Bức tường Trump
Tiến độ xây dựng

| STT | Địa điểm | Loại xây dựng | Thời gian hoàn thành | Bên sở hữu | Nhà thầu | Chiều dài | Chi phí (đô la Mỹ) | Tiến độ | Tham khảo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Centro, California | Thay thế | 13 tháng 10 năm 2018 | Liên bang | SWF Constructors | 2 dặm | 25 m | Đã hoàn thành |  |
| 2 | El Centro, California | Thay thế | 15 tháng 10 năm 2020 | Tư nhân | SLSCO | 11 dặm | 140 m | 29.96% |  |
| 3 | El Centro, California | Thay thế | 1 tháng 11 năm 2021 | DHS | BFBC | 15 dặm | 319 m | 19.1% |  |
| 4 | El Centro, California | New secondary | Chưa có ngày cụ thể | DHS | Chưa xác định | 5 dặm | 25 m | 0% |  |
| 5 | El Centro, California | New secondary | Chưa có ngày cụ thể | Tư nhân | Chưa xác định | 9 dặm | 294 m | 0% |  |
| 6 | Santa Theresa, New Mexico | Thay thế | 18 tháng 3 năm 2019 | Liên bang | Barnard Construction | 20 dặm | 79 m | Đã hoàn thành |  |
| 7 | San Diego, California | Thay thế | 25 tháng 9 năm 2019 | Liên bang | SLSCO | 14 dặm | 153 m | Đã hoàn thành |  |
| 8 | San Diego, California | New primary | Chưa có ngày cụ thể | Bộ Nội vụ | Chưa xác định | 4 dặm | 72 m | 0% |  |
| 9 | San Diego, California | New secondary | Chưa có ngày cụ thể | Tư nhân | Chưa xác định | 11 dặm | 62 m | 0% |  |
| 10 | El Paso, Texas | Thay thế | 30 tháng 11 năm 2019 | Liên bang | West Point Contractors | 4 dặm | 25 m | Đã hoàn thành |  |
| 11 | El Paso, Texas | Thay thế | 5 tháng 1 năm 2021 | DHS | SLSCO | 46 dặm | 739 m | 5.4% |  |
| 12 | El Paso, Texas | Thay thế | Chưa có ngày cụ thể | DHS | Chưa xác định | 30 dặm | 492 m | 0% |  |
| 13 | El Paso, Texas | New primary | Chưa có ngày cụ thể | Liên bang | Chưa xác định | 8 dặm | 170 m | 0% |  |
| 14 | Rio Grande Valley, Texas | Tường dạng đập | 6 tháng 2 năm 2020 | Tư nhân | SLSCO | 8 dặm | 194 m | 0.08% |  |
| 15 | Rio Grande Valley, Texas | Mới | 18 tháng 5 năm 2020 | Tư nhân | Kiewit Infrastructure West | 3 dặm | 50 m | 0% |  |
| 16 | Rio Grande Valley, Texas | Mới | 12 tháng 8 năm 2020 | Tư nhân | Southwest Valley Constructors (Kiewit) | 4 dặm | 84 m | 0% |  |
| 17 | Rio Grande Valley, Texas | Tường dạng đập | 15 tháng 10 năm 2020 | Tư nhân | SLSCO | 5 dặm | 165 m | 0% |  |
| 18 | Rio Grande Valley, Texas | Non-levee wall | 7 tháng 11 năm 2020 | Tư nhân | Chưa xác định | 14 dặm | 178 m | 0% |  |
| 19 | Rio Grande Valley, Texas | Mới | 17 tháng 11 năm 2020 | Tư nhân | Southwest Valley Constructors (Kiewit) | 11 dặm | 345 m | 0% |  |
| 20 | Rio Grande Valley, Texas | Mới | 10 tháng 3 năm 2021 | Tư nhân | Southern Border Constructors | 21 dặm | 258 m | 0% |  |
| 21 | Rio Grande Valley, Texas | Mới | 10 tháng 3 năm 2021 | Tư nhân | Southern Border Constructors | 22 dặm | 258 m | 0% |  |
| 22 | Rio Grande Valley, Texas | Mới | 10 tháng 3 năm 2021 | Tư nhân | Caddell Construction | 22 dặm | 297 m | 0% |  |
| 23 | Rio Grande Valley, Texas | Mới | 10 tháng 3 năm 2021 | Tư nhân | Chưa xác định | 2 dặm | 40 m | 0% |  |
| 24 | San Diego Secondary, California | Secondary fence | 3 tháng 6 năm 2020 | Tư nhân | SLSCO | 14 dặm | 132 m | 76.33% |  |
| 25 | Yuma, Arizona | Thay thế | 7 tháng 6 năm 2020 | Liên bang | Barnard Construction | 22 dặm | 243 m | 97.47% |  |
| 26 | Yuma, Arizona | Thay thế | 11 tháng 11 năm 2021 | DHS | BFBC | 10 dặm | 121 m | 16.7% |  |
| 27 | Yuma, Arizona | New secondary | Chưa có ngày cụ thể | Bộ Quốc phòng | BFBC | 31 dặm | 260 m | 0% |  |
| 28 | Yuma, Arizona | Thay thế | Chưa có ngày cụ thể | Liên bang | Chưa xác định | 27 dặm | 636 m | 16.7% |  |
| 29 | Yuma, Arizona | Thay thế | New Primary | Bộ Nội vụ | Chưa xác định | 6 dặm | 70 m | 0% |  |
| 30 | Tucson, Arizona | Thay thế | 2 tháng 2 năm 2021 | DHS | Southwest Valley Constructors (Kiewit) | 38 dặm | 789 m | 1.9% |  |
| 31 | Tucson, Arizona | Thay thế | 2 tháng 2 năm 2021 | DHS | Southwest Valley Constructors (Kiewit) | 5 dặm | 102 m | 16.9% |  |
| 32 | Tucson, Arizona | Thay thế | 2 tháng 4 năm 2021 | Liên bang | Southwest Valley Constructors (Kiewit) | 20 dặm | 408 m | 1.2% |  |
| 33 | Laredo, Texas | Mới | 2 tháng 2 năm 2021 | Tư nhân | Chưa xác định | 52 dặm | 1.3 b | 0% |  |