | 路 線 長 度   ︵   公 里 ︶ | * 納 入 建 設 計 畫 名 單 | F/S(可行性研究)> 進 行 | F/S(可行性研究)> 送 審 | F/S(可行性研究)> 交通部 核 定 | F/S(可行性研究)> 國發會 核 定 | F/S(可行性研究)> 行政院 核 定 | 綜合規劃> 啟 動 | 綜合規劃> 環境影響評估 | 綜合規劃> 環境部 核 定 | 綜合規劃> 交 通 部 核 定 | 綜合規劃> 国 發 會 核 定 | 綜合規劃> 行 政 院 核 定 | 都市 計畫 變更> 送 審 | 都市 計畫 變更> 內政部 核 定 | 招標> 公 示  | 招標> 決 標  | 動 工 | 完 工 | 試 營 運 | 交 通 部 履 勘 | 通車 (預定) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北・宜蘭 | 北宜新線新建 | 南港車站－頭城車站 | 53 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新北 | 縱貫線樹林鶯歌段高架化及車站遷移 | 樹林車站－鶯歌車站 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宜蘭 | 宜蘭線高架化 | 四城車站－冬山車站 | 15.845 |  | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034年 |
| 宜蘭 | 宜蘭線高架化 | 頭城車站－四城車站 | 13 |  | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園 | 縱貫線地下化 | 鳳鳴車站－平鎮車站 | 15.95 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |  |  |  | 2029年(第一階段) 2030年(第二階段) |
| 新竹 | 縱貫線竹北地區高架化 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹 | 縱貫線新竹大車站平臺計畫 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗栗 | 縱貫線臺鐵海線苑裡段高架化 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗栗 | 縱貫線臺鐵山線苗栗段高架化 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中 | 臺中大車站平臺計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中 | 臺中線高架化 | 大慶車站－烏日車站 | 3.7 |  | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |
| 臺中 | 海線雙軌高架化 | 追分車站 - 大甲車站 | 23.5 | 前 | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中 | 海線雙軌化 | 談文車站 - 追分車站 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中 | 甲線新建 | 大甲車站－后里車站 | 13.4 | 前 | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彰化 | 臺中線&海岸線・縱貫線高架化 | 彰化車站周邊 | 9.5 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2033年 |
| 彰化 | 田中支線新建 | 台鐵田中站－高鐵彰化站 |  | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029年 |
| 雲林 | 縱貫線高架化 | 斗六車站周邊 | 8.75 | 前 | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義 | 縱貫線高架化 | 民雄車站－嘉北車站 | 8.92 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  | 2030年 |
| 嘉義 | 縱貫線高架化 | 嘉北車站－北回車站 | 10.9 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  | 2026年 |
| 嘉義 | 縱貫線高架化 | 北回車站－水上車站 |  | 前 | ○ | ○ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺南 | 縱貫線高架化 | 新營車站－柳營車站 | 約7 |  | ○ | ○ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺南 | 縱貫線高架化 | 永康車站－善化車站 | 11.05 | 前 | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺南 | 縱貫線地下化 | 永康車站－臺南車站 | 7.2 | 前 | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺南 | 縱貫線地下化 | 臺南車站－南臺南車站 | 8.9 | 新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  | 2025年 |
| 屏東 | 恆春線新建 | 內獅車站－恆春車站 | 37.72 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |
| 屏東 | 枋寮大車站平臺計畫 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏東 | 屏東車站北段高架化延伸 | 屏東車站－六塊厝車站 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花蓮・臺東 | 臺東線全線雙軌化 | 花蓮車站－知本車站 | 112.65 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  | 2027年 |
| 花蓮・臺東 | 台東線花蓮部分路段高架化 | 花蓮車站－干城車站 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
花蓮・臺東: 
南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵計畫: