日本万国博覧会
沿革 > 開催準備

10月9日 - 大阪国際博覧会準備委員会解散、財団法人日本万国博覧会協会（万国博協会）発起人会を開催。
10月15日 - 日本万国博覧会協会発足。事務所所在地：大阪市東区本町4丁目27番地の1 御堂ビル内。
11月 - 日本国内航空に依頼し、航空写真測量図化の作業を実施。
11月2日 - 万国博協会第1回理事会開催、テーマ基本理念と統一テーマ「人類の進歩と調和」を決定。
11月25日 - 万国博協会会長に石坂泰三が就任。
12月6日 - 万国博協会第2回理事会開催。副会長・常任理事の選任のほか、事務総長に新井真一を決定。
12月21日 - 万国博協会に会場計画委員会（委員長：飯沼一省）を設置。西山夘三、丹下健三を会場基本計画の原案作成者とする。
1月 - 大阪府立大学に依頼し、会場計画に関する土地造形基礎調査を実施。
1月6日 - 万国博協会東京事務所を開設。所在地：中央区銀座西5丁目2番地 新マツダビル内。
3月23日 - 万国博協会第3回理事会にて一般規則・一般分類表を了承。正式名称を「日本万国博覧会」（略称：JEXPO'70）、会期を1970年3月15日から9月13日に決定。
4月6日 - 第3回会場計画委員会で会場基本計画第1次案まとまる。
4月12日 - 日本万国博覧会担当大臣の設置を閣議決定、初代大臣に三木武夫通産大臣が兼任で就任。
4月19日 - 日本万国博覧会関係閣僚協議会設置を閣議決定。
4月20日 - 第4回理事会にてシンボルマーク決定、略称を「EXPO'70」に変更。
4月23日 - 天皇、皇后が会場予定地を視察。
5月11日 - BIE第59回理事会にて日本万国博覧会の登録と一般規則・一般分類表を承認。宇宙開発・海洋開発・電子機械など最新の技術や公害などの社会問題、東洋文化や社会科学の追加、植民地部門の削除を主とした。
5月23日 - 第4回会場計画委員会で会場基本計画第2次案まとまる。
6月24日 - 万国博協会第7回理事会にてサブテーマ決定。
6月27日 - 日本万国博覧会特別措置法 が参院で可決成立、7月1日公布。
9月3日 - 世界123か国21国際機関に招請状を発出。
9月6日 - 第5回会場計画委員会で会場基本計画第3次案まとまる。周辺部へのゲート4か所の追加、施設配置のコンパクト化、中央人工湖周辺へのパビリオン配置と周辺台地上への大規模館配置、中央のシンボルゾーンと東西南北各ゲートへの動脈的な装置道路（のち、動く歩道と改称）の設置などとし骨子を整える。
9月30日 - 国内2,498団体に招請状発送を開始。
10月 - 第1次全体資金計画作成。運営費168.5億円、建設費546.65億円とする。
10月7日 - カナダ政府が第一号の海外政府参加表明。
10月15日 - 第6回会場計画委員会で会場基本計画最終案まとまる。
11月1日 - 1968年9月 日本専売公社が協賛タバコを第一次発売。
11月14日 - 会場基本計画を決定。
11月16日 - BIE第60回理事会にて会場基本計画を了承。
12月3日 - 2代目万国博担当大臣に菅野和太郎通産大臣が就任。
12月20日 - 会場計画委員会解散。
1月13日 - テーマソング「世界の国からこんにちは」発表。
1月20日 – 第13回常任理事会で丹下健三を基幹施設プロデューサーに決定。
1月25日 - 工事用道路着工。
2月10日 - 基幹施設プロデューサーを丹下健三に正式に委嘱。
3月15日 - 第1回万国博デー、会場起工式を開催。地鎮祭では広大な敷地面積のため通常の形式で対応しきれないことから、泉殿宮の宮司がヘリコプターに乗り会場敷地上空からお祓いを行った。
4月1日 - 国内企業団体の出展参加受付を開始。
4月 - 近畿地区2府4県3政令市により第1回万国博協賛宝くじ発売。その後、全8回にわたり全10億円分発行され、4億円の協賛金を集める。
