stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Syntrechalea tenuis

| Syntrechalea tenuis> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Phân ngành (subphylum): Chelicerata
(không phân hạng): Arachnomorpha
Lớp (class): Arachnida
Bộ (ordo): Araneae
Họ (familia): Trechaleidae
Chi (genus): Syntrechalea
Loài (species): S. tenuis
Danh pháp hai phần
Syntrechalea tenuis F. O. P.-Cambridge, 1902 
Syntrechalea tenuis là một loài nhện trong họ Trechaleidae.
Loài này thuộc chi Syntrechalea. Syntrechalea tenuis được Frederick Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1902.
Chú thích

↑  Platnick, Norman I. (2010): The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History.
Sông Rajang

| Sông Rajang Sungai Rajang |
| --- | --- |

Vị trí
Quốc gia: Sarawak, Malaysia
Đặc điểm địa lý

Thượng nguồn: Núi Iran
 • cao độ: m
 
Cửa sông: Biển Đông
 • cao độ: 0 m
Độ dài: 563 km

Lưu lượng: m³/s
 
Sông Rajang là một con sống ở Sarawak, Malaysia. Sông nằm ở Tây Bắc của Borneo và bắt nguồn từ núi Iran. Sông Rajang có chiều dài khoảng 563 km và đổ vào Biển Đông, là con sông dài nhất ở Malaysia. Thượng lưu của sông Rajang cũng có tên gọi Batang Balui bởi dân Orang Ulu.
Dự án thủy điện lớn nhất và cao nhất (160m) của Malaysia, dự án đập thủy điện Bakun, nằm ở thác Bakun tại nơi hẹp của Batang Balui.
Thành phố lớn nhất nằm bên sông này là Sibu, cách cửa sông Rajang 60 km về phía thượng nguồn. Thành phố lớn thứ hai là Kanowit xây dựng bên cửa sông Kanowit bên bờ sông Rajang, thành phố lớn thứ 3 bên sông này là Kapit.
Supt

| --- | --- |
 Supt

Hành chính
Quốc gia:  Pháp
Vùng: Bourgogne-Franche-Comté
Tỉnh: Jura
Quận: Lons-le-Saunier
Tổng: Champagnole
Thống kê
Độ cao: 612–881 m (2.008–2.890 ft) (bình quân 642 m (2.106 ft)[chuyển đổi: tùy chọn không hợp lệ])
INSEE/Mã bưu chính: 39522/ 39300

Supt là một xã trong vùng hành chính Franche-Comté, thuộc tỉnh Jura, quận Lons-le-Saunier, tổng Champagnole. Tọa độ địa lý của xã là 46° 50' vĩ độ bắc, 05° 57' kinh độ đông. Supt nằm trên độ cao trung bình là 642 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 612 mét và điểm cao nhất là 881 mét. Xã có diện tích 13.97 km², dân số vào thời điểm 2006 là 98 người; mật độ dân số là 7 người/km².
Thông tin nhân khẩu

| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 137 | 119 | 120 | 102 | 107 |
Sông Quá Giáng

| Sông Quá Giáng> Vị trí |
| --- | --- |
Quốc gia: Việt Nam
Đặc điểm địa lý

Thượng nguồn:  
 • cao độ: ?
 
Cửa sông: Sông Vĩnh Điện
 • cao độ: ?
Độ dài: 15 km
Diện tích lưu vực: km²

Lưu lượng: ?
 
Sông Quá Giáng, tên khác sông La Thọ, là một phân lưu của sông Vu Gia và đổ vào sông Vĩnh Điện. Sông Quá Giáng chảy qua các tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, Việt Nam .
Sông có chiều dài 15 km và diện tích lưu vực là km² .
15°55′36″B 108°10′54″Đ﻿ / ﻿15,92667°B 108,18167°Đ﻿ / 15.92667; 108.18167﻿ (Sông)
Syntrichia abranchesii

