高雄捷運
路線一覧

| 高雄捷運の路線図及び路線一覧（工事中・計画中を含む） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
高雄捷運未來路網
| 線名 | 線名 | 線名 | 区間 | 距離 | 規格 | 車両 基地 | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S | 総合計画 | 総合計画 | 総合計画 | 総合計画 | 総合計画 | 総合計画 | 入札 | 入札 | 起 工 | 完 工 | 試 運 転 | 市 政 府 承 認 | 交 通 部 承 認 | 開業 (予定) |
| 系統 | 系統 | 路線 | 区間 | 距離 | 規格 | 車両 基地 | 着 手 | 提 出 | 交 通 部 承 認 | 国 発 会 承 認 | 行 政 院 承 認 | 着 手 | 環 境 ア セ ス 提 出 | 環 保 署 承 認 | 交 通 部 承 認 | 国 発 会 承 認 | 行 政 院 承 認 | 公 示  | 落 札  | 起 工 | 完 工 | 試 運 転 | 市 政 府 承 認 | 交 通 部 承 認 | 開業 (予定) |
|   | 紅線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 紅線 | 本線 | 小港駅 - 橋頭駅 | 25.5 | 高運量 | 南機廠 北機廠 林辺機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2008.3.9 |
|   | 紅線 | 本線 | 橋頭駅 - 岡山高医駅 | 2.8 | 高運量 | 南機廠 北機廠 林辺機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2012.12.23 |
|   | 紅線 | 岡山路竹延伸線 | 岡山高医駅 - 岡山駅 | 1.46 | 高運量 | 南機廠 北機廠 林辺機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2024.6.30 |
|   | 紅線 | 岡山路竹延伸線 | 岡山駅 - 南路竹駅 | 7.84 | 高運量 | 南機廠 北機廠 林辺機廠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  | 2027年 |
|   | 紅線 | 岡山路竹延伸線 | 南路竹駅 - 大湖駅 | 3.79 | 高運量 | 南機廠 北機廠 林辺機廠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 2029年 |
|   | 紅線 | 小港林園線 | 小港駅 - 林園工業区駅 | 12.2 | 高運量 | 南機廠 北機廠 林辺機廠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  | 2031年 |
|   | 紅線 | 林園東港線 | 林園工業区駅 - 林辺駅 | 16.66 | 高運量 | 南機廠 北機廠 林辺機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 紅線 | 沙崙延伸線 | 大湖駅 - 沙崙駅 | - | 高運量 | 南機廠 北機廠 林辺機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 紅線 | 新市鎮支線 | 橋頭駅 - 橋頭科学園区 | - | 高運量 | 南機廠 北機廠 林辺機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 橘線 | 本線 | 哈瑪星駅 - 大寮駅 | 14.4 | 高運量 | 大寮機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2008.9.14 |
|   | 橘線 | 大寮屏東線 | 鳳山国中駅 - 屏東駅 | 14.04 | 高運量 | 屏東機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 橘線 | 大寮林園線 | 大寮駅 - 林園駅 | 16.68 | LRT | 林園機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 環状軽軌 | 1段階（水岸線） | 籬仔内駅 - 凱旋中華駅 | 2.2 | LRT | 前鎮機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2015.10.16 |
|   | 環状軽軌 | 1段階（水岸線） | 凱旋中華駅 - 高雄展覧館駅 | 2.4 | LRT | 前鎮機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2016.6.30 |
|   | 環状軽軌 | 1段階（水岸線） | 高雄展覧館駅 - 駁二大義駅 | 2.6 | LRT | 前鎮機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2017.6.26 |
|   | 環状軽軌 | 1段階（水岸線） | 駁二大義駅 - 哈瑪星駅 | 1.5 | LRT | 前鎮機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2017.9.30 |
|   | 環状軽軌 | 2段階 | 哈瑪星駅 - 鼓山区公所駅 凱旋公園駅 - 籬仔内駅 | 4.1 | LRT | 前鎮機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2021.01.12 |
|   | 環状軽軌 | 2段階 | 鼓山区公所駅 - 台鉄美術館駅 | 1.9 | LRT | 前鎮機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2021.12.16 |
|   | 環状軽軌 | 2段階 | 台鉄美術館駅 - 愛河之心駅 | 2.3 | LRT | 前鎮機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2022.10.5 |
|   | 環状軽軌 | 2段階 | 愛河之心駅 - 凱旋公園駅 | 5.1 | LRT | 前鎮機廠 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | 営業中 | ●2024.1.1 |
|   | 黄線 | 鳥松線・建工民族線・澄清五甲線 | 坔埔駅 - 澄清湖駅 - 高雄高工駅・衛武営駅 | 23.17 | 中運量 | 鳥松機廠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  | 2034年 |
|   | 黄線 | 鳥松線・建工民族線・澄清五甲線 | 高雄高工駅 - 旅運中心駅 衛武営駅 - 前鎮高中駅 | 23.17 | 中運量 | 鳥松機廠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |  | 2034年 |
|   | 黄線 | 前鎮漁港延伸線 | 前鎮高中駅 - 前鎮漁港 | 2.5 | 中運量 | 鳥松機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 紫線（中国語版） | 民族高鉄線 | 大港駅 - 新左営駅 | 5.73 | 中運量 | 鳥松機廠 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 紫線（中国語版） | 右昌高鉄線 | 新左営駅 - 援中港 | 6.4 | 中運量 | 鳥松機廠 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 紫線（中国語版） | 燕巣線 | 援中港 - 樹徳科大 | 23.9 | 中運量 | 鳥松機廠 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 紫線（中国語版） | 燕巣線 | 樹徳科大 - 仏光山 | 23.9 | 中運量 | 鳥松機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 旗津線（中国語版） | 旗津線（中国語版） | 凱旋中華駅 - 旗津 - 哈瑪星駅 | 7.39 | LRT | 旗津機廠 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 藍線（中国語版） | 鳳山本館線 | 籬仔内駅 - 澄清湖駅 | 8.32 | LRT | 鳥松機廠 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 緑線 | 楠梓五甲線 | 前鎮高中駅 - 後勁駅 | 19.16 | LRT | 鳥松機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 銀線 | 蓮潭本館線 | 蓮池潭 - 本館駅 | 6.1 | LRT | 仁武機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 深緑線 | 燕巣高鉄線 | 新左営駅 - 樹徳科大 | 15.9 | LRT | 仁武機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 粉紅線 | 中華双鉄線 | 新左営駅 - 民族駅 | 8.39 | LRT | 左営機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |
|   | 深紫線 | 仏光山線 | 渓寮 - 仏光山 - 嶺口 | 16.06 | LRT | 渓寮機廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計画中 |