中止したダム事業
中止ダム一覧 > 中部地方 > 北陸

| 所在 | 水系 | 河川 | ダム | 型式 | 高さ | 総貯水容量 | 事業者 | 備考・注釈 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新潟 | 荒川 | 荒川 | 荒川第一ダム | 重力 | 53.0 | 48,500 | 新潟県 | 新潟県岩船郡関谷村（関川村）八ツ口地先に計画された多目的ダム計画で、荒川総合開発計画のB案として計画された。荒川の洪水調節・流域農地への灌漑・荒川第一発電所による出力3万キロワットの水力発電が目的であるが、仮にダムが完成すると先に水利権使用申請を行っていた日本電興の赤芝ダム・赤芝発電所が水没し計画が競合する。比較検討の結果後述するA案（鷹ノ巣ダム計画）が採用され、計画は放棄された。 |  |
| 新潟 | 荒川 | 荒川 | 荒川第二ダム | 重力 | 28.0 | 3,500 | 新潟県 | 新潟県岩船郡関谷村（関川村）聞出地先に計画された多目的ダム計画で、荒川総合開発計画のB案として荒川第一ダムの直下流に計画された。目的は荒川第一ダムと同じだが水力発電については出力2万1700キロワットの荒川第二発電所が計画されていた。荒川第一ダムと同様の理由により計画が放棄されている。 |  |
| 新潟 | 信濃川 | 芋川 | 芋川ダム | 重力 | 37.0 | 705 | 新潟県 | 新潟県古志郡山古志村（長岡市）南平地先、信濃川水系魚野川に合流する信濃川の二次支流・芋川に計画された補助多目的ダム。芋川の治水と流水の正常な機能の維持・上水道供給および道路の消雪用水供給（消流雪用水）を目的に計画されていたが、ダム事業総点検の対象となり1997年に事業は中止された。 |    |
| 新潟 | 梅津川 | 梅津川 | 梅津川ダム | ロックフィル | 76.5 | 5,155 | 農林水産省 | 新潟県両津市（佐渡市）梅津地先、佐渡島を流れる梅津川本流に計画された農林水産省直轄ダム。農林水産省北陸農政局による国営佐渡利水事業の水源として小倉ダム（小倉川）・外山ダム（羽茂川）と共に佐渡島の農地灌漑を目的としていた。しかしダム予定地で1995年7月に地すべりが発生して費用対効果の観点で建設が困難となり、2000年9月22日に事業は中止された。 |    |
| 新潟 | 信濃川 | 小俣川 | 小俣川ダム | 重力 | 63.5 | 2,700 | 農林水産省 | 新潟県加茂市宮寄上地先、信濃川水系加茂川に合流する信濃川の二次支流・小俣川に計画された農林水産省直轄ダム。農林水産省北陸農政局による国営加茂東部地域総合農地開発事業の水源として加茂市一帯の農地灌漑を目的としていた。1984年より事業に着手していたが、立ち消え。 |  |
| 新潟 | 信濃川 | 清津川 | 清津ダム | ロックフィル | 104.0 | 53,000 | 農林省 | 容量は有効貯水容量。新潟県南魚沼郡湯沢町地先、信濃川水系魚野川に合流する信濃川の二次支流・清津川に計画された農林省（農林水産省）直轄ダム。農林省北陸農政局による国営苗場山麓地区総合パイロット事業の水源として計画された灌漑専用ダム。1967年に計画案が具体化されたが計画のみで終わる。後述する清津川ダムとの関連性は不明。 |  |
| 新潟 | 信濃川 | 清津川 | 清津川ダム | 重力 | 150.0 | 170,000 | 国土交通省 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三又字苗場山地先、信濃川水系魚野川に合流する信濃川の二次支流・清津川に計画された特定多目的ダム。信濃川総合開発計画の一環として1984年に計画され、清津川・魚野川の治水・流域農地への灌漑・上水道および工業用水道供給を目的とした。完成すれば信濃川水系最大規模のダムになる予定だったが、流域の水需要縮小による開発の緊急性低下や名勝・清津峡への環境に対する影響、治水整備の優先順位不明確などの理由によりダム事業再評価の結果、2002年中止となった。 |   |