| Syntrichia abranchesii> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Bryophyta
Lớp (class): Bryopsida
Bộ (ordo): Pottiales
Họ (familia): Pottiaceae
Chi (genus): Syntrichia
Loài (species): S. abranchesii
Danh pháp hai phần
Syntrichia abranchesii (Luisier) Ochyra, 1992 
Syntrichia abranchesii là một loài rêu trong họ Pottiaceae. Loài này được (Luisier) Ochyra mô tả khoa học đầu tiên năm 1992.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Syntrichia abranchesii”. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2014.
Sudo Shigemitsu

| Thông tin cá nhân |
| --- | --- | --- | --- |
Tên đầy đủ:  Sudo Shigemitsu
Ngày sinh:  2 tháng 4, 1956 (68 tuổi)
Nơi sinh:  Hokkaido, Nhật Bản
Vị trí:  Hậu vệ
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp*
| Năm |  Đội |  ST |  (BT) |
| 1979-1987 |  Hitachi |   |   |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia
| Năm |  Đội |  ST |  (BT) |
| 1979-1981 |  Nhật Bản |  13 |  (0) |
 *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia
Sudo Shigemitsu (sinh ngày 2 tháng 4 năm 1956) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản

Sudo Shigemitsu thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản từ năm 1979 đến 1981.
Thống kê sự nghiệp

| Đội tuyển bóng đá Nhật Bản> Năm | Đội tuyển bóng đá Nhật Bản> Trận | Đội tuyển bóng đá Nhật Bản> Bàn |
| --- | --- | --- |
| 1979 | 1 | 0 |
| 1980 | 8 | 0 |
| 1981 | 4 | 0 |
| Tổng cộng | 13 | 0 |
Syntrechalea napoensis

| Syntrechalea napoensis> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Phân ngành (subphylum): Chelicerata
(không phân hạng): Arachnomorpha
Lớp (class): Arachnida
Bộ (ordo): Araneae
Họ (familia): Trechaleidae
Chi (genus): Syntrechalea
Loài (species): S. napoensis
Danh pháp hai phần
Syntrechalea napoensis Carico, 2008 
Syntrechalea napoensis là một loài nhện trong họ Trechaleidae.
Loài này thuộc chi Syntrechalea. Syntrechalea napoensis được miêu tả năm 2008 bởi Carico.
Chú thích

↑  Platnick, Norman I. (2010): The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History.
Chilodes dubiosa

| Chilodes dubiosa> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Lớp (class): Insecta
Bộ (ordo): Lepidoptera
Họ (familia): Noctuidae
Chi (genus): Chilodes
Loài (species): C. dubiosa
Danh pháp hai phần
Chilodes dubiosa Draudt, 1950 
Chilodes dubiosa là một loài bướm đêm trong họ Noctuidae.
Chú thích

↑  Bisby, F.A.; Roskov, Y.R.; Orrell, T.M.; Nicolson, D.; Paglinawan, L.E.; Bailly, N.; Kirk, P.M.; Bourgoin, T.; Baillargeon, G.; Ouvrard, D. (2011). “Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist”. Species 2000: Reading, UK. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2014.
↑  Beccaloni, G. W., Scoble, M. J., Robinson, G. S. & Pitkin, B. (Editors). (2003) The Global Lepidoptera Names Index (LepIndex). (Geraadpleegd maart 2013).
Styrax sieberi

| Styrax sieberi> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
(không phân hạng): Asterids
Bộ (ordo): Ericales
Họ (familia): Styracaceae
Chi (genus): Styrax
Loài (species): S. sieberi
Danh pháp hai phần
Styrax sieberi Perkins 
Styrax sieberi là một loài thực vật có hoa trong họ Bồ đề. Loài này được Perkins miêu tả khoa học đầu tiên năm 1907.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Styrax sieberi”. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2013.
Syzeton rubens

| Syzeton rubens> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Lớp (class): Insecta
Bộ (ordo): Coleoptera
Họ (familia): Aderidae
Chi (genus): Syzeton
Loài (species): S. rubens
Danh pháp hai phần
Syzeton rubens Báguena-Corella, 1948 
Syzeton rubens là một loài bọ cánh cứng trong họ Aderidae. Loài này được Báguena-Corella miêu tả khoa học năm 1948.
Chú thích