5月17日 - 敷地造成工事について8業者と請負契約を締結し着工。
6月15日 - 日本航空（国際線）をオフィシャル・エアラインに指定。
6月18日 - 開幕1000日前に合わせ、開幕日までの残日数・残時関数を表示してカウントダウンする「万国博大時計」を東京小田急百貨店、大阪近鉄百貨店、名古屋名鉄百貨店のそれぞれの外壁に設置。
7月7日 - テーマ館展示プロデューサーを岡本太郎に委嘱。
7月17日 - 万国博協会新井真一事務総長辞任、後任に鈴木俊一が就任。
8月1日 - 催し物プロデューサーを伊藤邦輔コマ・スタジアム専務取締役に委嘱。
8月22日 - 万国博関係閣僚協議会で関連公共事業を決定。
9月30日 - 国内企業団体の出展参加受付を終了、大阪17件・東京13件の計30件、希望敷地面積15万6400平米の申し込みを受け付ける。
10月 - 国内参加者の希望敷地面積の予定超過にともない、娯楽地区北部に1万5000平米、シンボルゾーン北部に1万平米の展示敷地拡張を決定 。
11月 - 資料請求や問い合わせの急増にともない大阪・東京の万国博協会事務所にサービスセンターを開設、会場案内・資料配布・講師派遣・寄付受付を担当した。
11月25日 - 3代目万国博担当大臣に椎名悦三郎通産大臣が就任。
12月15日
万国博協会に場内輸送委員会を設置。
色彩基本計画を策定。「色彩の時代」にふさわしいものとして、展示館は効果的な色彩に、基幹施設は白を主体とした無彩色を基調にした。
12月20日 - 万国博協会に財務委員会を設置。
12月21日 - 日本万国博観光宿泊対策協議会設置。
1月1日 - 万国博協会に美術展示委員会を設置。
1月 - 第2次全体資金計画の試案（1967年7月着手）を策定。運営費203.88億円、建設費523.64億円。
1月22日 - 入場券デザイナーを杉浦康平に決定。
1月23日 - 美術展示委員会第1回委員会開催。
3月
近畿日本鉄道が場内輸送施設に関する調査報告書を作成。
GKインダストリアルデザイン研究所・磯崎新・福田繁雄による表示標識・ピクトグラムが完成。
3月12日 - 政府が日本万国博覧会推進対策本部の設置（総理府内）を閣議決定。
3月15日 - 第2回万国博デー。
皇太子が名誉総裁に就任。
シンボルゾーン建設の立柱式（wikidata）を挙行。地鎮祭（前年3月15日）に引き続いて泉殿宮の宮司を斎主にして木曽50年杉の元柱を打ち立てた。
万国博協会本部ビル着工。
会場南端部の丘陵に会場見学用の展望台を設置。
3月31日 - 皇太子、皇太子妃が会場視察。
4月24日 - 万国博協会が第2次全体資金計画を決定。建設費523億6400万円、運営費289億7500万円とする。
5月9日 - 第63回BIE理事会にて発展途上国の参加促進を目的に、モントリオール万博での「アフリカン・プレース」を発展させた万国博協会設計・建設による国際共同館「インターナショナル・プレース」の計画を承認。
5月27日 - 京都国際会館にて第1回参加国政府代表会議開催。
7月1日 - カナダ館・鉄鋼館・古河パビリオン・三菱未来館を皮切りに展示館着工。
7月16日 - 万国博会場へのアクセス鉄道（北大阪急行電鉄）着工。
7月23日 - 会場用地買収を完了
8月21日 - 海外からの万国博資材海上輸送の第1便として神戸港にカナダ館建築資材が到着。
8月23日 - 第27回理事会で入場料決定。
8月31日 - 敷地造成完了。
10月1日 - 万国博診療所、宿泊インフォメーションセンター設置。
10月31日 - 1969年2月28日 - 第1期入場前売り券発売（開幕500日前に合わせて発売開始）。
11月12日 - 第2回参加国政府代表会議開催。
11月29日 - BIE第64回理事会にて万国博覧会統一マークの制定を決定。
11月30日 - 4代目万国博担当大臣に菅野和太郎経済企画庁長官が再任。
1月22日 - 3月31日 - 外国人観客用の民宿家庭提供希望者を募集。