| 新潟 | 信濃川 | 黒又川 | 黒又川ダム | ロックフィル | 250.0 | 1,100,000 | - | 容量は有効貯水容量。社団法人日本プロジェクト産業協議会が1982年に発表した「関越総合水資源開発計画」で明記された日本最大級のダム構想。本計画は新潟県小千谷市で取水した信濃川の水を3カ所の新設ダムを経由して矢木沢ダム（利根川）へ導水、その後複数のトンネルで導水して最終的に群馬県渋川市の利根川に放流することで首都圏の水需要確保と信濃川の治水、電力開発を目的としたプロジェクトであり、本ダムはその中核施設として黒又川第一ダム直下に建設が想定されていた。仮に完成すれば高さでは黒部ダム（黒部川）を64メートル上回り世界18位（2024年時点）、総貯水容量・有効貯水容量では共に日本最大のダムとなり、沼田ダム計画（利根川）を大幅に凌駕するが黒又川第一・黒又川第二ダムは水没する。発表直後から新潟県の強い反発を招き構想のまま具体化できず、結果的に計画は休眠状態となっている。 |  |
| 新潟 | 信濃川 | 佐梨川 | 佐梨川ダム | ロックフィル | 95.0 | 29,500 | 新潟県 | 新潟県北魚沼郡湯之谷村（魚沼市）宇津野地先、信濃川水系魚野川に合流する信濃川の二次支流・佐梨川に1972年より計画された補助多目的ダム。佐梨川および合流先の魚野川・信濃川の治水と電源開発による湯之谷揚水発電計画の調整池として出力180万キロワット、一般水力発電出力4400キロワットの水力発電を目的としていた。しかし電力需要の低迷により電源開発が湯之谷揚水発電計画を中止したことでダム建設の事業費を捻出することが困難となり、2003年5月20日に事業者の新潟県が建設中止を決定した。 |   |
| 新潟 | 信濃川 | 晒川 | 晒川ダム | ロックフィル | 37.8 | 490 | 新潟県 | 新潟県十日町市小寺沢地先、信濃川水系田川に合流する信濃川の二次支流・晒川に1987年より計画された補助多目的ダム。晒川・田川の洪水調節と流水の正常な機能の維持、および積雪対策として流雪溝に用水を冬季に補給する消流雪用水を目的としていた。鳩山由紀夫内閣によるダム事業再検証の対象ダム事業となり、再検証の結果2012年7月2日に事業中止が決定し国庫補助金の交付も中止された。 |    |
| 新潟 | 関川 | 正善寺川 | 正善寺ダム再開発 | 重力 | 47.0 | 4,600 | 新潟県 | 新潟県上越市上正善寺地先に1984年に完成した補助多目的ダム・正善寺ダムのダム再開発事業。豪雪地帯である上越市の克雪対策として積雪を融雪するための用水（消流雪用水）容量を正善寺ダム貯水池（正善寺湖）に確保し、直江津地区に供給する目的の再開発事業である。具体的には同じ関川水系の綱子川より正善寺湖に導水することで用水補給容量を確保し、正善寺川経由で対象地域の直江津地区を流れる御館川に導水・供給し積雪の融雪を促進する。1992年より着手したが5年以上着手されなかったことからダム事業再評価の対象ダム事業となり、検討の結果2000年12月6日に後述する中野川ダム・羽茂川ダムと共に事業中止となった。 |   |
| 新潟 | 荒川 | 荒川 | 鷹ノ巣ダム | 重力 | 53.5 | 52,200 | 新潟県 | 新潟県岩船郡関谷村（関川村）鷹ノ巣地先に計画された多目的ダム計画で、荒川総合開発計画のA案として計画された。B案（荒川第一・第二ダム案）と比較して赤芝ダム・発電所計画と競合せず、総事業費も抑制できるため予備調査が開始された。荒川の洪水調節・流域農地への灌漑・鷹ノ巣発電所による出力4万7000キロワットの水力発電を目的としたが、国鉄米坂線が4.7キロメートル水没するなど費用対効果に問題があり、1952年度を以て計画を打ち切った。なお同地点付近には1996年東北電力により発電専用の鷹の巣ダムが建設されている。荒川水系の総合開発事業は羽越豪雨による甚大な被害を経て1978年大石ダム（大石川）の完成を待たねばならなかった。 |   |
| 新潟 | 阿賀野川 | 常浪川 | 常浪川ダム | 重力 | 66.4 | 33,300 | 新潟県 | 新潟県東蒲原郡上川村（阿賀町）鍵取地先に1973年より計画された補助治水ダム。当初は治水ダム計画だったが新潟県企業局による水力発電目的が加わり補助多目的ダムに変更された。しかし1999年に電気事業者の新潟県企業局がダム事業から撤退することになり水力発電目的が喪失、当初の計画である治水ダム事業に縮小された。さらに鳩山由紀夫内閣によるダム事業再検証の対象ダム事業となり、再検証の結果2012年7月2日に事業中止が決定し国庫補助金の交付も中止された。 |    |