↑  Hallan, J.  (2010) Synopsis of the described Coleoptera of the World 6 juni 2010
Syzygium elliptilimbum

| Syzygium elliptilimbum> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Myrtales
Họ (familia): Myrtaceae
Chi (genus): Syzygium
Loài (species): S. elliptilimbum
Danh pháp hai phần
Syzygium elliptilimbum (Merr.) Merr. & L.M.Perry, 1939 
Syzygium elliptilimbum là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được (Merr.) Merr. & L.M.Perry miêu tả khoa học đầu tiên năm 1939.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Syzygium elliptilimbum”. Truy cập ngày 7 tháng 6 năm 2013.
Chrysogonum virginianum

| Chrysogonum virginianum> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Asterales
Họ (familia): Asteraceae
Chi (genus): Chrysogonum
Loài (species): C. virginianum
Danh pháp hai phần
Chrysogonum virginianum L., 1753 
Chrysogonum virginianum là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được L. mô tả khoa học đầu tiên năm 1753.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Chrysogonum virginianum”. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.
Syzygium duthieanum

| Syzygium duthieanum> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Myrtales
Họ (familia): Myrtaceae
Chi (genus): Syzygium
Loài (species): S. duthieanum
Danh pháp hai phần
Syzygium duthieanum (King) Masam., 1942 
Syzygium duthieanum là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được (King) Masam. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1942.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Syzygium duthieanum”. Truy cập ngày 7 tháng 6 năm 2013.
Syzygium ecostulatum

| Syzygium ecostulatum> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Myrtales
Họ (familia): Myrtaceae
Chi (genus): Syzygium
Loài (species): S. ecostulatum
Danh pháp hai phần
Syzygium ecostulatum (Elmer) Merr., 1951 
Syzygium ecostulatum là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được (Elmer) Merr. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1951.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Syzygium ecostulatum”. Truy cập ngày 7 tháng 6 năm 2013.
Sudo Akiko

| Thông tin cá nhân |
| --- | --- | --- | --- |
Tên đầy đủ:  Sudo Akiko
Ngày sinh:  7 tháng 4, 1984 (40 tuổi)
Nơi sinh:  Tokyo, Nhật Bản
Vị trí:  Hậu vệ
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp*
| Năm |  Đội |  ST |  (BT) |
| 2000–2013 |  Nippon TV Beleza |  156 |  (15) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia
| Năm |  Đội |  ST |  (BT) |
| 2003–2010 |  Nhật Bản |  15 |  (3) |
 *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia
Sudo Akiko (須藤 安紀子, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1984) là một cựu cầu thủ bóng đá nữ người Nhật Bản.
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Nhật Bản

Sudo Akiko thi đấu cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Nhật Bản từ năm 2003 đến 2010.
Thống kê sự nghiệp

| Nhật Bản> Năm | Nhật Bản> Trận | Nhật Bản> Bàn |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2 | 0 |
2004: 0
| 2005 | 5 | 1 |
2006: 1
2007: 0
2008: 0
2009: 0
| 2010 | 7 | 1 |
| Tổng cộng | 15 | 3 |
Sơ đồ mạng PDM

Đối với các định nghĩa khác, xem PDM.
Sơ đồ mạng PDM, với các công tác A, B, C, D có: các sự kiện BS, KS, BM, KM; thời gian T, các quan hệ với độ trễ: SS, SF, FS, FF.
Phương pháp Sơ đồ mạng theo quan hệ PDM (tiếng Anh: Precedence Diagram Method), hay Sơ đồ mạng PDM, Sơ đồ mạng nút PDM hoặc Phương pháp Sơ đồ mạng quan hệ thứ tự, Phương pháp Sơ đồ mạng quan hệ, sơ đồ mạng song lặp, là một công cụ để lập phần kế hoạch tiến độ của bản kế hoạch dự án. Nó là một phương pháp xây dựng bản tiến độ dự án sơ đồ mạng theo phương pháp Đường găng (CPM), mà các phần tử chính là các hộp thông tin công việc, được gọi là các nút công việc, để đại diện cho các công việc (hay công tác) và kết nối chúng với nhau bằng những mũi tên để thể hiện sự phụ thuộc giữa các công việc liền trước hay kế tiếp với nhau.
Thành phần cấu tạo của một sơ đồ mạng PDM > Cấu trúc cơ bản nhất của một nút công việc

