stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
伊勢湾岸自動車道
歴史 > 第2名四国道の構想

伊勢湾岸自動車道は、もともとは交通渋滞の激しかった国道23号（名四国道）のバイパス「第2名四国道」として計画された。名四国道は名古屋市、四日市市を中心とする伊勢湾臨海部の重化学工業地帯開発の背骨として、飽和状態であった国道1号のバイパスとして建設された産業開発道路である。1963年（昭和38年）に一部供用され、1972年（昭和47年）に豊明市と四日市市を結ぶ道路となったが、交通量の増加と共にほどなく渋滞が慢性化した。第2名四国道はその補完道路としての役割を担うものとされた。
計画当初は名古屋環状2号線の海上部（東海市 - 海部郡飛島村間の名古屋港横断区間）と飛島村 - 三重県三重郡川越町間の第2名四国道を併せて東海市 - 川越町間の道路として一体的に計画された。その起源は1967年（昭和42年）の中部圏基本開発整備計画の策定時期までさかのぼる。さらに1968年（昭和43年）から1970年（昭和45年）にかけて、名古屋市と愛知県から相次いで公表された将来計画の中で、東海北陸自動車道や名阪国道（現・東名阪自動車道）の構想に混じって第2名四国道の整備構想および計画図までが具体的に示された。
また、建設省における幹線道路整備計画調査のうち、名古屋環状2号線海上区間については1969年度から調査開始されたが、1973年度以降は名四国道の混雑解消のほか、伊勢湾岸道路全体としての計画調査を行なう必要性から大規模特殊事業計画調査として取り上げられた。第2名四国道はこの調査の一環で具体化した。
第2名四国道は伊勢湾全体を俯瞰した場合、最も北に位置する。そして伊勢湾周辺地域の広域交通との有機的連結、工業や農業、観光における環境整備を兼ねることを目指して構想された道路の一部でもある。これは第2名四国道を伊勢湾上辺に計画し、さらに、志摩半島と渥美半島を連絡する長大橋も含め、名古屋、衣浦港周辺都市、豊橋、伊良湖、鳥羽、松阪、津、四日市、桑名の各都市を一本の道路で連絡することで、伊勢湾周辺を環状道路で囲うという壮大な構想の一環であった。この環状道路を当初は「伊勢湾岸道路」と呼んだ。やがて時代が下ると、東名高速、東名阪自動車道、伊勢自動車道を活用のうえ、現状道路と計画中の道路を有機的に結合し、この道路群の総称を伊勢湾岸道路とした。このように伊勢湾岸道路は複数の道路の総称であったが、特に建設省が伊勢湾岸道路を指す場合は第2名四国道である場合が多いことから、以下の解説では第2名四国道を伊勢湾岸道路と称して解説する。なお、1989年（平成元年）以後は、伊勢湾を一周する意味における伊勢湾岸道路は「伊勢湾環状道路」と名称を変更している。
この伊勢湾岸道路のうち、名古屋港横断区間（のちの名港トリトンの区間）については名古屋環状2号線と橋梁を共有し、上路4車線（伊勢湾岸道路）、下路6車線（名古屋環状2号線）のダブルデッキ道路として計画された。しかし、それに伴う事業費が三千数百億円以上と莫大で事業化の目処が立たないことと、将来予測交通量の減少を考慮して計画見直しを行ない、両道路を統合して、一層式往復6車線とした。
1976年度以降は、名古屋周辺道路網を構成する一道路としての位置付けから、名古屋港横断部を東は豊田付近で東名高速に、西は川越町を飛び越して四日市付近まで延長のうえ東名阪道路（東名阪自動車道）に接続する東名 - 東名阪連絡機能を持たせることになった。併せて豊田 - 四日市間の路線調査を行い、当初案は豊田 - 豊明間が道路規格第3種第1級4車線として東名高速豊田ICに直結、あるいは豊田IC付近にジャンクションを造成して直接乗入れをすることが検討された。豊明 - 大高（名古屋南IC付近）間は第3種第1級で国道23号（名四国道）を拡幅して往復8車線化、ないし上下2層（4車線+4車線）方式、大高 - 西2区（飛島IC）が名古屋環状2号線を利用して第2種第1級6車線、西2区 - 川越間が第3種第1級6車線、川越 - 四日市間が第3種第1級4車線として検討された。つまり構想当初から高速道路として検討された訳ではなく、国道23号に準じる道路規格として検討された（名四国道の道路規格は第3種第1級もしくは第4種第1級）。また予備設計のための測量調査、地質調査等が1970年（昭和45年）頃から開始され、1976年（昭和51年）には豊田 - 四日市間の全線に及んだ。なお、道路規格は計画の進展と共に見直され、名古屋環状2号線重複区間のみ第2種第1級、それ以外は第1種第3級（設計速度80 km/h）に統一されている。
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

画像左 : 名古屋港で船からトラックに積み替えられたコンテナは中部経済を支えるために各地へ輸送されるが、名四国道の渋滞によって物流が滞る問題があった。伊勢湾岸道路はその切り札と目された（飛島ふ頭、旧西4区のコンテナターミナル）。 画像右 : 日中の名四国道（名古屋市港区品川町付近）。1980年代半ばには既に物流動脈としての限界を露呈し、危機感が高まっていた。
このうち事業化が急がれるのが名古屋港横断区間であった。名古屋港は南部臨海工業地帯（南1区、南2区）と9号地、金城ふ頭、西部臨海工業地帯（西2区、西3区、西4区）を最短距離で結ぶ道路が無いうえに、中部圏随一の海上コンテナ流通基地である西部臨海工業地帯へのルートは常時混雑する名四国道のみであったことから、湾岸部を東西に貫く道路をどうしても必要としたのである。名古屋港は用地買収をほとんど必要としないなど早期建設の条件がそろっていたが、海上に橋をかけることで事業規模が大きく、海上区間の全線早期開通は困難であることから、地元要望が強い金城ふ頭 - 西2区間（名港西大橋）を先行開業させることになった。ただし、西大橋単独の開通であることから、通行台数は日1万台にとどまるとの予想を受けて片幅員で先行開業することになった。事業は日本道路公団による一般有料道路事業（名港西大橋本体）と、建設省による直轄権限代行事業（両端の取り付け道路）の合併施行とされ、名古屋市外縁を一周する延長66.2 kmの環状道路（国道302号）の一部としても建設された。
こうして1985年（昭和60年）3月に名港西大橋が先行開業し、この時は一般有料道路「名港西大橋」として供用された。
歴史 > 名港西大橋開通から海上区間事業化まで