2月28日 - 電気通信館を担当する日本電信電話公社・国際電信電話の契約締結をもって全国内参加者との契約を完了。
3月15日 - 第3回万国博デー（開幕365日前）。
郵政省が寄付金つき記念切手を発売。
- 8月31日 - 第2期前売り入場券発売。
3月31日 – 仮下水処理場完成。
4月1日 - 万国博消防署設置。
4月20日 - 海外からの万国博資材航空輸送第1便として、オーストラリア館用の花木が大阪国際空港に到着。
5月1日 - 会場跡地利用問題懇談会発足。
5月27日 - 第3回参加国政府代表会議開催。
6月9日 - 会場敷地に万国博協会本部ビルが完成し、協会事務所を大阪市内の御堂ビルから協会本部ビルに移転。新所在地：大阪府吹田市万国博会場101 。
7月15日 - 日本万国博観客輸送対策懇談会発足。
7月末 - 外国人観客用民宿380件（1,200人分）の決定を通知。
8月 - 場内地域冷房工事完成。
8月15日 - 万国博記念100円白銅貨発行決定。
8月22日 - 催し物プログラム・料金を決定。
9月 - 1970年8月 - 協賛タバコ第2回発売。
9月15日 - 1970年2月28日 - 第3期前売り入場券発売。
9月15日 - 記念メダル発売。
9月18日 - 入場者予測を3000万人から5000万人に修正。
9月20日 - イギリス館が展示館初完工。
9月26日 - 北大阪急行電鉄が試運転開始。
10月1日 - 千里ニュータウン新千里東町地区の26棟878戸を用い外国人要員用宿舎開設。
10月6日 - 万国博郵便局、電報電話局業務開始。
10月25日 - 万国博電報電話局完成。
10月27日 - モノレール全線完成。
10月31日 - 万国博美術館竣工。
11月1日 - 会場警察隊発足。
11月10日 - 阪急千里線臨時駅「万国博西口駅」営業開始。
11月14日
皇太子（名誉総裁）が会場を再度視察。
BIE第66回理事会にて松島正矩デザインによる万国博覧会統一マークを制定。
11月16日 - アイルランドが参加表明、参加国数が万博史上最多の77か国となる。
12月1日 - プレスセンター開館。
12月3日 - 17日 - 第1回プレスプレビュー開催。
12月5日 - 佐藤栄作総理大臣が万博名誉会長に就任。
1月1日 - 会場内主要建物番号を発行。
1月14日 - 5代目万国博担当大臣に宮沢喜一通産大臣が就任。
1月21日 - 第4回参加国政府代表会議開催。
1月31日 - 万国博ホール、身体障害者センター竣工。
1月末 - 人工池設備竣工。
2月 - 道路工事、駐車場施設完成。
2月10日 - 3月10日 - 第2回プレスプレビュー開催。
2月21日 - 会場見学展望台を閉鎖。
2月23日 - シエラレオネとの契約締結をもって全外国政府参加者との契約締結が完了。万国博覧会統一マークの原旗が完成し、製作者の読売新聞社が万国博協会に寄贈して贈呈披露式が行われた。
2月24日 - 北大阪急行電鉄営業開始。通訳ホステス150人と、全国都道府県から選ばれたミス万国博232人の合同任命式が行われた。
2月28日 - エキスポタワー、中央・東西南北各入場口竣工。
3月1日
当日入場券発売開始。
一部展示館に冷水供給を開始。
千里ニュータウン竹見台地区の高層住宅2棟442戸を用い外国人宿舎第2・第3宿舎開設。
3月3日 - 万国博覧会統一マークの原旗がパリのBIEに寄贈された。
3月10日 - 万国博記念100円白銅貨を発行、7月9日にも第2次発行。お祭り広場・テーマ館完成。
3月12日 - 最終プレスプレビュー「グランドプレビュー」開催。会場内小建物への建物番号発行。
3月13日 - 日本庭園が開園。ケベック州の契約締結をもって全外国参加者との契約締結が完了。
3月 - 最終全体資金計画として運営費を354億3043万3千円に決定（建設費は523億6400万円で変更なし）。