| 新潟 | 関川 | 中野川 | 中野川ダム | 重力 | 33.0 | 226 | 新潟県 | 新潟県新井市（妙高市）西野谷地先、関川水系矢代川に合流する関川の二次支流・中野川に1989年より計画された補助多目的ダム。中野川の治水と流域への上水道供給、および積雪対策として消雪のための用水補給（消流雪用水）を目的としており、建設省による雪対策ダム事業のモデルケースとして計画された。しかし5年以上未着工であったことからダム事業再評価対象となり、検討の結果2000年12月6日に事業は中止された。 |    |
| 新潟 | 入川 | 入川 | 入川ダム | 重力 | 52.5 | 1,530 | 新潟県 | 新潟県佐渡郡相川町（佐渡市）入川地先に1993年より計画された補助多目的ダム。入川の治水と流水の正常な機能の維持、相川町への上水道供給を目的としていた。しかしダム事業見直し政策の中で本事業も再検討対象となり、流域における水需要の減少とダム事業以外の治水対策が費用対効果で優位性があるという理由により2002年に事業は中止された。 |   |
| 新潟 | 羽茂川 | 羽茂川 | 羽茂川ダム | 重力 | 42.0 | 2,830 | 新潟県 | 羽茂ダムとは異なる。新潟県佐渡郡羽茂町（佐渡市）飯岡地先に1990年より計画された補助多目的ダム。1966年・1967年の二年連続佐渡島を襲った水害を契機に治水ダムとして当初構想されたが、利水目的が後に加わった。羽茂川の治水と流水の正常な機能の維持、および羽茂町への上水道供給を目的としていた。しかし10年以上計画が進捗しないことからダム事業再評価の対象ダム事業となり、検討の結果2000年12月6日に事業は中止された。 |    |
| 新潟 | 信濃川 | 三用川 | 三用川ダム | 重力 | 29.0 | 296 | 新潟県 | 新潟県南魚沼郡大和町（南魚沼市）大桑原地先、信濃川水系魚野川に合流する信濃川の二次支流・三用川に1989年より計画された補助多目的ダム。三用川の治水と流水の正常な機能の維持および流域農地への灌漑を目的としていた。しかしダム事業見直し政策の中で本事業も再検討対象となり、ダム事業以外の治水対策が費用対効果で優位性があるという理由により2003年に事業は中止された。 |    |
| 富山 | 神通川 | 赤江川 | 赤江川ダム | 重力 | 24.5 | 463 | 富山県 | 富山県婦負郡八尾町（富山市）平林地先、神通川水系井田川に合流する山田川に注ぐ神通川の三次支流・赤江川に1980年より計画された治水ダム。富山県農林水産部による農地防災を目的としている。1995年の完成予定で施工されていたが中止されている。 |   |
| 富山 | 小矢部川 | 原谷川 | 池川ダム | 重力 | 48.0 | 400 | 富山県 | 富山県東礪波郡城端町（南砺市）蓑谷地先、小矢部川水系池川に合流する小矢部川の二次支流・原谷川に1991年より計画された補助多目的ダム。池川総合開発事業として原谷川・池川の治水と流水の正常な機能の維持、城端町への積雪融雪用の用水補給（消流雪用水）を目的としていた。1998年の完成予定で施工されていたがダム事業見直し政策の中で本事業も再検討対象となり、ダム事業以外の治水対策が費用対効果で優位性があるという理由で2000年に事業は中止された。 |    |
| 富山 | 片貝川 | 片貝川 | 片貝川ダム | ロックフィル | 138.0 | 23,100 | 富山県 | 富山県魚津市奥平沢地先に1985年より計画された補助多目的ダム。片貝川の洪水調節と魚津市・黒部市の流域既開墾農地に対する用水補給のための流水の正常な機能の維持、片貝川発電所による出力1万2000キロワットの水力発電が目的であった。当初は高さ113メートルの重力式コンクリートダムであったが後に146メートルに引き上げられ、1997年には型式がロックフィルダムに変更となり高さも138メートルに低減された。完成すれば北海道の高見ダム（静内川）の高さ120メートルを超え補助多目的ダムでは高さ日本一、都道府県営ダムでも小河内ダム（多摩川）に次ぐ高さとなり日本屈指規模の県営ダムになる予定であった。しかし長年本体工事に着手できずダム事業再評価の対象ダムとなり1999年に事業が休止され、再評価の結果ダム事業以外の治水対策が費用対効果で優位性があるという理由で2000年に事業は中止された。 |      |