名港西大橋は伊勢湾岸道路として最初の開通区間であるが、地元の強い要請で先行開通したとはいえ、西2区と金城ふ頭をつなぐだけの道路であることから、広域移動できる利便性はなかった。この利便性の無さに加えて、高額な通行料金（特定大型車1,400円）を徴収したことから、当てにしたトラックは西大橋を避けて今まで通り名四国道と国道1号を利用した。このことから利用台数は、当初計画の日8,900台を大幅に下回る1,700台と低迷し、その後年々1割程度の増加を見せたとはいえ、公団の有料道路事業としては最悪の成績であった。そして国道23号（名四国道）の道路混雑（当時の1日交通量約9万台）は相変わらずで、渋滞による経済損失と併せて大型車両の混入率が高いことから道路施設の老朽化を促進させることになった。常時混雑するために補修による通行止めも叶わず、抜本的対策はバイパスルートの伊勢湾岸道路全線開通を待つ以外に打つ手がない状況であった。さらに、港と配送先を結ぶ道路が名四国道であることから、混雑によって物流が滞るという問題があった。こうした事情から伊勢湾岸道路の豊田 - 四日市間の全線開通が待たれることとなった。
伊勢湾岸道路は地域幹線の自動車専用道路でありながら、その重要性は国も認めるところであった。港湾物流の国道23号（名四国道）流入阻止を図り、名四国道の渋滞緩和を図る目的と並んで、東名、名神の代替ルートとしての役割、名古屋港と背後地の各事業所を円滑に連絡する役割、名古屋環状2号線の一部区間として、名古屋へ集中する交通を分散導入する役割など、多方面に渡る目的のために計画された道路であることから、内需拡大の効果は絶大と踏んだ政府は緊急経済対策として伊勢湾岸道路の早期建設を目指すとした。ただし、名港中央大橋と名港東大橋の建設には莫大な資金を要することから、財政再建中の国の懐事情も勘案の上、民間による資金援助を早期事業化の前提条件とした。
国に対して伊勢湾岸道路早期着工を陳情してきた愛知県や地元経済界は、突然降ってわいた伊勢湾岸道路早期事業化という条件をむげに逃すことはせず、国の資金援助要請を受け入れることにした。だが、民間の資金協力区間、すなわち資金調達に目処が立っている区間は海上区間の東海 - 金城ふ頭間の約5 kmのみで、他は「段階的な整備」という曖昧な表現にとどめられた。しかしながら、「段階的な整備」とされる陸上区間の建設が伴ってこそ伊勢湾岸道路の採算の見通しが得られる訳で、名港3大橋だけ開通しても赤字に泣くことは明らかであるとして、自治体や経済界はあくまで全線着工を要請した。これに対して建設大臣は陸上区間の事業化にも言及したが、それもまずは都市計画決定を行なってからとの断りを入れ、当面は民間資金活用による名港2大橋建設を推進することとなった。そして後回しにされた陸上区間について建設省は、海上区間と同様に日本道路公団の一般有料道路事業として逐次事業化を図り、出来るだけ早期に豊田 - 四日市間の全線が完成するように検討するとした。
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

東海 - 金城ふ頭間に建設された名港中央大橋（左）と名港東大橋（右）。1987年（昭和62年）11月に一般有料道路事業として事業許可された。1985年（昭和60年）開通の名港西大橋と併せて、豊田 - 四日市間の全線に先駆けて事業化されたことが後年、伊勢湾岸自動車道の東海 -  飛島間のみが一般有料道路として存在する遠因となった。
こうして1987年（昭和62年）11月、政府は日本道路公団に対して東海 - 金城ふ頭間の事業許可を下し、供用済の金城ふ頭 - 飛島間（名港西大橋）と併せて、東海 - 飛島間が伊勢湾岸道路全区間に先駆けて事業化された。この時も名港西大橋同様、一般国道302号の一般有料道路事業（日本道路公団）と直轄国道整備事業（建設省）による合併事業とされた。このように整備の緊急性から真っ先に一般有料道路として事業化された東海 - 飛島間であったが、このことが後年、豊田 - 四日市間の高速自動車国道の概ね中間地点に、一般有料道路が孤島のように存在する遠因ともなった。
伊勢湾岸道路が計画具体化した頃、国は長期的視野からまとめた国土開発の指針となる第四次全国総合開発計画（四全総）の構想を具体化しつつあった。四全総は、特定地域における諸機能の過度の集中を避け、特色ある機能を持つ多くの極が成立することで、地域間、国際間で相互に補完、触発して国土形成を図ろうとする地方重視型の計画である。計画策定当時（1980年代半ば）は貿易摩擦問題および急激な円高の進行によって輸出（外需）依存型から内需依存型の社会に転換する必要が生じたことで、東京一極集中から多極分散、各地方域内の交流が必要とされた。こうしたことから国土の均衡ある発展を図るために地域主導の地域づくりを目指し、その一環としてどの地域に対しても多角的で広域的な交流を可能とする「全国一日交通圏」を構築するとした。その内容とは、全国の主要都市間の移動に要する時間を概ね3時間以内、地方都市から複数の高速交通機関への接続時間を1時間以内にすることを目指すもので、そのために航空、新幹線、高速道路など交通網の整備が計画され、中でも高速道路網の計画は、7,600 kmの全国高規格道路網に6,220 km付加して約14,000 kmに拡充する計画であった。
この大規模な国家プロジェクトがこのタイミングで策定されたことが、後の伊勢湾岸道路計画の方向を大きく変えることになった。上記の通り、伊勢湾岸道路全区間の建設計画までは示されなかったが、このあと事態は急展開の様相を見せ、四全総と絡めて留保扱いの陸上区間の建設が急速に具体化することになった。
路線状況 > 車線・最高速度

| 区間 | 車線 上下線=上り線+下り線 | 最低速度 | 最高速度> 大特・三輪・牽引 | 最高速度> 大型貨物 特定中型貨物 | 最高速度> 左記を除く車両 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 豊田東JCT - 豊田JCT （高速自動車国道） | 8=4+4 | 50 km/h （法定） | 80 km/h (法定) | 90 km/h （法定） | 100 km/h （法定） |
| 豊田JCT - 東海IC （高速自動車国道） | 6=3+3 | 50 km/h （法定） | 80 km/h (法定) | 90 km/h （法定） | 100 km/h （法定） |
| 東海IC - 飛島IC （自動車専用道路） | 6=3+3 | 50 km/h （指定） | 80 km/h （指定） | 80 km/h （指定） | 100 km/h （指定） |
| 飛島IC - みえ朝日IC （高速自動車国道） | 6=3+3 | 50 km/h （法定） | 80 km/h (法定) | 90 km/h （法定） | 100 km/h （法定） |
| みえ朝日IC-四日市JCT (高速自動車国道) | 8=4+4 | 50 km/h （法定） | 80 km/h (法定) | 90 km/h （法定） | 100 km/h （法定） |
路線状況 > 幾何構造