Một hộp thông tin công việc hay một nút công việc trong sơ đồ mạng PDM, tối thiểu phải bao gồm các thông số công việc sau:
chỉ số định danh công việc, chỉ số ID, cũng chính là thứ tự khai báo các công việc theo một danh mục phân chia công việc có tính logic của việc thực hiện chúng (danh mục đó được gọi là Cơ cấu phân chia công việc (WBS)).
Thời gian công việc (duration), hay thời lượng, ký hiệu là T, là thời gian cần thiết để thực hiện mỗi công việc (hay công tác).
Thời điểm khởi sớm (còn gọi là ngày khởi công sớm, hay ngày bắt đầu sớm, (vì đơn vị phổ thông của lịch tiến độ là ngày)), ký hiệu là BS, là thời điểm sớm nhất có thể để bắt đầu (khởi công) một công tác (hay công việc).
Thời điểm khởi muộn (còn gọi là ngày khởi muộn), ký hiệu là BM, là thời điểm muộn nhất (hay trễ nhất) có thể để bắt đầu một công việc (hay công tác).
Thời điểm kết sớm hay thời điểm hoàn thành sớm (còn gọi là ngày kết sớm), ký hiệu là KS, là thời điểm hoàn thành (tức là kết thúc việc thực hiện) sớm nhất có thể của một công việc (hay công tác). KS = BS + T.
Thời điểm kết muộn hay thời điểm hoàn thành muộn (còn gọi là ngày kết muộn), ký hiệu là KM, là thời điểm hoàn thành muộn nhất (hay trễ nhất) có thể của một công việc (hay công tác). KM = BM + T.
Các thông số sự kiện: Thời điểm khởi sớm BS và Thời điểm kết sớm KS, có sự liên hệ chặt chẽ với nhau qua thời gian công việc T, nên được xếp chung là Hạn sớm của công việc. Các thông số sự kiện: Thời điểm khởi muộn BM và Thời điểm kết muộn KM, có sự liên hệ chặt chẽ với nhau qua thời gian công việc T, nên được xếp chung là Hạn muộn của công việc.
Các kiểu ràng buộc công việc trên trục thời gian