| 富山 | 神通川 | 黒川 | 黒川ダム | 重力 | 74.0 | 3,350 | 富山県 | 富山県上新川郡大山町（富山市）下双嶺地先、神通川水系熊野川に合流する神通川の二次支流・黒川に1980年より計画された補助治水ダム。黒川および合流先の熊野川に対する洪水調節と流水の正常な機能の維持を目的としていた。当初計画では1997年完成予定で施工が進められていたが事業が進捗せずダム事業見直し政策の中で本事業も再評価対象となる。再検討の結果ダム事業以外の治水対策が費用対効果で優位性があるという理由で2002年に事業は中止された。 |    |
| 富山 | 黒部川 | 黒薙川 | 黒薙ダム | 重力 | 130.0 | 30,400 | 建設省 | 容量は有効貯水容量。富山県下新川郡宇奈月町（黒部市宇奈月町）に1974年より計画された特定多目的ダム。1969年に黒部川流域に甚大な被害を及ぼした昭和44年8月洪水を機に、黒部川総合開発計画の中心事業として黒部川本流に宇奈月ダムが1970年より計画された。当初の予定では毎秒1000立方メートルの洪水調節を全量宇奈月ダムで計画したが、治水容量を賄う規模にすると宇奈月温泉の源泉である黒薙温泉や排砂計画に影響を及ぼすことが判明。宇奈月ダムの洪水調節量を毎秒700立方メートルに減らし、残余分を黒薙ダムで補う方針となり予備調査が開始された。治水目的のほか出力6万2000キロワットの水力発電目的も計画されていたが、予備調査の段階で計画は消滅した。 |   |
| 富山 | 黒部川 | 黒部川 | 黒部川第五ダム | アーチ | 160.0 | 3,500 | - | 容量は有効貯水容量でダム名は仮称。富山県上新川郡大山町（富山市）、黒部川本流上流部に構想された発電用ダム。通商産業省資源エネルギー庁による第5次発電水力調査において、未開発地点として構想された水力発電計画である黒部川第五発電所計画の中で構想された。黒部ダムの上流にダムを建設し、黒部湖上流端に新設する黒部川第五発電所によって出力7万3300キロワットを発電する構想だったが、構想のみで終わる。 |   |
| 富山 | 黒部川 | 黒部川 | 黒部川第六ダム | アーチ | 125.0 | 4,000 | - | 容量は有効貯水容量でダム名は仮称。富山県上新川郡大山町（富山市）、黒部川本流最上流部に構想された発電用ダム。通商産業省資源エネルギー庁による第5次発電水力調査において、未開発地点として構想された水力発電計画である黒部川第六発電所計画の中で構想された。先述した黒部川第五ダムの上流にダムを建設し、同ダム湖上流端に新設する黒部川第六発電所によって出力3万4600キロワットを発電する構想だったが、構想のみで終わる。 |   |
| 富山 | 宇波川 | 宇波川 | 八代仙ダム | ロックフィル | 59.5 | 2,109 | 富山県 | 読みは「はったいせんダム」。富山県氷見市戸津宮地先に1983年より計画された農業用多目的ダム。旧称は戸津宮防災ダムであり改名され通称が正式名称となった。国営かんがい排水事業の対象地域から外れた氷見市宇波・女良地域における農地防災と新規開墾農地への灌漑を目的としていた。治水目的を持つ多目的ダムではあるが富山県農林水産部の管轄であり、河川総合開発事業ではないため国庫の補助を受けて建設される補助多目的ダムではない。当初計画では1997年に完成する予定であったがダム建設予定地に石動山天平寺に関連する千人塚遺跡が存在し、文化財発掘調査が優先され事業が遅延。当初の完成予定年であった1997年に事業は見直され、中止となった。 |    |