第二東海自動車道（新東名、第二東名）および近畿自動車道名古屋神戸線（新名神、第二名神）は通過する地域の特性に合わせて幾何構造基準が定められている。これは1990年（平成2年）8月6日付建設省道路局長、都市局長名の通達によるものである。基準はA規格（大都市圏間）、B規格（大都市圏内周辺部）、C規格（大都市圏内中心部）の3タイプがあり、それぞれ異なる車線幅員、路肩幅員、曲線半径、縦断勾配などが規定されている。この内、豊田市 - 四日市市間に敷設された伊勢湾岸自動車道はC規格に該当し、伊勢原市 - 豊田市間および四日市市 - 城陽市間の道路と比べて設計速度は低めに抑えられている。
| 道路の存する地域 | 道路の規格 | 道路の区間 | 設計速度 | 路肩幅員 | 中央帯幅員 | 曲線半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大都市圏間 | A規格 | 伊勢原市付近 - 豊田市付近 | 140 km/h (120 km/h) | 左3.25 m以上 右2.0 m以上 | 7.5 m以上 | 3000 m以上 |
| 大都市圏間 | A規格 | 四日市市付近 - 城陽市付近 | 140 km/h (120 km/h) | 左3.25 m以上 右2.0 m以上 | 7.5 m以上 | 3000 m以上 |
| 大都市圏内周辺部 | B規格 | 横浜市付近 - 伊勢原市付近 | 120 km/h | 左3.25 m以上 右1.75 m以上 | 6.0 m以上 | 1800 m以上 |
| 大都市圏内周辺部 | B規格 | 城陽市付近 - 神戸市付近 | 120 km/h | 左3.25 m以上 右1.75 m以上 | 6.0 m以上 | 1800 m以上 |
| 大都市圏内中心部 | C規格 | 東京都付近 - 横浜市付近 | 100 km/h | 左3.25 m以上 右1.75 m以上 | 4.5 m以上 | 1100 m以上 |
| 大都市圏内中心部 | C規格 | 豊田市付近 - 四日市市付近 | 100 km/h | 左3.25 m以上 右1.75 m以上 | 4.5 m以上 | 1100 m以上 |

（表典拠：『高速道路と自動車』第43巻第9号（2000年9月）公益財団法人高速道路調査会、37頁）
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

画像左:刈谷PA付近から名古屋港方面を望む。路線は一部区間で曲線半径が小さく、蛇行型となっている。 画像右:ダイヤモンド型を採用した豊田南IC。愛知県道56号名古屋岡崎線と直接接続し、国道419号、国道155号、衣浦豊田道路と間接接続する。
車線幅員は第二走行車線（中央車線）のみ3.75 m、両端は3.5 mである。路肩幅員は第二東名、第二名神の規格よりも狭く、中央帯幅員は概ね3.5 m、最小曲線半径も700 m付近（豊田JCT - 豊田南IC、刈谷PA - 名古屋南IC、みえ川越IC - 四日市JCT間）とC規格の半径1100 m付近という条件をクリアしない。よって、厳密にはC規格に当てはまらず、従来の道路規格第1種第2級クラスとなっている。補助車線のある豊田東JCT - 豊田JCT間を除いて全線6車線、設計速度は100 km/hである。6車線が採用されたのは、当該道路が伊勢湾周辺各都市の発展上、重要な位置付けにあり、その重要性に鑑みて定常時走行が可能な状態を確保するためである。
路線は豊田市と四日市市を東西に貫くも、路線形状は上述通りカーブ区間が一定の割合を占める。制限速度100 km/hの高速道路でありながら蛇行型が取り込まれたのは、他の自動車専用道路、国道との機能的な連絡、沿線集落への影響を最小限に抑えること、地形および地物（河・植物・建築物）への配慮等を勘案した結果である。
都市圏に敷設された伊勢湾岸自動車道は多数の一般道路と並行することが特徴で、路線はそれらの道路と機能的に連絡する。インターチェンジ形式は主としてダイヤモンド型を採用し、加えてインターチェンジ間隔が短いなど都市型高速道路の様相を呈している。豊田JCTから四日市JCTの場合、約50 kmの区間にインターチェンジは13か所あり、平均で約3.8 kmおきに設置され、最も短い場合は2.4 km（名古屋港横断区間）とその短さが際立っている。なお、これらの並行する一般道路の一部は伊勢湾岸自動車道建設にあたって都市計画変更を行ない、道路幅の拡大を行なっている。並行区間には地先道路、および歩道、一部に植樹帯を設けている。
愛知県道56号名古屋岡崎線（刈谷PA付近）
国道23号名四国道（豊明IC付近）
国道302号（東海IC付近）
愛知県道71号名古屋西港線（湾岸弥富IC付近）
愛知県道103号境政成新田蟹江線（弥富木曽岬IC付近）
国道1号北勢バイパス（みえ川越IC付近）
なお、伊勢湾岸自動車道は当初、基本往復4車線、設計速度80 km/hの自動車専用道路「伊勢湾岸道路」として計画され、その後規格アップのうえ高速自動車国道に編入されている（歴史節で詳述）。このように木に竹を接ぐがごとく、元々規格の低い伊勢湾岸道路をハイスペックの第二東名、第二名神に接いだ結果として、設計速度の不均衡が生じ（新東名、新名神140 km/h、伊勢湾岸100 km/h）、なおかつ伊勢湾岸道路が名二環と東海環状自動車道の円環の一部を兼ねることもあって、将来的に交通量をさばききれなくなると予想された。その打開策として1994年（平成6年）に第二伊勢湾岸道路が計画され、当時の愛知県知事の弁ではこちらを本命の第二東名、第二名神と位置付け、伊勢湾岸道路の第二東名、第二名神は暫定形であるとした。第二伊勢湾岸道路は「名古屋三河道路」「四日市湾岸道路」のセットで、第二東名の岡崎付近から知多半島を横断、名古屋港の高潮防波堤とポートアイランドに沿って木曽岬に至り、以西は四日市市沖までを結ぶ道路として計画されたが、財源面で課題が多く、実現には紆余曲折が予想された。のちに愛知県の地域高規格道路の候補路線となったが、事業化にはほど遠いのが実情である。
路線状況 > 道路施設 > サービスエリア・パーキングエリア

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

湾岸長島パーキングエリア（左）と刈谷パーキングエリア（右）。
伊勢湾岸道ではサービスエリア (SA) は設けられておらず、刈谷パーキングエリア (PA) と湾岸長島PAの2つのパーキングエリアがある。どちらも売店とレストラン（刈谷PAのレストランは隣接するハイウェイオアシス内）があり、ガソリンスタンドが刈谷PAに設置されている。24時間営業は、刈谷PAのガソリンスタンドと刈谷PAのハイウェイオアシス内にあるファミリーマートのみ。いずれも中日本エクシスとは一切関係ない。なお、刈谷PAには、集客性に優れ、地域のランドマークともなることから観覧車を設置しており、高速道路からよく目立つ場所に置きたいとのことで、下り線側パーキングエリア付近に敷設されている。
路線状況 > 道路施設 > 主な橋

