H3ロケット
打ち上げ > 打ち上げ履歴・予定の一覧

特に断りのない限り、過去の打ち上げ履歴と2023年12月22日に決定された宇宙基本計画工程表の打ち上げ予定による。
| フライト名 | 画像 | 日時 (UTC) | 結果 | 型番 | 投入軌道 | 打ち上げ場所 | ペイロード型番 | ペイロード説明 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF1（試験機1号機） |  | 2023年3月7日 01:37:55 | 失敗 | H3-22S | 太陽同期準回帰軌道 | LP2、種子島 | ALOS-3 | 先進光学衛星「だいち3号」 | 最初に日時が設定された打ち上げ予定日は2月12日だったが、2度の延期を経て2023年2月17日に発射カウントダウンが進められ、打ち上げ6.3秒前に第1段エンジンLE-9に着火したが、機体システムの異常検知により固体ロケットブースタへの着火信号が送出されなかったため打ち上げを中止した。対策が施され更に2度（合計で4度）の延期を経て3月7日に打ち上げが行われたが、第2段エンジンへの点火に失敗しミッションを達成する見込みがないとの判断から、10時51分50秒(JST)に指令破壊信号が送信され打ち上げは失敗した。原因は第二段エンジン「LE-5B-3」の電源系統からの漏電であった（#試験機1号機）。　 |
| TF2（試験機2号機） |  | 2024年2月17日 00:22:55 | 成功 | H3-22S | 大気圏再突入 | LP2、種子島 | VEP-4 | ロケット性能確認用ペイロード、分離機構の動作確認後、予定どおり第2段と共に大気圏再突入した | 当初の打ち上げ予定は2月15日で、天候不良により延期された |
| TF2（試験機2号機） |  | 2024年2月17日 00:22:55 | 成功 | H3-22S | 太陽同期準回帰軌道 | LP2、種子島 | CE-SAT-1E | キヤノン電子の50kg級光学衛星 | 当初の打ち上げ予定は2月15日で、天候不良により延期された |
| TF2（試験機2号機） |  | 2024年2月17日 00:22:55 | 成功 | H3-22S | 太陽同期準回帰軌道 | LP2、種子島 | TIRSAT | 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構の3U衛星 | 当初の打ち上げ予定は2月15日で、天候不良により延期された |
| 3号機 |  | 2024年7月1日03:06:42 | 成功 | H3-22S | 太陽同期準回帰軌道 | LP2、種子島 | ALOS-4 | 先進レーダ衛星「だいち4号」 | 当初の打ち上げ予定は6月30日で、天候不良により延期された。 |
| 4号機 |  | 2024年11月4日06:48:00 | 成功 | H3-22S | GTO（静止トランスファ軌道） →GSO（静止軌道） | LP2、種子島 | DSN-3 | Xバンド防衛通信衛星3号機（きらめき3号） | 当初の打ち上げ予定は10月20日で、天候不良および第2段エンジンの不具合により計4回ほど延期された。 |
| 5号機 |  | 2025年2月2日08:30:00 | 成功 | H3-22S | GTO（静止トランスファ軌道） →GSO（静止軌道） | LP2、種子島 |  QZS-6 | 準天頂衛星システム6号機（みちびき6号機) | 当初の打ち上げ予定は2月1日で、天候不良により延期された。 |
|  |  | 2025年度 | Planned | H3-30S |  |  | VEP | 性能評価用ペイロードを搭載しH3-30S形態初の試験打ち上げ |  |
|  |  | 2025年度 | Planned | H3-24W |  |  |  HTV-X1 | 新型宇宙ステーション補給機1号機 |  |
|  |  | 2025年度 | Planned | H3-22S |  |  |  QZS-5 | 準天頂衛星システム5号機 |  |
|  |  | 2025年度 | Planned | H3 |  |  |  QZS-7 | 準天頂衛星システム7号機 |  |
|  |  | 2025年度 | Planned | H3 |  |  | ETS-IX | 次期技術試験衛星きく9号 |  |
|  |  | 2025年度末か2026年度初頭 | Planned | H3-24W |  |  |  HTV-X2 | 新型宇宙ステーション補給機2号機 |  |
|  |  | 2025年度末か2026年度初頭 | Planned | H3 |  |  |  LUPEX | 月極域探査機（月面極地探査ミッション） |  |
|  |  | 2026年度 | Planned | H3-24L |  |  |  MMX | 火星衛星探査計画(戦略的中型1) |  |
|  |  | 2026年度 | Planned | H3-24W |  |  |  HTV-X3 | 新型宇宙ステーション補給機3号機 |  |
|  |  | 2026年度 | Planned | H3 |  |  |  IGS | 情報収集衛星光学多様化1号機 |  |
|  |  | 2026年度 | Planned | H3 |  |  |  SDA | 宇宙領域把握（SDA）衛星 |  |
|  |  | 2027年度 | Planned | H3 |  |  |  IGS-Optical 9 | 情報収集衛星光学9号機 |  |
|  |  | 2027年度 | Planned | H3 |  |  |  IGS | 情報収集衛星光学多様化2号機 |  |
|  |  | 2027年以降 | Planned | H3 |  |  |  (TDB) | ユーテルサット社の衛星 |  |
|  |  | 2028年度第一四半期 | Planned | H3 |  |  |  MBR | MBR Explorer（英語版） |  |
|  |  | 2028年度 | Planned | H3 |  |  |  Himawari-10 | 気象衛星「ひまわり10号」 |  |
|  |  | 2028年度末か2029年度初頭 | Planned | H3 |  |  |  IGS | 情報収集衛星レーダ多様化1号機 |  |
|  |  | 2029年度 | Planned | H3 |  |  |  IGS-Optical 10 | 情報収集衛星光学10号機 |  |
|  |  | 2029年度末か2030年度 | Planned | H3 |  |  |  IGS | 情報収集衛星レーダ多様化2号機 |  |
|  |  | 2031年度 | Planned | H3 |  |  |  IGS-Radar 9 | 情報収集衛星レーダ9号機 |  |
|  |  | 2032年度 | Planned | H3 |  |  |  | 情報収集衛星光学多様化後継機 |  |
|  |  | 2032年度 | Planned | H3 |  |  |  LiteBIRD | 宇宙マイクロ波背景放射偏光観測衛星（戦略的中型2） |  |
|  |  | 2033年度以降 | Planned | H3 |  |  |  IGS-Optical 11 | 情報収集衛星光学11号機 |  |
|  |  | 2033年度以降 | Planned | H3 |  |  |  IGS-Radar 10 | 情報収集衛星レーダ10号機 |  |
|  |  | 2033年度以降 | Planned | H3 |  |  |  | 情報収集衛星光学多様化後継機 |  |
|  |  | (TDB) | Planned | H3 |  |  |  (TDB) | インマルサット社の衛星 |  |