Ngoài quan hệ giữa các công việc với nhau, trong sơ đồ mạng PDM, cũng như sơ đồ mạng ADM, công việc còn cần phải được khai báo định vị trên trục thời gian bằng các mốc sự kiện của chúng. Trong sơ đồ mạng PDM, có 8 kiểu ràng buộc đối với công việc (tức là các mối gắn kết định vị công việc) trên trục thời gian (working time). Trong đó 2 kiểu gắn tự do và 6 kiểu gắn công việc với một mốc thời gian (công việc mốc) nào đó, đó là:
Kiểu Sớm nhất có thể (As soon as possible), công việc được định vị trên trục thời gian theo thời điểm khởi sớm, tức là theo hạn sớm, hay có nghĩa là công việc được bắt đầu ngay vào thời điểm sớm nhất có thể mà không có ràng buộc gì nữa. Đây là kiểu tự nhiên nhất, phổ biến nhất, và là kiểu ràng buộc được mặc định ngay từ ban đầu trong sơ đồ mạng PDM cũng như phần mềm Microsoft Project. "Móc treo" của công việc là thời điểm khởi sớm, được "thả trôi nổi" trên trục thời gian tùy theo quá trình tính toán sơ đồ mạng PDM đó.
Kiểu Muộn nhất có thể (As late as possible), công việc được định vị trên trục thời gian theo thời điểm khởi muộn, tức là theo hạn muộn, hay có nghĩa là công việc phải bị trì hoãn thời điểm bắt đầu càng lâu càng tốt. "Móc treo" của công việc là thời điểm khởi muộn, được "thả trôi nổi" trên trục thời gian tùy theo quá trình tính toán sơ đồ mạng PDM đó. Đây là kiểu phổ biến thứ 2 trong sơ đồ mạng PDM sau kiểu ràng buộc thứ nhất bên trên. Hai kiểu này chiếm toàn bộ các ràng buộc công việc trong sơ đồ mạng PDM thông thường, khi không đặt ra một mốc "neo" công việc trên trục thời gian nào.
Kiểu Kết thúc không sớm hơn (Finish no earlier than), công việc được định vị trên trục thời gian theo thời điểm kết sớm vào một mốc thời gian (công việc mốc).
Kiểu Kết thúc không muộn hơn (Finish no later than), công việc được định vị trên trục thời gian theo thời điểm kết muộn vào một mốc thời gian (công việc mốc).
Kiểu Bắt đầu không sớm hơn (Start no earlier than), công việc được định vị trên trục thời gian theo thời điểm khởi sớm vào một mốc thời gian (công việc mốc).
Kiểu Bắt đầu không muộn hơn (Start no later than), công việc được định vị trên trục thời gian theo thời điểm khởi muộn vào một mốc thời gian (công việc mốc).
Kiểu Kết thúc đúng vào (Must Finish on), công việc được định vị trên trục thời gian theo thời điểm kết sớm và thời điểm kết muộn đúng vào một mốc thời gian (công việc mốc).
Kiểu Bắt đầu đúng vào (Must Start on), công việc được định vị trên trục thời gian theo thời điểm khởi sớm và thời điểm khởi muộn đúng vào một mốc thời gian (công việc mốc).
Với 6 kiểu ràng buộc cố định công việc vào một mốc thời gian, có thể dẫn đến trường hợp ràng buộc (cái mang tính chủ quan) gây ra mâu thuẫn với các mối quan hệ trong sơ đồ mạng PDM (cái mang tính khách quan), trường hợp này có thể gọi là "duy ý chí".
Lý thuyết tính toán sơ đồ mạng PDM

Sơ đồ mạng quan hệ PDM là một loại sơ đồ mạng đường găng. Nên cũng gống như sơ đồ mạng theo phương pháp Đường găng khác là sơ đồ mạng ADM, để tính được hết các thông số sự kiện của công việc, sơ đồ mạng PDM cũng được tính toán với hai lượt: lượt đi (tính toán các thời hạn sớm (hạn sớm)) và lượt về (tính toán các thời hạn muộn (hạn muộn)).
Tính lượt đi với hạn sớm:
Mỗi loại công việc liền trước g quan hệ với công việc i liền sau theo quan hệ FS. Với CgiFS là độ trễ giữa hai công việc g và i.
Mỗi loại công việc liền trước h quan hệ với công việc i liền sau theo quan hệ SS. Với ChiSS là độ trễ giữa hai công việc h và i.
Mỗi loại công việc liền trước k quan hệ với công việc i liền sau theo quan hệ FF. Với CkiFF là độ trễ giữa hai công việc k và i.
Mỗi loại công việc liền trước j quan hệ với công việc i liền sau theo quan hệ SF. Với CjiSF là độ trễ giữa hai công việc j và i.
Với mọi loại công việc g, h, k, j liền trước công việc i. (Các mũi tên quan hệ giữa công việc i với mọi công việc g, h, k, j là tất cả, đều hướng về công việc i.)
Tính lượt về với hạn muộn:
Mỗi loại công việc liền sau p quan hệ với công việc i liền trước theo quan hệ FS. Với CipFS là độ trễ giữa hai công việc i và p.
Mỗi loại công việc liền sau q quan hệ với công việc i liền trước theo quan hệ SS. Với CiqSS là độ trễ giữa hai công việc i và q.
Mỗi loại công việc liền sau m quan hệ với công việc i liền trước theo quan hệ FF. Với CimFF là độ trễ giữa hai công việc i và m.
Mỗi loại công việc liền sau n quan hệ với công việc i liền trước theo quan hệ SF. Với CinSF là độ trễ giữa hai công việc i và n.
Với mọi loại công việc p, q, m, n liền sau công việc i. (Các mũi tên quan hệ giữa công việc i với mọi công việc p, q, m, n là tất cả, đều hướng ra khỏi công việc i.)
Đường găng trong sơ đồ mạng PDM