伊勢湾岸自動車道は伊勢湾北端を通過することから、名古屋港をはじめ、伊勢湾に注ぐ大規模河川を横断するための橋梁が複数設けられている。なかでも、名古屋港を横断する3つの斜張橋（名港トリトン）と木曽川、揖斐川を渡河する2つのエクストラドーズド橋（トゥインクル）、矢作川に架かる豊田アローズブリッジが代表的である。本節では主として陸上高架橋について解説する。海上、河川に架かる下表の6橋についてはそれぞれの項目を参照されたい。ただし河川に架かる橋の景観的配慮、生態系への配慮については本項の環境対策節で簡潔に解説する。
豊田アローズブリッジ
名港東大橋
名港中央大橋
名港西大橋
湾岸木曽川橋
湾岸揖斐川橋
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区間 | 構造物名 | 長さ | 形式 |
| 豊田東JCT - 豊田東IC | 豊田アローズブリッジ | 820 m | PC・鋼複合斜張橋 |
| 東海IC - 名港潮見IC | 名港東大橋 | 700 m | 鋼斜張橋 |
| 名港潮見IC - 名港中央IC | 名港中央大橋 | 1170 m | 鋼斜張橋 |
| 名港中央IC - 飛島IC | 名港西大橋 | 758 m | 鋼斜張橋 |
| 弥富木曽岬IC - 湾岸長島IC | 湾岸木曽川橋 | 1145 m | PC・鋼複合エクストラドーズド橋 |
| 湾岸長島IC - 湾岸桑名IC | 湾岸揖斐川橋 | 1397 m | PC・鋼複合エクストラドーズド橋 |

当該道路はそのほとんどが市街地を通過することから、路線も高架橋主体である。そして当該道路は第二東名（新東名）、第二名神（新名神）の一部であることから、第二東名と第二名神に課せられた低コスト化および工期短縮の要請を反映することになった。そのために木曽川、揖斐川横断ではエクストラドーズド橋を採用し、陸上高架橋ではPC箱桁橋を採用したほか、鋼橋では主桁本数を削減して人件費抑制に努めた。これは、人件費が鋼材価格よりも低かった時代の工法をそのまま人件費が鋼材価格を上回る時代に応用すると、溶接に要する期間が長引くことで人件費が高額となることから、溶接箇所を出来るだけ減らすために主桁本数の削減に踏み切ったのであった。なお、鋼材の組み立て方法として、ボルト接合よりも現場溶接を優先するのは、塗膜の劣化は添接部から発生するというデータに基づくからである。
また、PC箱桁橋においては、主桁を輪切りにしたブロック（セグメント）を現場ヤードで製造しながら直接架橋地点に輸送してケーブルで継ぎ合わせるプレキャストセグメント工法（Pre-Cast:あらかじめ製作された、Segment:分割された部材）を採用した。当該工法は道路建設に一貫生産ラインの工場を持ち込んだようなもので、橋脚建設近傍の広大な敷地内で次々と輪切りのPC箱桁が大量生産され、従来型の手作りの部分が多かった橋の建設はライン化されることで人件費低減につながり、併せて品質のばらつきや天候による工事日程の遅れも回避されることとなった。さらに、橋脚等の下部工とセグメントが同時進行で仕上がるために工期の大幅短縮に寄与した。特に有料道路事業では安価な建設費で早く造って早く供用することが命題であるため、当該工法はこの点でも大変有利であった。
こうした利点の多いプレキャストセグメント工法も、施工延長が長く取れないことや、セグメント製作ヤードが確保できない等の理由により、これまで大規模に採用された例は少なかった。しかしながら、第二名神区間の湾岸弥富IC付近 - みえ川越IC間では本線に隣接、ないし近接して広大なストックヤードの確保が可能で、かつ大型トレーラーにおけるセグメントの運搬が可能であること、また、河川横断区間を除いて支間をコントロールする物件が少ないことで、ほぼ同一支間、同一形式の橋梁を連続させられること（弥富高架橋で1.5 km）があることも踏まえて大幅採用に踏み切ったものである。特に長島高架橋のストックヤードは、湾岸長島パーキングエリア、インターチェンジとなる用地を有効活用している。
なお、みえ川越IC - みえ朝日IC間の古川高架橋は、市街地に建設されることもあって広大なヤードの確保が不可能であった。ヤードが確保出来ないことは、工場でセグメントを製作のうえ現場まではトレーラーによる運搬となるが、従来型のセグメントは巨大かつ80トンの重量があり、このままでは法的な制約から公道による輸送は不可能である。よって本高架橋では、セグメントを3分割のうえ最も重量のある中央部を30トン以下まで軽量化することで公道輸送を行なうこととした。この結果、弥富、長島高架橋では本線直近のストックヤードからの輸送であったものが、古川高架橋では本線からおよそ遠く離れた滋賀県神埼郡能登川町（現、東近江市）や三重県多気郡明和町の工場からの公道輸送を可能とした。古川高架橋の成功は現場近傍にヤードを確保出来ない市街地や山間部でもプレキャストセグメント工法による構築の可能性を示すことになった。また、豊田市の一部と安城市内の通過ルート（上和会高架橋、安城高架橋）も市街地を通過するため、セグメントは工場直送とされた。ただし古川高架橋と異なり、セグメントは片幅員2箱桁により構成されている。よって幅員31 mの断面に4つのセグメントが居並ぶ特異な光景となっているが、これも工場製作と公道輸送を可能とするために知恵を絞った結果である。
セグメント両側の壁面を「ウエブ」と呼ぶが、これがコンクリート製である場合はコンクリートウエブ、鋼板製で波形である場合は波形鋼板ウエブと呼ぶ。湾岸弥富IC - 弥富木曽岬IC間ではこの波形鋼板ウエブが支間長の長い区間で採用された。波形鋼板ウエブの特徴はコンクリートウエブに比べて10 - 20 %軽量化できることから主桁の自重を抑えて支間長を長く取れること、および波形であることでせん断や座屈に対して高い耐荷力を発揮できることである。だが当該区間で波形鋼板ウエブが採用されたのは主として外ケーブルと内ケーブルの施工性によるものである。支間長の長いプレキャストセグメント工法の場合、コンクリートウエブではケーブル本数が多く、これが中間支点へのケーブル定着が複雑化して施工が困難と判定され、結果的にケーブル本数が少なくて済む波形鋼板ウエブが採用された。採用に先立って同方式で施工された東海北陸自動車道本谷橋のデータを参考として、プレキャストセグメント工法としては世界初の波形鋼板ウエブによる工法が確立された。
両端のリブが特徴的な古川高架橋。周辺景観との調和のため、リブは曲線とした。
幅員31 mの道路内に箱桁が4つ居並ぶ安城高架橋。
プレキャストセグメント工法による曲線形状と勾配が特徴の川越高架橋（みえ川越IC付近）。
鍋田高架橋の支間長の長い区間では波形鋼板ウエブを採用した。
湾岸長島PA（下り線側）の展望台には第二名神建設で使われたものと同型のセグメントが使用されている。
路線状況 > 土工区間

