Jalan Tol Padang–Sicincin
Proses pembangunan

Awal mula pembangunan Jalan Tol Padang Sicincin ini ditandai dengan groundbreaking Oleh Presiden Jokowi pada tanggal 9 Februari 2018. Rumitnya pembebasan lahan dan banyaknya penolakan membuat proyek pembangunan Tol Padang Sicincin berjalan sangat lambat dan sempat mangkrak selama 1,5 tahun.
| Bulan | Konstruksi | Pembebasan lahan | Nominal UGK | Luas bidang tanah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
Februari 2018: -
| Desember 2019 | 1,1 km dari 4,2 km pada Penlok I |  |  |  |
| Januari 2020 | 4,27% dengan total pengerjaan 1,3 km |  |  |  |
| Juli 2020 | Proses konstruksi Tol Padang Sicincin sudah mencapai 20,49% |  |  |  |
| Februari 2021 |  |  | 53 miliar | 70 bidang |
| September 2021 |  | Kepala BPN Sumbar mengklaim tanah yang sudah bebas mencapai 42% dengan lahan yang sudah bebas mencapai 15,14 Km | 300 miliar |  |
| Oktober 2021 | Progres konstruksi pada Penlok I sudah mencapai 45% |  | 155 miliar | 211 bidang |
| Juni 2022 | - | Pembebasan lahan diklaim sudah mencapai 61% |  |  |
| September 2022 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai hampir 45% | Pembebasan Lahan diklaim hampir mendekati 70% dengan lahan tesambung mencapai 12 Km |  |  |
| November 2022 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 45,5% | Pembebasan lahan di diklaim sudah mencapai 81,2% |  |  |
| Desember 2022 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 45,5% | Pembebasan Lahan diklaim sudah mencapai 81,2% |  |  |
| Jul 2023 | Progres konstruksi diklaim mencapai 34,47% | Pembebasan Lahan diklaim sudah mencapai 86,86% |  |  |
| Oktober 2022 |  | Pembebasan Lahan sudah mencapai 84,65% |  |  |
| Mei 2023 | Progres konstruksi Tol Padang Sicincin sudah mencapai 36,57% | Pembebasan lahan sudah mencapai 85,82% |  |  |
| Agustus 2023 | Progres konstruksi Tol diklaim sudah mencapai 35% | Pembebasan Lahan diklaim sudah mencapai 88% |  |  |
| Oktober 2023 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 41,5% | Pembebasan lahan diklaim sudah mencapai 92,6% |  |  |
| November 2023 | Progres konstruksi Tol Padang Sicincin sudah mencapai 41,34% | Pembebasan lahan diklaim sudah mencapai 92,6% |  |  |
| Desember 2023 |  | Pembebasan Lahan diklaim sudah mencapai 93,17%, dengan 1491 bidang sudah bebas dan tersisa 149 bidang yang tersebar di beberapa nagari diantaranya 6 Bidang di Kecamatan Batang Anai, 2 bidang di Lubuk Alung, 3 bidang di Enam Lingkung, 13 bidang di Nagari Sicincin, dan 92 bidang di Nagari Kapalo Hilalang |  |  |
| 19 Desember 2023 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 44–45% | Pembebasan lahan diklaim sudah mencapai 98,8% |  |  |
| 31 Desember 2023 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 48,77% | Pembebasan lahan diklaim sudah mencapai 94,10% |  |  |
| 11 Januari 2024 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 47,22% | Pembebasan Lahannya diklaim sudah mencapai 92,6% |  |  |
| 6 Maret 2024 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 55,43% | Pembebasan Lahannya diklaim sudah mencapai 93,86% |  |  |
| 11 Mei 2024 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 61% | Pembebasan Lahannya diklaim sudah mencapai 95,97% |  |  |
| 27 Mei 2024 | Progres Kostruksi diklaim sudah mencapai 63,5% | Pembebasan Lahannya diklaim sudah mencapai 96,8% |  |  |
| 17 Juli 2024 | Progres Kostruksi diklaim sudah mencapai  67,20% |  |  |  |
| 16 September 2024 | Progres Kostruksi diklaim sudah mencapai  75% |  |  |  |
| 27 September 2024 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 76,91% | Pembebasan Lahannya diklaim sudah mencapai 97,54% |  |  |
| 24 Oktober 2024 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 90% | Pembebasan Lahannya diklaim sudah mencapai 100%  |  |  |
| 15 November 2024 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 85% | Pembebasan Lahan diklaim sudah mencapai 99,8% dan menyisakan 12 bidang tanah yang belum dibebaskan |  |  |
| 10 Desember 2024 | Progres konstruksi diklaim sudah mencapai 97,62% |  |  |  |