| 富山 | 早月川 | 早月川 | 早月川ダム | ロックフィル | 85.0 | 33,000 | 富山県 | 富山県中新川郡上市町（富山市）中村地先に1966年より計画されていた補助多目的ダム。早月川の治水、灌漑、上水道・工業用水道供給および早月川第一発電所による2万6400キロワットの水力発電を目的としていた。下流に逆調整池として同町簑輪地先に簑輪ダム（諸元不明）と早月川第二発電所（8,700キロワット）を併せて建設する。ダムの型式はロックフィルダムであるが滋賀県の日野川ダム（日野川）と同じく河床砂礫をダム本体に用いるグラベルフィルダムが採用される予定であった。1971年に着工し1975年の完成を目標としていたが予備調査の段階で進捗が止まり、着工に至らず計画は消滅した。 |  |
| 富山 | 神通川 | 百瀬川 | 百瀬ダム | 重力 | 101.0 | 7,600 | 富山県 | 富山県東礪波郡利賀村（南砺市）上百瀬地先、神通川水系井田川に合流する神通川の二次支流・百瀬川に1994年より計画された補助多目的ダム。百瀬川の洪水調節と流水の正常な機能の維持、水力発電、上百瀬地域における積雪の融雪に利用する用水補給（消流雪用水）を目的としていた。当初計画では2008年の完成を目標としていたが事業が進捗せずダム事業見直し政策の中で本事業も再評価対象となる。再検討の結果ダム事業以外の治水対策が費用対効果で優位性があるという理由で2001年に事業は中止された。 |    |
| 富山 | 小矢部川 | 湯道丸川 | 湯道丸ダム | ロックフィル | 50.5 | 5,900 | 富山県 | 富山県小矢部市菅ヶ原地先、小矢部川水系子撫川に合流する小矢部川の二次支流・湯道丸川に1992年より計画された補助多目的ダム。湯道丸川の洪水調節と流水の正常な機能の維持、および小矢部市における積雪の融雪に利用する用水補給（消流雪用水）を目的としていた。しかし事業が進捗せずダム事業見直し政策の中で本事業も再評価対象となる。再検討の結果ダム事業以外の治水対策が費用対効果で優位性があるという理由で2002年に事業は中止された。 |    |
| 石川 | 二宮川 | 伊久留川 | 伊久留川ダム | アース | 29.0 | 6,400 | 石川県 | 石川県鹿島郡鳥屋町（中能登町）花見月地先に1974年より計画された補助多目的ダム。二宮川総合開発事業として伊久留川・二宮川の洪水調節と流水の正常な機能の維持、七尾市と鹿島郡鳥屋町・田鶴浜町（七尾市）の1市2町に対する上水道供給が目的であった。事業着手から長年進捗せずダム事業見直し政策の中で本事業も再評価対象となる。再検討の結果ダム事業以外の治水対策が費用対効果で優位性があり、当初計画に比べ将来的な上水道需要も減少したという理由で1996年に事業は中止された。先述した福島県の水原ダムと共に事業見直しにより中止された多目的ダム事業の端緒である。 |    |
| 石川 | 熊木川 | 熊木川 | 河内ダム | ロックフィル | 52.0 | 8,700 | 石川県 | 石川県鹿島郡中島町（七尾市）河内地先に1973年より計画された補助多目的ダム。熊木川の洪水調節と流水の正常な機能の維持、七尾市と鹿島郡中島町・鹿島町（中能登町）・能登島町（七尾市）の1市3町に対する上水道供給が目的であった。事業着手から長年進捗せずダム事業見直し政策の中で本事業も再評価対象となる。再検討の結果ダム事業以外の治水対策が費用対効果で優位性があり、当初計画に比べ将来的な上水道需要も減少したという理由で1998年に事業は中止された。 |    |
| 石川 | 米町川 | 米町川 | 米町川ダム | ロックフィル | 26.0 | 6,500 | 石川県 | 読みは「こんまちがわダム」。石川県羽咋郡志賀町梨谷地先に1975年より計画された補助多目的ダム。米町川の洪水調節、流域農地への灌漑、志賀町への上水道供給、能登中核工業団地への工業用水道供給が目的であった。しかし1990年の段階で事業が休止しており、最終的に事業は中止となった。 |    |