路線に占める橋梁の比率が圧倒的に高い伊勢湾岸自動車道であるが、土工（盛土）区間も少なからず存在する。起点の豊田東JCT、豊田東IC、刈谷PA、名古屋南JCT/IC、終点の四日市JCT付近に設けられている。
土工区間で特筆することは、2003年（平成15年）に開通したみえ朝日IC - 四日市JCT間においてコンポジット舗装の試験施工が行われたことである。コンポジット舗装とは、交通量の多い重交通路線において、度重なる通過車両の荷重により路面が変形することを抑えるための、鉄筋コンクリートを活用した舗装のことである。最下層の路盤と最上層のアスファルトの間に鉄筋コンクリート版を挟むことで、走行性と耐久性、容易な補修作業を実現できるものとされる。舗装とは、いくつもの層によって構成されており、従来は下層に石（砂利）の層を幾重にも築き、上層にアスファルトを敷き詰める工法が主流であった。やがて1980年代半ばも過ぎる頃、高速道路において流動わだち掘れが発現し、これに伴う路面の変形が表層以下の深い層まで達することが確認されるに至り、高速道路の土工区間において何らかの対策を講じる必要に迫られた。それというのも、路面の変形が上層だけならばアスファルトの打替えだけで済み、比較的短期間で修繕可能であるが、変形が路盤等の下層まで及ぶと長期間の工事が必要となり、通行止めないし、昼夜連続規制などの対処が必要となって渋滞が避けられない状況となる。従来の舗装技術では短期間の変形が伴うことから、長期的耐久性に優れ、メンテナンスに要する費用低減に資するコンポジット舗装に注目があつまることとなった。
高速道路におけるコンポジット舗装の先駆は、1990年（平成2年）11月開通の山陽自動車道の河内IC - 西条IC間である。アスファルトの下に鉄筋コンクリート版を15センチメートルの厚さで構築したが、アスファルト舗装に対して高い耐久性を示したものの、補修を要するひび割れ（クラック）が発生するなど課題が残った。引き続きコンポジット舗装のデータ収集のために館山自動車道、山陽自動車道の別区間で試験施工のうえ継続調査した結果、コンポジット舗装の流動わだち掘れの進行量は通常のアスファルト舗装の半分以下、ひび割れの速度も抑えられ、補修サイクルはアスファルト舗装の1.5倍以上長く設定出来ることなどが判明し、併せてコンポジット舗装の設計手法が確立されるに至った。この新しい設計基準において長期耐久性の試験施工区間に選ばれたのが伊勢湾岸自動車道のみえ朝日IC - 四日市JCT間における土工区間であった。特に本区間が選ばれたのは、東に第二東名（新東名）、西に東名阪自動車道に挟まれることから、最新の設計によるコンポジット舗装における重交通が期待できるためである。
本区間におけるコンポジット舗装の目的はあくまで長期耐久試験であることから、従来の通常舗装とコンポジット舗装との比較検証が必要なこともあって、四日市JCTのCランプを通常舗装に、Dランプをコンポジット舗装とした。比較をほかのランプや本線ではなく、CとDのランプによった理由は、高盛土区間があり、交通量も多く（伊勢湾岸自動車道と東名阪自動車道亀山方面の相互交通）、車線利用状況の相違が本線よりも少ないためである。一方で本線は原則的にコンポジット舗装としたが、土工区間と橋梁が交互に連続することからコンポジット舗装は数か所に分断された。このコンポジット舗装は名古屋南JCT/IC付近の土工区間でも採用されている。
路線状況 > 環境対策

伊勢湾岸自動車道は都市圏に敷設されていることもあって路線の大部分が都市計画区域に跨がり、そのため環境影響評価（環境アセスメント）を実施のうえ都市計画決定を行なっている。
環境影響評価の実施は高速自動車国道の新設において義務づけられているもので、開発を決定する前に公害の防止、自然環境保全の観点から調査、予測のうえ、代替案を検討し、その選択過程を公衆に情報公開して意見表明の機会を与え、それを踏まえて最終的な意思決定に反映させるために行なっている。都市計画手続きはこのアセスメント手続きと同時に実施されている。これらの手続きを通すことで、沿道住民に対しての情報公開と事業に伴う環境リスクを明らかにしている。高速道路を造ろうという時に、完成してから公害の存在や自然破壊に気づいても遅いことから、公害や自然破壊に至らないかを計画段階で見極めることが環境影響評価実施の意義である。
なお、唯一都市計画決定されていないのは木曽岬干拓地と木曽川横断区間約2.6 km（弥富木曽岬IC付近 - 湾岸長島IC付近）で、当区間のみ事業アセスメント対象とされた。都市計画未決定の理由は定かではないが、1960年代に発現した三重県と愛知県の木曽岬干拓地における県境問題に原因があるとされる。
以下、伊勢湾岸自動車道の環境対策を列挙する。
路線状況 > 環境対策 > 騒音・日照対策