Đường găng (critical path) là đường xuyên mạng đi từ thời điểm khởi công dự án tới thời điểm kết thúc dự án có tức là tổng thời lượng thực hiện của các công việc (duration) thuộc đường này là lớn nhất, qua các công việc (công tác (task)) có dự trữ toàn phần bằng 0 gọi là các công việc găng (critical task).
Dự trữ thời gian công việc (float), hay còn gọi là dự trữ toàn phần (total float), là khoảng thời gian dư thừa (nếu có), ngoài thời lượng thực hiện công việc (Duration), nằm giữa thời điểm bắt đầu sớm nhất có thể và thời điểm kết thúc muộn nhất có thể của mỗi công việc (công tác), mà cho phép công việc có thể trì hoãn thời điểm bắt đầu hay kéo dài thời lượng thực hiện công việc mà không làm thay đổi hai thời hạn trên của công việc, và do đó không ảnh hưởng đến thời điểm kết thúc của toàn dự án. Dự trữ chính là khoảng thời gian để công việc có thể "trôi nổi" bên trong hai mốc giới hạn thời gian là: Thời điểm khởi sớm nhất có thể và thời điểm kết muộn nhất có thể của công việc. Giữa hai thời điểm bắt đầu sớm nhất có thể và thời điểm kết thúc muộn nhất có thể của mỗi công việc (công tác) găng chỉ, thì thời lượng công tác đã chiếm hết và không còn lượng dự trữ nào nữa.
Dự trữ toàn phần trong sơ đồ mạng PDM được tính bằng: DTij = KMij - KSij = BMij - BSij.
Trong sơ đồ mạng PDM, các công việc không chỉ quan hệ với nhau theo mỗi một mối quan hệ FS, mà còn có các mối quan hệ khác. Do đó sơ đồ mạng PDM hầu như không xác định được các dự trữ thời gian thành phần của công việc: dự trữ tự do, dự trữ độc lập, dự trữ riêng. Mà phần lớn chỉ xác định được các dự trữ toàn phần như trên. Trường hợp đặc biệt, nếu toàn bộ sơ đồ mạng PDM chỉ có duy nhất một loại quan hệ FS, thì các dự trữ thành phần trên của mọi công việc sẽ hoàn toàn xác định được, tương tự như trong sơ đồ mạng ADM.
Chú thích

↑  Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng của Lê Văn Kiểm và Ngô Quang Tường.
↑  Hướng dẫn về những kiến thức cốt lõi trong Quản lý dự án PMBook 2000, trang 69, chương 6 Quản lý thời gian dự án, mục "Tools and Techniques for Activity Sequencing-Precedence diagramming method (PDM)."
quan hệ SS
quan hệ FF
quan hệ FS
quan hệ SF
Chuyển đổi giữa hai dạng sơ đồ với nhau: sơ đồ xiên và sơ đồ mạng PDM.
Chuyển đổi giữa sơ đồ mạng PDM và sơ đồ ngang Gantt (Gantt chart) trong phần mềm Microsoft project 2003. Đường tiến độ ban đầu (base line), (nằm bên dưới) trong dạng sơ đồ ngang Gantt, thể hiện mọi công việc có kiểu ràng buộc "Sớm nhất có thể", và đường tiến độ điều chỉnh (tracking), (nằm bên trên) trong sơ đồ ngang, thể hiện mọi công việc theo kiểu "Muộn nhất có thể". Độ vênh giữa hai đường Base line và đường tracking của các công việc (công tác) không găng chính là dự trữ toàn phần của các công việc đó.
Một ví dụ về tiến độ xây dựng công trình biểu diễn dưới dạng sơ đồ mạng PDM được lập cho một dự án xây dựng là đồ án môn học Tổ chức thi công của sinh viên.
Cách tính sơ đồ mạng nút quan hệ PDM.
Dự trữ công việc trong sơ đồ mạng PDM và sơ đồ mạng ADM.
Dự trữ tự do trong sơ đồ mạng PDM, khi sơ đồ mạng PDM chỉ có một kiểu quan hệ FS.
Chorisodontium dicranellatum