| 石川 | 羽咋川 | 子浦川 | 所司原ダム | ロックフィル | 46.0 | 6,650 | 石川県 | 石川県羽咋郡志雄町（宝達志水町）所司原地先に1974年より計画された補助多目的ダム。羽咋川総合開発事業として子浦川・羽咋川の洪水調節と流水の正常な機能の維持、羽咋市と志雄町に対する上水道供給が目的であった。事業着手から長年進捗せずダム事業見直し政策の中で本事業も再評価対象となる。再検討の結果ダム事業以外の治水対策が費用対効果で優位性があり、当初計画に比べ将来的な上水道需要も減少したという理由で1998年に事業は中止された。 |    |
| 石川 | 御祓川 | 砂田川 | 千野ダム | ロックフィル | 29.5 | 4,150 | 七尾市 | 石川県七尾市千野町地先に1978年より計画された上水道専用ダム。地下水くみ上げ過剰による地盤沈下が深刻だった七尾市の水供給体制を地下水依存から脱却するため、老朽化していた農業用ため池である国分の池を再開発してダム化し新規上水道の水源確保を目的としていた。1980年より事業に着手し1983年に完成させる計画であり、多目的ダム化の構想もあった。しかし当初の完成予定から10年経過した1993年の段階においても事業着手の目途が立たず、最終的には事業は中止となった。 |     |
| 福井 | 九頭竜川 | 打波川 | 打波川ダム | 重力 | 120.0 | 56,000 | 建設省 | 福井県大野市下打波地先に1969年より計画されていた特定多目的ダム。九頭竜川総合開発計画の一環として九頭竜ダム（九頭竜川）・真名川ダム（真名川）に続く特定多目的ダムとして1979年の九頭竜川水系工事実施基本計画改定で正式に位置付けられた。九頭竜川の洪水調節と流水の正常な機能の維持、福井市などへの上水道・工業用水道の供給および福井県企業局による1万キロワット級の水力発電を目的としていた。完成すれば九頭竜川水系では屈指の規模となるが、予備調査に着手してから27年経過した1996年の段階においても正式なダム事業採択である実施計画調査着手に至らず、2007年策定の九頭竜川水系河川整備計画に明記されていないため計画は消滅している。 |    |
| 福井 | 佐分利川 | 田井谷川 | 田井谷ダム | ロックフィル | 50.0 | 1,683 | 福井県 | 福井県大飯郡大飯町（おおい町）川上地先に1982年より計画された利水専用の県営多目的ダム。灌漑および上水道供給を目的としていた。1997年の完成を目標としていたが事業は進捗せず中止となる。 |   |
| 福井 | 九頭竜川 | 高倉谷川 | 高倉発電所下部調整池 | ロックフィル | 140.0 | 16,000 | 北陸電力 電源開発 | 容量は有効貯水容量。福井県南条郡今庄町（南越前町）瀬戸地先、九頭竜川水系日野川に合流する九頭竜川の二次支流・高倉谷川に計画された水力発電専用ダム。1974年より調査が開始され、1984年に一旦中断するが1992年より調査が再開された出力210万キロワットの揚水発電所・高倉発電所の下部調整池である。北陸電力と電源開発の共同事業として計画され、発生した電力は中部電力や関西電力にも融通される予定であった。しかし不況による長期間の景気低迷や省エネルギーの推進普及などによりピーク時電力需要が減少し、電気事業の環境変化も相まって事業が再検討され、2001年に計画は凍結された。 |  |
| 福井 | 九頭竜川 | 石徹白川 | 後野ダム | 重力 | 79.4 | 26,925 | 北陸電力 | 福井県大野郡和泉村（大野市）後野地先に1959年より計画された水力発電専用ダム。北陸電力による九頭竜川電源開発計画の一環として計画された。九頭竜川本流の長野（九頭竜）ダムと貯水を融通し、後野ダムから湯上発電所に導水し20万キロワットを発電すると共に、湯上発電所から調整池を経由して西勝原第三発電所へ導水・発電するというのが計画の骨子であった。しかし同時期に電源開発も九頭竜川電源開発計画を発表して競合、紆余曲折の結果九頭竜川電源開発計画は両社共同開発となり長野ダム以外は北陸電力担当で決定し後野ダム計画は進められた。ところが電力需要の変化に伴い通商産業省（経済産業省）が長野発電所による揚水発電への変更（現行計画）を指示。鷲ダム（九頭竜川）が電源開発により新たに計画され、石徹白川は電源開発が九頭竜ダム導水用として石徹白ダムを建設する計画に変更された。この計画変更に伴い1962年後野ダム計画は廃止となった。 |    |