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

画像左:大型分岐型遮音壁の実物大モデル（豊田市花園町の若園緑地）。背後は当該遮音壁を用いた伊勢湾岸自動車道の豊田南IC付近。画像右:先端部をトナカイの角のように左右に分岐させることで、音の多重回帰、相互干渉作用を生じさせることで騒音を低減する。
伊勢湾岸自動車道として最初に供用された東海市、大府市では通過ルートを対象とした環境アセスメントを実施したところ、場所によっては環境保全目標の50ホンを上回ることが明らかとなった。このことから、先折れ式の高層遮音壁（高さ8 m）を連続設置して目標値以下に押さえ込むことになった。これは地元住民を対象とした説明会で明らかにされた。なお、沿線は電波障害も懸念されることから、有線化対策工事も実施している。また、路面はタイヤ音と路面水を吸収する舗装を施し、走行音の低減に努めた。
後年開通した名古屋南JCT以東は日本道路公団とブリヂストンが共同開発した大型分岐型遮音壁を採用し、先折れ式と比較してコスト3割減と経済性が向上した。一見するとY字型に見える遮音壁だが、先端部でさらに細かく分岐している。音波は障害物に接触するとその裏に回り込もうとする回折という性質があり、音波はその性質から大型分岐型遮音壁の枝分かれした先端部分を何度も回り込みながら進むことになる。結果、長い距離を進むことになり、その間に先端部に貼り付けられた吸音材によって騒音が吸収されていく仕組みである。また、枝分かれした先端部を通過することで反響した音が互いに打ち消し合う「干渉」効果もある。当該遮音壁の施工に先立ち、第二名神の弥富市内の区間で試験施工を行なってから第二東名の本区間で施工された。なお、名四国道との併走区間は環境影響評価書でも要騒音対策区間としてリストアップされて沿道全域にわたって遮音壁を設置して騒音レベルを環境保全目標値内に押さえ込むことが明記され、当該区間では重点的に大型分岐型遮音壁が設置されている。
遮音壁には近隣の日照を考慮して主に北側にはポリカーボネートによる大型の透光版を設置したほか、南側にはドライバーの閉塞感を緩和するために小型の透光板を設けた。
路線中、住民交渉で難航したのが豊田市花園町、吉原町の住宅地帯通過ルートである。閑静な住宅街に高速道路と並行する一般道路が建設され、それが街を分断することもあって建設阻止に向けた動きが特に強かった。環境アセスメントでは当該地域一帯は高速道路、県道共に騒音抑制のための遮音壁を設置することが明記された。だが、住民側はそれでは不十分として騒音、排気ガスを封じ込めるために地下トンネル化を要望するも、公団は応じず膠着状態が続いたが、都市計画で2.5 mと決定された植樹帯を大幅に拡幅することで住民の譲歩を引き出した。これは並行する一般道路を高架下に入れ込むことで、両サイドの空いたスペースを植樹帯に転用したものである。さらに市によって側道の外側に緑地帯を整備することも併せて決定された。なお、公団は施行命令を受けてから建設予定地に立ち入って設計のための測量はじめ諸々の調査を行ない、その上で設計協議に合意した地域から用地買収に取りかかる。第二東名では1994年（平成6年）から調査が始まったが、当該地域は公団の立ち入りを拒否し、ようやく調査の目処が立ったのは上記の緑地帯拡幅を公団が受け入れた1997年（平成9年）末のことであった。
四日市市では1980年代後半に伊勢湾岸自動車道（第二名神）とは全く関係ない場所（四日市市三滝台）で道路建設に対する抗議が行なわれた。これは閑静な住宅街の隣りを国道1号北勢バイパスが貫くことに対する抗議であったが、北勢バイパスが川越町と朝日町、四日市市の一部区間で第二名神と重複、一体的に計画されていたことから、抗議による計画遅延は第二名神の都市計画決定に影響を及ぼすことになった。県は遮音壁設置で二酸化窒素濃度の環境保全目標をクリアできると主張したが、住民側は反対姿勢を崩さないことから県は住民の同意は無理と判断、都市計画の諮問に移行した。結果、当初予定の1989年（平成元年）12月の都市計画決定が一年遅れの1990年12月にずれ込むことになった。伊勢湾岸道路の三重県サイドの都市計画決定が愛知県（1989年5月決定）より遅れたのはこうした事情からである。
先折れ式遮音壁区間を市街地より望む。住宅街に隣り合うため騒音レベルを基準値以下に押さえ込んでいる（東海市名和町）。
道路幅員約95 mの国道23号名四国道並行部。この付近は特に騒音公害が心配され、第二東名、国道23号共に遮音壁で覆われた（名古屋市緑区）。
先折れ式遮音壁の北側は透光版を採用して近隣の日照に配慮（東海市名和町）。
豊田市花園町通過区間は植樹帯の幅員が大幅に拡大された。
高速道路と一体的に計画された北勢バイパス。住民抗議によって第二名神の都市計画決定が遅れた（三重郡川越町）。
路線状況 > 環境対策 > 景観

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

画像左:PAと併せてハイウェイオアシスとして岩ヶ池公園と一体的に整備された刈谷ハイウェイオアシス。画像右:テクノフォレストのデザインコンセプトを採用した豊田JCT。橋脚を樹木に見たてている。
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

木曽川橋と揖斐川橋の主塔とケーブルは歌川広重の東海道五十三次「七里渡口」に描かれた帆掛け船をイメージしている。
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

画像左:矢作川沿い、および明治用水の右岸取水口付近に敷設された水源公園。付近は水辺環境と一体化している。画像右:豊田アローズブリッジ主塔。水源公園を含めた周辺景観に配慮して水滴をモチーフにしたデザインを採用。
路線は刈谷市内で洲原風致地区の南端を通過する。ここは刈谷市における景勝地であるが、そのために道路高さを極力抑えて景観に配慮している。この付近には岩ヶ池公園と刈谷パーキングエリア (PA) が敷設されているが、もともと沿線にPAを併設する計画はなく、構想が出されたのは第二東名の施行命令が下された1993年頃であった。その有力候補地として刈谷市が選定されたが、従来型のPAは閉鎖的で地元に恩恵を与える効果は無かった。そこで刈谷市は地元にもメリットを与えるために洲原風致地区と一体的に整備することで来客を増やそうとする「ハイウェイオアシス」構想を策定するに至った。そのために岩ヶ池による水辺環境や丘陵の緑を生かし、刈谷市をアピールするにふさわしい景観を目指すための植栽計画や公園形成を行なうこととした。なお、PAは当初、付近住民の交流も考えて高架構造を検討したが、最終的に土盛り構造とされている。
東名高速と接続する豊田JCTは視界の開けた田園風景のただなかに建設され、ジャンクションのデザイン展開にあたっては、この田園風景と巨大人工物の共存、風景づくりが念頭に置かれた。担当デザイナーは橋脚が林立し、その上を道路が駆け巡るジャンクションに悠久の深い森のイメージを掛け合わせて「テクノフォレスト」（Techno forest:構造物の森）というデザインコンセプトを提案した。そこでJCTの森の樹木を表現する手法として、周辺景観と融合する6色を選んでコンクリート製橋脚に着色することにしたが、着色は塗装によらず、顔料をコンクリートに練り込むことで素材感を表現した。顔料は3色を用意のうえ、これを混ぜ合わせて6色に生成し、これをおおまかに3パターン（明るい橙色〈ライトテラコッタ〉、澄んだ黄金色〈ハニーゴールド〉、爽やかなミントの葉の色〈グレイッシュミント〉）にカテゴライズした。これをJCTの中心から同心円状に展開するグラデーションで表現、さらに橋脚に載る主桁は空色を採用して自然の森のように木々の上に広がる大空を表現した。
木曽川、揖斐川に架かるエクストラドーズド橋の景観設計にあたっては、かつて江戸時代にこの付近が東海道五十三次の海路として栄えた歴史に留意することとした。そのことから「七里の渡し」と称した船が帆に風をたなびかせながら航行していたイメージを元に橋梁のデザイン設計を行なうことになった。イメージのベースとなったのは歌川広重の東海道五十三次「七里渡口」に描かれている帆掛け船とした。よって、エクストラドーズド橋の主塔形状とケーブルはこの帆掛け船をアレンジしたものとなっている。ケーブルカラーが白とされたのも帆のイメージに近づけるためである。
自然と人工物を調和させるというテーマは矢作川を横断する豊田アローズブリッジにも適用された。水辺環境をイメージして「アクアリズム」というテーマを設け、水の持つ透明感や水が曲線を描きながら流れるイメージを表現した。
大府市から東海市に至る東海大府高架橋では、橋脚と遮音壁も含めて同一デザイナーに依頼して一体感を持たせた。橋脚はスリムにデザインされ、縦方向に複数のスリットが入った。従来の橋脚と異なり、デザイン的に細くなった橋脚に施工業者は「こんなに細くていいのだろうか」と心配になったとされる。施工側はそのデザインを表現するためにガムテープ、目地棒を駆使して凹凸型に仕上げるなど手間をかけ、なおかつ工事の前年に発生した阪神・淡路大震災による現地の橋脚倒壊を教訓として、強度を増す一環として配筋が複雑化したことから、業者にとっては負担の大きい工事となった。
豊田JCTのカラーコンクリートと空色の主桁。
風致地区の岩ヶ池。景観に配慮して高速道路の高さを抑えた（右奥）。左奥は刈谷PA。
洲原風致地区の景観に配慮してその付近は桁高さを抑え、デザインにも気を遣った。
東海大府高架橋は遮音壁と橋脚を同一デザイナーが一体的にコーディネイトした。
東海大府高架橋の溝型デザイン処理。ガムテープや目地棒を使って製作。
路線状況 > 環境対策 > 生態系