| Chorisodontium dicranellatum> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Bryophyta
Lớp (class): Bryopsida
Phân lớp (subclass): Dicranidae
Bộ (ordo): Dicranales
Họ (familia): Dicranaceae
Chi (genus): Chorisodontium
Loài (species): C. dicranellatum
Danh pháp hai phần
Chorisodontium dicranellatum (Dusén) Roiv., 1937 
Chorisodontium dicranellatum là một loài Rêu trong họ Dicranaceae. Loài này được (Dusén) Roiv. mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Chorisodontium dicranellatum”. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2013.
Chorisodontium germainii

| Chorisodontium germainii> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Bryophyta
Lớp (class): Bryopsida
Phân lớp (subclass): Dicranidae
Bộ (ordo): Dicranales
Họ (familia): Dicranaceae
Chi (genus): Chorisodontium
Loài (species): C. germainii
Danh pháp hai phần
Chorisodontium germainii (Müll. Hal.) Broth., 1924 
Chorisodontium germainii là một loài Rêu trong họ Dicranaceae. Loài này được (Müll. Hal.) Broth. mô tả khoa học đầu tiên năm 1924.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Chorisodontium germainii”. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2013.
Chorisodontium cylindrothecium

| Chorisodontium cylindrothecium> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Bryophyta
Lớp (class): Bryopsida
Bộ (ordo): Dicranales
Họ (familia): Dicranaceae
Chi (genus): Chorisodontium
Loài (species): C. cylindrothecium
Danh pháp hai phần
Chorisodontium cylindrothecium Mitt. Sakurai, 1940 
Chorisodontium cylindrothecium là một loài rêu trong họ Dicranaceae. Loài này được Mitt. Sakurai mô tả khoa học đầu tiên năm 1940.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Chorisodontium cylindrothecium”. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2014.
Chorisodontium luridum

| Chorisodontium luridum> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Bryophyta
Lớp (class): Bryopsida
Bộ (ordo): Dicranales
Họ (familia): Dicranaceae
Chi (genus): Chorisodontium
Loài (species): C. luridum
Danh pháp hai phần
Chorisodontium luridum E.B. Bartram, 1937 
Chorisodontium luridum là một loài rêu trong họ Dicranaceae. Loài này được E.B. Bartram mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Chorisodontium luridum”. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2014.
Sulcorebutia cylindrica

| Sulcorebutia cylindrica |
| --- | --- |

Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Caryophyllales
Họ (familia): Cactaceae
Chi (genus): Sulcorebutia
Loài (species): S. cylindrica
Danh pháp hai phần
Sulcorebutia cylindrica Donald & A.B. Lau, 1974 
Sulcorebutia cylindrica là một loài thực vật có hoa trong họ Cactaceae. Loài này được Donald & A.B. Lau miêu tả khoa học đầu tiên năm 1974.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Sulcorebutia cylindrica”. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2013.
Symphysa

| Symphysa |
| --- | --- |

Phân loại khoa học
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Lớp (class): Insecta
Bộ (ordo): Lepidoptera
Họ (familia): Crambidae
Chi (genus): Symphysa Hampson, (1898) 1899
Symphysa là một chi bướm đêm thuộc họ Crambidae.
Chú thích

↑  “global Pyraloidea database”. Globiz.pyraloidea.org. Truy cập ngày 11 tháng 10 năm 2011.
Tachina fera

| Tachina fera |
| --- | --- |
Tachina fera
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Lớp (class): Insecta
Bộ (ordo): Diptera
Họ (familia): Tachinidae
Chi (genus): Tachina
Loài (species): T. fera
Danh pháp hai phần
Tachina fera
Tachina fera là một loài ruồi trong họ Tachinidae. Khu vực phân bố rộng lớn của chúng bao gồm châu Âu tới tận phía bắc, Bắc Phi, và Nam Á, tới tận Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ấu trùng của chúng ký sinh vào sâu bướm của bướm đêm thuộc họ Noctuidae; loài bị ảnh hưởng bao gồm Ceramica pisi, Cosmia trapezina, Orthosia cruda và Orthosia cerasi.