Samsun 19 Mayıs Stadyumu
Tarihçe > İnşası ve açılışı

4 Ağustos 2013'te, Suat Kılıç'ın katılımıyla temel atma töreni yapılan stadyumun inşaatının 600 günde bitirileceği açıklanmıştır. Törende, daha önce açıklandığı üzere stadyumun UEFA kriterlerine uyacak şekilde ve yalnızca futbol değil, on iki spor branşının yapılabileceği bir spor kompleksi şeklinde inşa edileceği taahhütleri tekrarlanmıştır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla ilintili olarak Samsun'un "19 Mayıs Kenti" olarak anılması, 1919'un 919'unun daha önce düşünülen 33.000'e eklenmesi ile stadyumun 33.919 kişi kapasiteli olacağı belirtilmiştir.
Mimarlığını Bahadır Kul'un, proje müdürlüğünü Halil Çalışaner'in, şantiye şefliğini Özlem Demir'in üstlendiği projenin 25 Ağustos 2014'e kadar %42'lik bölümünün tamamlandığı açıklanmış, inşaat sürerken planlar revize edilerek stadyumun tamamlanma süresi sarkmıştır. En başta 2014-15 sezonunda hizmete gireceğini belirtilen stadyumun açılışı 2015-16 sezonu başına uzatılmış, yine 19 Mayıs'ın sembolik anlamından dolayı 19 Mayıs 2015'e yetiştirilmeye çalışılsa da stadyumun çatısını inşa edecek olan şirketin iflas etmesi, buna bağlı olarak yeniden yapılan ihale aşamasının uzaması nedeniyle bu hedef de gerçekleşmemiştir. Nisan 2016'da %77'lik kısmının tamamlandığı belirtilen stadyumun inşasının Ağustos 2016'da bitirilerek açılması düşünülmüş, ay sonuna kadar inşaatın %83,5'i, dış kaplamalarının ise %75'inin yetiştirilebildiği açıklanmıştır. Kasım 2016'da çim serilme işlemi başlamış, önce 2016-17 sezonunun ikinci yarısının başı olarak revize edilen açılış tarihi son olarak 2017-18 sezonu başına ertelenmiştir. İlk planlandığında UEFA'nın 2016 standartlarına göre hazırlanan proje, inşa sürerken UEFA standartlarında yapılan değişikliklere uyum sağlamak için sürekli olarak revize edilmiş ve hava şartlarına bağlı nedenlerden dolayı tamamlanması planlanandan daha uzun sürmüştür. Stadyumun inşası temel atma töreninden 3 yıl 11 ay sonra ancak 2017 Temmuz'unda tamamlanmıştır. İhale bedeli ₺125 milyon olan stadyumun maliyeti tahminlerin üzerine çıkarak tamamlandığında ₺145 milyonu bulmuştur. İnşa süresince toplam 300 bin metreküp dağ malzemesi ile dolgu, 90 bin metreküp hazır beton, 8 bin metreküp inşaat demiri ve 4 bin 500 ton çelik kullanılmış; günlük ortalama 380 personel çalışmıştır. KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmaya göre euro kuruyla toplam 34.830.000'e denk gelen ve koltuk başına €1.027 maliyetiyle Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Avrupa'da son 30 yıl içerisinde inşa edilen en ekonomik stadyum olmuştur.
İnşa süreci devam ederken daha öncesinde stadyumun adını belirlemeye yönelik olarak yapılacağı duyurulan anket yapılmamış, Stadyum Samsun ve Samsun Arena gibi adlarla anılan stadyumun resmî adı Samsunspor taraftarlarının isteği doğrultusunda eski stadyumun da adı olan Samsun 19 Mayıs Stadyumu olarak belirlenmiştir.
Stadyumda gerçekleştirilen ilk etkinlik 18 Temmuz 2017'deki 2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni olmuştur. Olimpiyat ateşinin yakılması seremonisi, katılımcı ülkelerin geçiş töreni, ışık şovu ve Murat Boz konseriyle geçen açılışa 5 binden fazla kişi katılmıştır. Stadyumun resmî açılışı ise 29 Temmuz 2017'de yapılan törenle olmuştur. 18.30'da eski Samsunsporlu futbolculardan oluşan şöhretler karması maçıyla başlayan tören 19.15'te Derya Uluğ konseri ile devam etmiştir. 20.00'de mevcut Samsunspor futbolcuları ile teknik ekibinin taraftara takdimi ve ışık gösterisinin gerçekleştirildiği açılış töreni Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasındaki dostluk karşılaşmasıyla sonlanmıştır. Stadyumda oynanan bu ilk karşılaşma 1-0 bitmiş, John Chibuike'nin attığı gol stadyumda atılan ilk gol olmuştur.