愛知県弥富市の通過ルートは一部が鳥獣保護区に指定されており、なかでも愛知県弥富野鳥園に隣接することから、車両ヘッドライトから発する遺漏光が林縁部で繁殖したり休眠する鳥類へ影響を及ぼすことが懸念された。対策として園内に光が遺漏しないように高さ4 mの遮光フェンスの設置や高欄埋込み式照明灯の採用を行なった。なお、この付近には競走馬トレーニングセンターが隣接するため、上り線側の遮光フェンスは遮音壁仕様になっている。
矢作川は年間数百万匹の鮎が遡上する清流である。ここに建設された矢作川橋（豊田アローズブリッジ）は鮎の遡上を妨げないように主塔と橋脚位置を決定している。よって主塔2基の中間に位置する橋脚1基は河川の澪筋（みおすじ:船の通行に適する底の深い水路の筋）を避けて建設された。
木曽三川の河口付近は海苔と三重県桑名市の特産であるハマグリの養殖が行なわれている。そこを横断する湾岸木曽川橋と湾岸揖斐川橋（トゥインクル）は漁場への影響を最小限に食い止めるために橋脚の数を出来るだけ減らす工夫を行なっている（建設コスト低減も兼ねる）。そのために河川内の橋脚は川幅が約1 kmであるにもかかわらず、木曽川橋が4本、揖斐川橋が5本にとどめられた。なお、建設に当たっては工事が漁場に与える影響を把握するために伊勢湾内の水質を検査し、データは逐一漁業協同組合に公開した。
愛知県弥富野鳥園から見た伊勢湾岸自動車道。
矢作川の澪筋を避けて建設された中間橋脚（右側）。
路線状況 > 料金

高速自動車国道の区間と一般有料道路「伊勢湾岸道路」の区間で料金体系が異なる。
路線状況 > 交通量

24時間交通量（台）　道路交通センサス
| 区間 | 平成11（1999）年度 | 平成17（2005）年度 | 平成22（2010）年度 | 平成27（2015）年度 | 令和3（2021）年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 豊田東JCT - 豊田東IC | 調査当時未開通 | 17,256 | 25,089 | 025,302 | 073,849 |
| 豊田東IC - 豊田JCT | 調査当時未開通 | 29,931 | 39,517 | 041,737 | 082,029 |
| 豊田JCT - 豊田南IC | 調査当時未開通 | 42,290 | 73,661 | 088,144 | 095,215 |
| 豊田南IC - 刈谷SIC | 調査当時未開通 | 43,572 | 72,804 | 089,213 | 100,002 |
| 刈谷SIC - 豊明IC | 調査当時未開通 | 43,572 | 72,804 | 089,213 | 100,002 |
| 豊明IC - 名古屋南JCT/IC | 調査当時未開通 | 46,839 | 74,850 | 100,856 | 112,126 |
| 名古屋南JCT/IC - 大府第一IC | 02,827 | 47,073 | 72,095 | 101,019 | 097,319 |
| 大府第一IC - 大府第二IC | 02,827 | 47,073 | 72,095 | 101,019 | 088,964 |
| 大府第二IC - 東海JCT/IC | 08,043 | 46,640 | 71,183 | 083,133 | 097,909 |
| 東海JCT/IC - 名港潮見IC | 14,142 | 52,439 | 76,137 | 092,444 | 095,172 |
| 名港潮見IC - 名港中央IC |  | 55,082 | 78,838 | 095,284 | 097,526 |
| 名港中央IC - 飛島IC | 24,850 | 56,624 | 82,259 | 097,245 | 100,056 |
| 飛島IC - 湾岸弥富IC | 調査当時未開通 | 41,594 | 69,189 | 080,488 | 084,549 |
| 湾岸弥富IC - 弥富木曽岬IC | 調査当時未開通 | 38,244 | 64,891 | 076,249 | 079,216 |
| 弥富木曽岬IC - 湾岸長島IC | 調査当時未開通 | 39,900 | 71,396 | 078,550 | 081,833 |
| 湾岸長島IC - 湾岸桑名IC | 調査当時未開通 | 37,858 | 69,634 | 076,169 | 079,421 |
| 湾岸桑名IC - みえ川越IC | 調査当時未開通 | 31,977 | 61,156 | 069,272 | 073,774 |
| みえ川越IC - みえ朝日IC | 調査当時未開通 | 25,933 | 48,416 | 059,055 | 062,773 |
| みえ朝日IC - 四日市JCT | 調査当時未開通 | 27,398 | 50,314 | 060,802 | 064,558 |
（出典：「交通量調査集計表」（愛知県ホームページ）・「平成22年度道路交通センサス」・「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査」・「令和3年度全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省ホームページ）より一部データを抜粋して作成）
令和2年度に実施予定だった交通量調査は、新型コロナウイルスの影響で延期された。
伊勢湾岸道・新名神高速道路の開通に伴う交通量の変化 (PDF)
路線状況 > 交通量 > 渋滞

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

画像左:伊勢湾岸自動車道と新名神高速道路がそれぞれ連結したことによって渋滞が慢性化した東名阪自動車道（鈴鹿IC付近）。画像右:飛島IC豊田方面からの出口は2009年10月以降、渋滞緩和のため飛島ふ頭方面（左折専用）と国道302号方面に分離された。
名港トリトンのみが開通した当初は交通量が少なく、無駄な公共事業の代表例として取り上げられたこともある。2004年（平成16年）12月に実質的な全線開通（豊田JCT - 四日市JCT）を果たし、伊勢湾岸道を介して東名 - 東名阪道が連絡されてからは交通量が大幅に増加した（2004年度の通行台数は2583.4万台と、前年比1151.4万台増であり、これは全ての高速自動車国道の中でも最大の増加量であった）。伊勢湾岸道が全通する以前は豊田 - 四日市の移動は名古屋ICから東名阪道（現在の名二環）や名古屋高速を利用する必要があり、伊勢湾岸道の全通で東名高速の岡崎以東から名古屋IC間と名古屋市中心部の渋滞も若干緩和された。さらに、2008年（平成20年）2月には新名神亀山JCT - 草津JCT間が部分開通したことで、東京・静岡方面と関西方面を行き来する車両の多くが東名・名神ルートから新名神ルートにシフトし、交通量が更に増加した。ただし、そのあおりを受けて接続する東名阪自動車道の鈴鹿IC - 亀山JCT間で受け入れ容量超過により慢性的な渋滞が発生することになった。一方、伊勢湾岸自動車道内の混雑は、コンテナターミナルに近接する飛島ICの大型トレーラーによる混雑が顕著であったが、2009年（平成21年）に飛島ICの下り線出口に飛島ふ頭方面出口を増設することで対応した。
路線状況 > 道路管理者

中日本高速道路株式会社 名古屋支社
豊田保全・サービスセンター : 豊田東JCT - 飛島IC
桑名保全・サービスセンター : 飛島IC - 四日市JCT
路線状況 > 道路管理者 > ハイウェイラジオ

豊田南（豊田JCT - 豊田南IC）
刈谷（豊田南IC - 豊明IC）
豊明（豊明IC - 名古屋南IC）
名港潮見（東海IC - 名港中央IC）
湾岸桑名（湾岸長島IC/PA - 湾岸桑名IC）
みえ川越（みえ川越IC - 湾岸長島IC/PA ）
路線状況 > 道路管理者 > 所管警察

愛知県警察
高速道路交通警察隊豊田分駐隊 : 豊田東JCT - 愛知県・三重県境
三重県警察
高速道路交通警察隊第二小隊 : 愛知県・三重県境 - 四日市JCT
路線状況 > 沿道への効果

新規の道路開通は関連地域にさまざまな経済的影響をもたらし、特に道路のレベルが高いほどその影響は大きい。伊勢湾岸自動車道もそうした道路であり、以下、その開通効果を記述する。
路線状況 > 沿道への効果 > 産業

伊勢湾岸自動車道の中央部に位置する名古屋港は、輸出入における加工貿易で利益を上げる東海地方の工業にとって重要な港である。豊田市内の自動車メーカ－の場合、従来は名古屋港への往来が1日2往復であったが、伊勢湾岸自動車道開通後は1日3往復に増加して物流コストの低減を実現している。また、亀山市内の液晶テレビメーカーは、製品を概ね120分かけて名古屋港のコンテナヤードまで陸送していたものが、開通後は50分まで短縮された。さらに、路線の東側で東海環状自動車道と連結することで、東濃、中濃、西三河と名古屋港のアクセスが飛躍的に向上し、東海環状自動車道沿道に進出した企業群に大いなる恩恵をもたらしている。
こうして伊勢湾岸自動車道は開通以来、物流支援、企業間取引に欠かせない道路としての地位を確立し、沿道には多くの企業、物流センターが敷設されるに至った。特に自動車および関連部品製造の街（例:豊田市や刈谷市、安城市）を沿線に持つことで、それらの企業の支え手としての役割を担っている。また、沿道の工業系地価も伊勢湾岸自動車道全線開業以来、大幅な増加となっている。
伊勢湾岸自動車道における流通は企業支援のみならず、家庭への食糧支援も担っている。愛知県内の食卓に並ぶ牛肉や豚肉の一部は、名古屋市中央卸売市場の南部市場で加工されているが、それらの牛や豚を三重県や岐阜県、愛知県の各地から市場に輸送する際に伊勢湾岸自動車道が使われている。特にストレスの面で自動車輸送の揺れに弱い牛豚の安定した輸送のためにも、高速道路は食肉の品質を確保する上で重要な輸送手段となっている。
路線状況 > 沿道への効果 > 観光

沿道にはナガシマリゾート、名古屋港水族館、レゴランドジャパンがあり、特にナガシマリゾートは入込み客数が年々増加傾向にあるが、これも伊勢湾岸自動車道によるアクセスが主要因とされている。また、刈谷ハイウェイオアシスは東海圏の観光施設ではナガシマリゾート（2015年度の入込み客数1515万人）に次いで2番目の入込み客数（同999万人）を記録し、刈谷市の知名度向上に寄与するだけでなく、地元の農産物販売も行なわれることで生産者にも寄与している。
地理 > 通過する自治体

愛知県
豊田市 - 安城市 - 豊田市 - 刈谷市 - 豊明市 - 大府市 - 名古屋市緑区 - 大府市 - 名古屋市緑区 - 大府市 - 東海市 - 名古屋市港区 - 海部郡飛島村 - 弥富市
三重県
桑名郡木曽岬町 - 桑名市 - 三重郡川越町 - 三重郡朝日町 - 三重郡川越町 - 三重郡朝日町 - 四日市市 - 三重郡朝日町 - 四日市市
地理 > 接続する高速道路

E1A 新東名高速道路（豊田東JCTで直結）
C3 東海環状自動車道（豊田東JCTで接続）
E1 東名高速道路（豊田JCTで接続）
C2 名古屋第二環状自動車道（名古屋南JCTで接続）
名古屋高速3号大高線（名古屋南JCTで接続）
名古屋高速4号東海線（東海JCTで接続）
C2 名古屋第二環状自動車道（飛島JCTで接続）
E23 東名阪自動車道（四日市JCTで接続）
E1A 新名神高速道路（四日市JCTで直結）
ジェネシスを追え

| ジェネシスを追え |
| --- | --- |
 The Formula
監督:  ジョン・G・アヴィルドセン
脚本:  スティーヴ・シェイガン
原作:  スティーヴ・シェイガン
製作:  スティーヴ・シェイガン
出演者:  ジョージ・C・スコット マーロン・ブランド ジョン・ギールグッド
音楽:  ビル・コンティ
撮影:  ジェームズ・クレイブ
編集:  ジョン・カーター
製作会社:  メトロ・ゴールドウィン・メイヤー CIPフィルム・プロダクション
配給:   ユナイテッド・アーティスツ
公開:   1980年12月19日  劇場未公開
上映時間:  117分
製作国:   アメリカ合衆国  西ドイツ
言語:  英語 スペイン語 ドイツ語
テンプレートを表示
『ジェネシスを追え』（The Formula）は、1980年に製作されたジョン・G・アヴィルドセン監督のスリラー映画。
あらすじ

第二次世界大戦中にナチスがつくった人造ガソリン製造の資料を、ある刑事が発見する。しかし、資料を抹消すべく大手石油会社が動き出し、資料を知る者の殺害も企てようとするため、刑事の命は危険にさらされることになる。
キャスト

※括弧内は日本語吹替（初回放送1989年6月29日 TBS『木曜シネマパラダイス』）
ジョージ・C・スコット（小林修）：バーニー・クレイン刑事
マーロン・ブランド（富田耕生）：アダム・ステイフェル
マルト・ケラー（駒塚由衣）：リサ・スパングラー
ジョン・ギールグッド：アブラハム・エソー
G・D・スプラドリン：アーサー・クレメンツ
ベアトリス・ストレイト：ケイ・ニーレイ
スタッフ

監督：ジョン・G・アヴィルドセン
製作：スティーヴ・シェイガン
脚本：スティーヴ・シェイガン
音楽：ビル・コンティ
撮影：ジェームズ・クレイブ
編集：ジョン・カーター
賞歴

ノミネートのみ
第53回アカデミー賞
撮影賞 - ジェームズ・クレイブ
第1回ゴールデンラズベリー賞
作品賞
助演男優賞 - マーロン・ブランド
監督賞 - ジョン・G・アヴィルドセン
脚本賞 - ジョン・G・アヴィルドセン